长春市南关区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）南民初字第926号
原告：吉林省万胜勘察设计有限公司，住所长春市朝阳区同志街12号。
法定代表人：徐文俭，经理。
委托代理人：周天宝。
被告：绿地集团长春绿洋置业有限公司，住所长春市南关区南环路1655号。
法定代表人：樊华，经理。
委托代理人：张军勇、邓秀荣，吉林大华铭仁律师事务所律师。
原告吉林省万胜勘察设计有限公司与被告绿地集团长春绿洋置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告吉林省万胜勘察设计有限公司的法定代表人徐文俭及委托代理人周天宝、被告绿地集团长春绿洋置业有限公司的委托代理人张军勇、邓秀荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2011年，被告开发建设位于长春市南环城路1088号的新里中央公馆。原告与被告签订《新里.中央公馆B区三期工程基坑降水工程施工合同》，合同约定，原告为被告负责工程场地内施工降水工作，工期为2012年4月5日至2012年10月30日。成井费110元/每米。降水台班费27元/昼夜，合同价款为236313元。由于被告原因建筑工程没有按期施工完毕，导致降水施工无法停止，延长了降水运行周期。由于工期跨越年度，降水设备在冬天需要保暖维护。其中，三期工程中2012年有45眼井在冬季施工，为了保证降水设备正常运转，原告花去大量保暖维护费用。在施工过程中，被告增加了合同外经济签证的工程，工程款约为132992元。直至2011年7月份，新里中央公馆的工程才施工完毕，降水随之完毕。2013年11月20日，被告方组织人员对降水工程进行了验收，最后由施工方、总承包方、监理方、建设单位在验收单上签字。现被告已经支付工程款169925元，但尾款未支付。同时，被告亦未支付超过降水期限的工程款和额外增加工程的工程款。为此，原告诉至法院，请求法院依法判令：1、被告向原告支付合同约定的降水时间内的剩余工程款66388元；2、被告向原告支付超出合同约定的降水时间的工程款（以评估鉴定为准）；3、被告支付合同外经济签证的施工款132992元；4、被告向原告支付冬季保温费（以评估鉴定为准）；5、被告向原告支付上述款项的逾期利息（按中国人民银行同期同类逾期贷款利息支付）；6、案件受理费及鉴定费由被告负担。
被告辩称：原告诉讼请求没有事实和法律依据，请求驳回。余下工程款没有结算，不具备给付条件，诉讼请求3、4、5是否发生没有证据支持，请求驳回。违约金不予承担。
经过庭审质证认证，可以认定如下事实：2012年4月，原被告双方签订《新里.中央公馆B区三期基坑降水工程施工合同》，合同约定：工程名称为新里中央公馆B区工程基坑降水工程。承包方式为：包工包料（同时由原告办理长春市水资源管理办公室相关手续及市政排水手续）。协议工期：1、打井工期：降水井施工自本协议书签订完成及水资源办公室允许后，被告通知日算起，有效工期15天，如遇到不可抗力因素及被告原因或由地下隐蔽工程等原因工期顺延。2、施工期2012年4月1日至2012年4月15日。降水期2012年4月5日至2012年10月30日。工程价款：本合同为固定单价合同，合同暂定总价为236313元。其中成井费110元/米；降水台班费27元/昼夜（包含电费）；以上综合单价包含水资源费。一期工程有13眼降水井、二期工程有10眼降水井共23眼降水井正在工作，如一期、二期结束而三期还需降水，则该23眼降水井降水时间由项目工程师及监理现场确认。付款方式：1、全部井点成井并且水位降到满足基础施工要求，经被告代表及监理工程师验收合格，付至合同总价款的40%。2、待被告收到合法使用该水资源证明为止，付至合同总价款的70%。3、工程竣工验收合格，原告提供结算所需资料，竣工结算后付清工程款。合同同时约定：如遇被告设计图纸等变更造成降水深度增加（不在被告已审核的施工方案降水深度范围以内）等情况而发生的降水费用，双方另议。
新里.中央公馆B区三期降水工程，自2012年6月2日起至2012年7月19日止，共计24眼降水井进行降水，井深18米。2012年7月20日至2012年9月22日，增加14眼井，井深18米，共计38眼。2012年9月23日，又增加7眼井，井深18米，共计45眼井。2013年7月1日，撤出8眼井。2013年7月10日，撤出11眼井。2013年7月15日，撤出26眼井。
2012年8月28日，工程经济签证单，原告申请被告承担B区三期平整场地钩机总费用为6718元，被告单位审定值为6507元。2012年10月12日，工程经济签证单，原告申请三期钢管井及补打降水井，总费用92256元，被告单位审定值为82177元。2013年1月31日，工程经济签证单，原告申请降水井施工总费用34018元，被告审定值为28608元。
2013年8月2日，上海绿地集团长春绿洋置业有限公司长春中央广场项目公司向被告单位合约部出具《工程结算通知单》，内容为：“致合约部：本部经办的以下工程项目，经竣工验收，完全符合办理结算的条件，请合约部安排办理工程竣工结算。工程名称:新里中央公馆（一、二、三）基坑降水工程。承包方：吉林省万胜勘察设计有限公司。合同名称：新里中央公馆B区饕界工程基坑降水施工合同。新里中央公馆B区三期工程基坑降水工程施工合同。实际开竣工日期：应甲方在时间上的安排和要求根据基坑实际降水需要开始及撤出时间如下：降水井开始工作时间：一期108眼降水井。2011年5月13日－2011年5月16日50眼降水井工作，2011年5月17日－2011年5月25日增加76眼降水井工作2011年5月26日108眼降水井全部工作。
二期114眼降水井。2011年10月1日－2011年10月29日114眼降水井开始工作，2012年3月4日114眼井全部工作（一、二期合同为新里中央公馆B区饕界工程基坑降水施工合同）。
三期，合同31眼降水井，因场地外移增加14眼，共45眼降水井。2012年6月2日－2012年7月19日24眼降水井工作，2012年7月20日－2012年9月22日增加14眼共38眼降水井工作，2012年9月23日又增加7眼共45眼降水井全部工作。
降水井撤出及时间：2011年7月14日撤出17眼，2012年5月16日撤出34眼，2012年7月24日撤出9眼，2012年8月30日撤出14眼，2012年10月25日撤出30眼；2013年6月1日撤出42眼，6月20日撤出39眼，2013年7月1日撤出21眼，2013年7月10日撤出25眼，2013年7月15日撤出26眼。工程质量：合格……”
2013年11月20日，上海绿地集团长春绿洋置业有限公司长春中央广场项目公司向被告单位合约部出具《工程结算通知单》，“本部经办的以下工程项目，已经竣工验收，完全符合办理结算条件，请合约部安排办理工程竣工结算。……实际竣工日期：2012年6.2－2013.7.15。工程质量合格……”。
2014年5月2日，原告通过顺风快递向被告邮寄《催促结算函》，内容为：涉案工程已经施工完毕。被告对工程已经验收合格，原告已经在2011年年末和2013年11月份向被告递交了结算的各种手续，但被告迟迟不予结算，已经严重影响了原告公司的经营状况。为此，原告恳请被告在七日内对以上工程进行结算，支付剩余工程款。
2014年7月10日，原告申请鉴定，内容为：1、请求对超出合同约定的降水时间所完成的工程量所需的降水费用进行评估；2、请求对降水设施进行冬季维护所增加的人工费、增加的电费、保温所需的材料费用及运输费用进行评估。2016年1月25日，吉林诚信工程建设咨询有限公司出具《关于吉林省万胜勘察设计有限公司与绿地集团绿洋置业有限公司新里.中央公馆A、C区降水建设工程施工合同纠纷一案的造价鉴定报告书》，鉴定结果为：对超出合同约定的降水时间所完成的工程量所需的降水费为910985.20元。鉴定费34754元。
另查：2012年5月20日，上海绿地集团长春绿洋置业有限公司经工商部门批准更名为绿地集团长春绿洋置业有限公司。
再查：被告已经支付原告工程款169925元。
庭审中，被告放弃了关于支付冬季保温费的诉讼请求。
本院认为：关于工程是否结算一节，2013年11月20日，上海绿地集团长春绿洋置业有限公司新里中央公馆项目向被告单位合约部出具了《工程结算通知单》，该通知单系其单位内部关于结算的依据，通知单记载，涉案工程已经竣工验收，完全符合结算条件，项目部请求合约部对涉案工程办理工程竣工结算。但截至起诉前，被告一直未与原告进行结算。涉案工程应视为已经结算完毕。
关于合同外施工项目结算依据一节，原被告双方争议的焦点是按照合同约定价格结算还是按照市场定额结算。关于结算价格依据问题，双方在合同约定了降水施工合同的工程价款为固定单价合同，合同价款为暂定总价。尽管原告施工过程中存在超期降水及增加降水井数量，但双方就同一工地同一降水工程均未另行签订补充协议，而原告继续实施降水的行为，应视为双方对原降水施工合同的认可，因此，原被告双方应按照降水施工合同约定的单价进行结算。
关于被告是否应支付合同外经济签证的施工款问题，原告提供两份经济签证单，该签证单均由被告单位工作人员签字，因此，该笔费用，被告应予支付，但数额应以最后审定值为准。
综上，原被告双方签订的《新里.中央公馆A区东块及C区C-15-2基坑降水工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示属有效合同。现原告就涉案工程已施工完毕，因此，被告应给付原告工程款。同时，被告应承担逾期给付上述款项的利息。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第二百七十二条、第二百七十九之规定，判决如下：
一、被告绿地集团长春绿洋置业有限公司于本判决生效后立即给付原告吉林省万胜勘察设计有限公司工程款人民币460754元（工程款计算方式为：合同内工程款66388元+合同外工程款（24眼降水井*48天+38眼*65天+14眼*208天+45眼*73天+37眼*9天+26眼*5天）*27元/昼夜+合同签证工程款116572元）及利息（利息自2013年11月21日起至给付之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。
二、驳回原告其他诉讼请求。
案件受理费14793元，由原告负担8562元、被告负担6231元，鉴定费34754元，由原告负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。
审 判 长 王 复
代理审判员 曲 刚
人民陪审员 孙晓晶
二〇一六年六月十二日
书 记 员 丁文怡
注：本判决生效后申请执行期限为两年。