安徽省凤阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖1126民初958号
原告（反诉被告）：吴传权，汉族，1963年4月19日出生，农民，住安徽省凤阳县。
委托代理人：张裕国，安徽濠梁律师事务所律师。
委托代理人：田军，安徽濠梁律师事务所实习律师。
被告（反诉原告）：苗士义，汉族，1963年4月20日出生，住安徽省凤阳县。
委托代理人：薛玉元。
委托代理人：王庆松。
原告（反诉被告）吴传权（简称吴传权）与被告（反诉原告）苗士义承揽合同纠纷一案，本院于2016年3月22日立案受理，依法由审判员桂斌适用简易程序独任审判，于2016年4月12日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）吴传权及其委托代理人张裕国、田军、被告（反诉原告）苗士义的委托代理人薛玉元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吴传权诉称：吴传权与苗士义于2014年2月18日签订帝城3-2-1001室的房屋装修承揽合同。整个工程总价款为66000元；工期从2014年2月18日到2014年5月16日止共计88天。合同签订后，吴传权也依苗士义的要求陆续向苗士义支付了工程款共计64960元。苗士义在履行合同时总是以种种理由往后拖延工期。自2016年1月20日吴传权向苗士义支付最后一笔6000元工程款后，苗士义对最后一些装修工程项目一直无故往后拖延，直至最后明确表示不再履行余下工程。请求依法解除吴传权与苗士义签订的房屋装修承揽合同，判令苗士义退还吴传权已支付的第三期装修工程款14960元并承担本案诉讼费。
苗士义辩称：吴传权与苗士义所签承揽合同是当事人真实意思表示，合法有效，在合同履行过程中既不存在解除合同的法定情形，也不具备约定解除合同的条件。吴传权没有证据证明本案存在能够解除承揽合同的法定情形。从合同的约定和合同的履行情况看，苗士义的承揽工程已经做完，吴传权未对工程质量提出任何异议，也已经支付了绝大部分工程款，说明吴传权对苗士义所做工程是认可的。因此承揽工程的合同目的已经实现，双方都不存在“根本违约”问题。苗士义也不存在逾期违约问题。吴传权诉称“苗士义明确表示不再履行余下工程”不是事实。苗士义从未说过此话，吴传权也没有证据证明。吴传权不存在迟延履行问题。吴传权认为苗士义拖延工期、迟延履行，要求解除合同，应当承担举证责任。实际上苗士义已经按合同约定完成全部工程，而且按吴传权要求新增的工程也已经完工，并已经实际交付使用。吴传权未对工程质量提出任何异议。苗士义没有拖延工程的事实。即使迟延履行，其状况尚未达到根本违约的程度，并不能导致合同目的不能实现，受损方只能要求损害赔偿，而不能要求解除合同。请求驳回吴传权的诉讼请求。
苗士义反诉称：2014年2月18日，苗士义与吴传权签订装修合同，对具体的工程项目、造价进行明确约定，工程总价款75210元，经协商，最后成交价66000元。在施工过程中，吴传权提出新的装修项目，工程款达10610元。至施工完毕，吴传权已实际接收房屋并入住，拖欠工程款12650元。请求判令吴传权支付装修费12650元并承担反诉费。
吴传权辩称：反诉的事实与理由是不成立的。请求驳回苗士义的反诉请求。
吴传权为支持自己的诉讼主张，提交下列证据，并经苗士义质证：
1、吴传权身份证一份。证明吴传权主体资格适格。
苗士义的质证意见为：无异议。
2、吴传权与苗士义签订的装修合同复印件一份。证明工程是由苗士义承包的，约定了承包期限是88天、价格是66000元。
苗士义的质证意见为：无异议。
3、工程项目表一份三页、照片十张。证明该工程到现在没有完工的具体的项目。
苗士义的质证意见为：吴传权提供的照片只是局部照片，看不出是否完工，达不到其证明目的，同时该照片也无法说明是从吴传权家中拍摄的。工程项目表应该是五页，而不是三页。吴传权在预算单打钩非常任意，且不能与照片相互对应，无法证明苗士义没有完成工程项目。
4、收据五份、收条一份。证明吴传权向苗士义支付了工程价款64960元。
苗士义的质证意见为：对收到这些钱无异议。从日期上看吴传权没有按照合同约定及时交付工程款。根据合同约定，如果吴传权不及时交付工程款，苗士义有权停工，工期顺延。
苗士义为支持自己的抗辩理由及反诉主张，提交下列证据，并经吴传权质证：
1、工程预算单五页。证明工程预算价款为75210元，新增工程项目不在预算单之中。
吴传权的质证意见为：对前三页予以认可，后两页是苗士义自己添加的，不予认可。
2、装修合同一份。证明吴传权、苗士义在装修合同中的权利和义务。
吴传权的质证意见为：无异议。
对上述证据，本院认证如下：
吴传权提交的证据1、2、4、苗士义提交的证据2，对方当事人均无异议，上述证据的证明力，本院予以确认。
吴传权提交的证据3，苗士义有异议。经审查，苗士义的质证理由成立。该证据的证明力，本院不予确认。吴传权提交的3页工程项目表，反映工程价款为47834元，与其陈述的工程价款66000元不符；而苗士义提交的5页工程项目表，反映工程价款为75210元，与苗士义陈述的“经协商，最后成交价66000元”相符。苗士义提交的证据1的证明力，本院予以确认。
经审理查明：2014年2月18日，吴传权（甲方）与凤阳县安居装饰有限公司（乙方，简称安居装饰公司）签订装修合同一份。合同约定：乙方承担甲方的住宅装修工程施工，工程内容见预算附表。工程期限，要求2014年2月18日开工至2014年5月16日完工，共88天。工程总金额商定为66000元。合同签字后第一次付款在开工前一日付合同总金额的50%，第二次付款在工程完成水瓦工电验收后上木工前支付合同金额的45%，第三次付款在工程完工验收后五个工作日内结清余款5%。在每阶段甲方付工程款后乙方必须开据工程收款收据（如有增减项目同合同第三次付款一次结清）。甲方所欠乙方装修款在完工后五个工作日后延误不付的，按当时信用联社放贷款利息计算。一期工程款30000元，二期工程款20000元，三期工程款16000元。工程质量要符合甲方的要求以及国家《建筑安装工程选题检验评定统一规范标准》、《建筑装饰工程施工及验收规范》等国家制定的施工及验收规范施工，否则甲方有权要求乙方返工，返工所产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。乙方在施工中应严格把握工程质量，做到墙面要干净、平整，不出现气泡、波纹等现象，墙、地面瓷砖底线要呈直线，瓷砖间距相等。油漆粉刷到位、打磨要细致。木工质量美观、耐用。水电安装遵守国家水电安装安全标准。乙方在施工期间必须随时接受甲方的检查并为甲方提供方便条件。由于乙方原因造成质量事故，立即按甲方要求返工，返工产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。因停电停水及恶劣天气不能正常施工的，工期顺延。甲方没能按合同按时付款的，乙方有权停工，工期顺延。工程竣工后，乙方应提前通知甲方验收，甲方在收到验收通知后两天内验收并办理验收、交接手续。工程竣工后即日起为甲方所有的工程项目免费保修，水电项目终身质保，其他质保两年，由于甲方原因造成质量事故及损坏不在乙方保修范围之内，如需修复，甲方承担修复所发生的费用。双方对其他内容也作出了约定。吴传权在甲方处签名，安居装饰公司在乙方处加盖公章并由苗士义加盖名章。工程项目预算附表共5页，合计价款75210元。吴传权于2014年2月26日付款2万元、于2014年4月22日付款2万元、于2014年7月2日付款1万元、于2014年12月付款5000元、于2015年1月20日付款6000元、于2016年1月13日付款3960万元，合计付款64960元。因吴传权认为苗士义为完成装修工程而起诉来院。本案在审理过程中，苗士义提起反诉。
本院认为：吴传权与安居装饰公司签订的装修合同，因苗士义未能提交该公司的合法登记手续，应视为吴传权与苗士义之间签订。该合同系双方当事人自愿达成，不违反法律规定，双方均应按协议约定履行各自的义务。
本案争议焦点为：一、吴传权与苗士义签订的装修合同应否解除；二、吴传权主张苗士义应退还已支付的第三期装修工程款14960元应否得到支持；三、苗士义要求吴传权支付装修费12650元的诉讼请求应否得到支持。
关于争议焦点一。吴传权与苗士义签订的装修合同已于2014年5月16日期限届满，解除合同一无实际意义。吴传权请求解除吴传权与苗士义签订的房屋装修合同的主张，本院不予支持。
关于争议焦点二。吴传权未按合同约定的期限履行付款义务，依照合同约定，苗士义有权停工，工期顺延。吴传权未提交证据证明苗士义已完成工程的价值，其请求判令苗士义退还已支付的第三期装修工程款14960元的主张，既无合同约定，也不符合法律规定，本院不予支持。
关于争议焦点三。苗士义未提交证据证明其完成装修工程的价值，也未提交证据证明其增加的工程内容及价值，其请求判令吴传权支付装修费12650元的主张，本院也不予支持。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条的规定，判决如下：
一、驳回原告（反诉被告）吴传权的诉讼请求；
二、驳回反诉原告（被告）苗士义的反诉请求。
案件受理费174元，减半收取87元，由原告（反诉被告）吴传权负担；反诉费58元，由被告（反诉原告）苗士义负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。
审 判 员 桂 斌
二〇一六年五月五日
代理书记员 邵青青
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。