广东省广州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）穗中法民五终字第4497号
上诉人（原审被告）：广州市粤锐恒星房地产有限公司，住所地：广东省广州市南沙区。
法定代表人：高志文，职务：总经理。
委托代理人：何巧，系该公司职员。
委托代理人：李超鹏，系该公司职员。
被上诉人（原审原告）：陈晓莹，香港居民。
委托代理人：刘洋，广东广信君达律师事务所律师。
委托代理人：李国桐，广东广�君达律师事务所实习律师。
上诉人广州市粤锐恒星房地产有限公司（下简称粤锐公司）因与被上诉人陈晓莹商品房预售合同纠纷一案，不服广东省广州市南沙区人民法院（2015）穗南法民三初字第663号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：粤锐公司是广州市南沙区中惠璧珑湾自编1号、2号楼的开发商，已领取了上述项目的《商品房预售许可证》。2013年3月14日，陈晓莹（乙方）与粤锐公司（甲方）签订《商品房买卖合同》，其中约定：“乙方向甲方购买广州市南沙区璧珑二街自编1号住宅（自编1栋）901房（建筑面积177.87平方米），总金额为2400520元。交房条件为：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。甲方应当在2014年3月30日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用；甲方如未能按本合同规定的期限交房的，应自合同约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，甲方每日按总房价款0.05％的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。甲方履行了通知义务，而由于乙方原因未能按照合同第十三条规定期限交付的，视为甲方已经按合同履行了交付义务。乙方应在接到收楼通知书之日起30日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起30日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房。甲方在该商品房交付乙方时，该商品房项目的《建设�程规划许可证》规定的共用设施及附属配套项目，应一并建成并经验收合格；经批准分期建设的，甲方应按批准的进度进行建设并至验收合格。甲方未按规定时间建成公用设施及附属配套项目并经验收合格的，该商品房不符合交付标准，自规划局规定的整个小区竣工验收合格的第二天起到达到使用条件之日止，甲方按月向乙方支付人民币30元的违约金等”。上述合同补充协议（附件七）约定：“甲乙双方一致同意：合同及本《补充协议》项下乙方所购商品房的交房条件为：该商品房项目工程竣工验收合格，即商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位共同验收合格，取得《工程竣工验收报告》；甲方按合同约定期限向乙方交付商品房；甲方向乙方交付该商品房时，需出具本条所述之《工程竣工验收报告》及《房地产（住宅）质量保证书》、《房地产（住宅）使用说明书》、《临时管理规约》或《管理规约》，无需提供其他资料，甲乙双方同意不适用合同第十五条；该商品房达到本条所述交房条件，甲方履行通知收楼义务后，甲方无需承担任何形式的延期交楼违约责任等”。之后，陈晓莹向某公司支付购房款2400520元。
涉案楼宇于2014年3月20日取得《建筑工程竣工验收报告》，于2014年3月28日通过消防验收，于2014年4月9日取得《建设工程规划验收合格证》，于2014年7月16日取得永久用电证明，于2014年8月15日取得《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，现涉案楼盘已开通永久用水。粤锐公司曾于2014年3月22日、2014年8月19日分别向陈晓莹发出《入伙通知书》和《催收楼通知书》，陈晓莹认为房屋存在质量问题，至今未办理收楼手续。
陈晓莹于2015年6月4日向原审法院提起本案诉讼�请求判令：1、粤锐公司向陈晓莹支付延迟交楼违约金（从2014年3月31日起至粤锐公司取得涉案房屋质量、竣工、规划、消防、环保、人防、电梯、永久供气、永久用水、永久用电、通邮、工程竣工验收备案、基础设施及公共配套建筑验收合格文件后陈晓莹实际收楼之日期间，每日按已付房款2400520元的0.05%计算，至2014年8月19日的违约金为170437元；2、粤锐公司承担本案诉讼费用。
粤锐公司在原审中答辩称：粤锐公司没有逾期交楼，故无需承担相应责任。
原审法院认为：陈晓莹与粤锐公司签订的《商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。合同约定粤锐公司应在2014年3月30日前向陈晓莹交付房屋，但涉案房屋在2014年7月16日才取得永久用电证明，在2014年8月15日才取得《房屋建设工程和�政基础设施工程竣工验收备案表》，粤锐公司未能按照合同约定的期限，将具备交楼条件的房屋交付给陈晓莹使用，已构成违约，陈晓莹要求粤锐公司按合同约定的标准计付延迟交楼违约金合理，予以支持。粤锐公司主张涉案房屋已于2014年3月30日达到房屋交付标准，依据不足，不予采纳。粤锐公司在涉案房屋具备交付条件后的2014年8月19日向陈晓莹发出《催收楼通知书》，故延迟交楼违约金应计算至该日止合理，陈晓莹要求粤锐公司支付从2014年3月31日起至2014年8月19日止每日按已付房价款2400520元0.05%计算的延迟交楼违约金170437元，予以支持。陈晓莹与粤锐公司在合同中对违约金标准有明确约定，该约定标准属于合理范围，故粤锐公司以违约金标准过高为由要求予以调整没有依据，不予采纳。
综上所述，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第五条、�六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，于2015年7月17日作出判决：粤锐公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向陈晓莹支付延迟交楼违约金170437元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1854元，由粤锐公司负担。
判后，粤锐公司不服原审判决，向本院提起上诉称：涉案房屋于2014年3月30日前已符合合同约定及法律法规规定的交付条件，粤锐公司不存在逾期交楼的情形。原审判决以涉案楼盘未具备永久用电为由，认定涉案房屋不具备交付条件，判决粤锐公司承担违约责任，在事实认定、法律适用上明显有误。主要体现在：（一）广州市中级人民法院2013年生效的司法判例明确“永久用电”并非法定的交楼标准�（2013）穗中法民五终字第3106、3107、3250、3251、3252号判决认为，在涉案小区既符合合同约定的交楼标准，又满足住户使用配套基础设施要求的情况下，原审法院据此驳回业主要求逾期交楼违约金的诉请并无不当。我国虽非判例法国家，但最高人民法院每年都会发布大量的判例以指引司法实践，原审法院无视上级法院的生效判决，对同一事由作出相反的认定，将“永久用电”作为法定交楼标准，显然错误；（二）用电是基本居住要求，但永久用电只是用电的一种方式，也是更高标准的用电方式，并不是满足基本居住要求的用电方式。原审判决将“具备永久用电作为基本居住要求”，没有法律依据，也不符合现阶段居民用电的实际情况，自行提高了居民基本居住要求，是对现有用电制度中“临时用电”普遍存在客观事实及国有供电企业、电力管理部门对“临时用电”管理和收费合法性的否定，明显有误；（三）原审判决将“永久用电设定为交楼条件”没有法律依据，与买卖合同约定不符，违反了合同交易的意思自治原则；（四）原审判决对于涉案楼盘具备永久用电的时间认定错误。2014年6月20日涉案楼盘已经竣工验收合格并具备永久用电条件，原审法院单凭南沙供电局出具的复函中反映的永久用电时间认定涉案房屋在2014年7月16日具备永久用电与事实不符合，应当予以纠正；（五）涉案房屋不仅达到了《商品房买卖合同》约定的交付条件，而且取得了《建设工程竣工备案表》，涉案房屋完全符合使用条件，不存在漏水、地面裂缝等导致房屋无法正常使用的重大瑕疵；（六）双方签订的《商品房买卖合同》之《补充协议》合法有效，涉案房屋的交付条件应为《商品房买卖合同》之《补充协议》约定之交付条件，即“该商品房项目工程竣工验收合格，即商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位共同验收合格，取得《工程竣工验收报告》”；（七）对涉案房屋交付条件的约定是《商品房买卖合同》最重要的内容之一。《商品房买卖合同》中明确排除了将永久用电及《工程竣工验收备案表》作为涉案房屋的交付条件。原审判决在认定《商品房买卖合同》约定合法有效的前提下，又自行将永久用电及《工程竣工验收备案表》作涉案房屋的交付条件，前后矛盾，明显错误；（八）涉案房屋于2014年3月30日前已符合合同约定及法律法规规定的交付条件，粤锐公司不存在逾期交楼的情形；（九）粤锐公司已按照合同约定通知陈晓莹收楼，并以各种方式催促陈晓莹收楼，但陈晓莹并未在约定的期限内提出异议，涉案房屋未能交付的责任在陈晓莹，粤锐公司无需承担迟延交付的责任；（十）陈晓莹拒绝收楼没有任何依据。按照约定，涉案房屋只有存在主体结构的问题及严重影响正常居住使用的质量问题的情形下，陈晓莹才有约定及法定的拒绝收楼的理由。但其没有证据证明涉案房屋存在质量问题。同时，粤锐公司开发的房屋已经验收合格，且已向政府主管部门备案，事实上也不存在质量问题；（十一）假定涉案房屋出现迟交楼，买卖合同约定的出卖人迟交楼违约金计算标准明显过高，远远高于买受人的实际损失，不能作为计算违约金的标准，应以租金标准（即实际损失）作为计算违约金的标准；（十二）本案中，涉案房屋在2014年3月30日已达到交付条件，但经粤锐公司多次催促，陈晓莹拒绝收楼手续，并在2015年6月向法院起诉。可见，陈晓莹实际上本身根本无意收楼，也没有准备自住或出租，而是想通过诉讼取得额外利益，因此，不论涉案房屋是否�付，陈晓莹实际上是不可能有任何损失的。综上，粤锐公司上诉请求撤销原审判决，改判驳回陈晓莹的全部诉讼请求，并判令本案一、二审案件受理费由陈晓莹承担。
被上诉人陈晓莹答辩称：粤锐公司的上诉请求比较片面，不符合法律规定及要求，请求驳回粤锐公司的上诉请求。
经二审审查，原审判决查明事实无误，本院予以确认。
本院认为：关于粤锐公司应否承担延迟交楼违约金的问题。根据中华人民共和国电力工业部发布的《供电营业规则》第十二条规定：“对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电，可供给临时电源。临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过六个月，逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电。使用临时电源的用户不得向外转供电，也不得转让给其他用户，供电企业也不�理其变更用电事宜。如需改为正式用电，应按新装用电办理”。由此可知，临时用电是供电企业按用电期限分类区别于正式供电的一种供电方式，其不能用作居民的日常生活用电。粤锐公司直至2014年7月16日才取得永久用电证明，故粤锐公司上诉主张涉案房屋已于2014年3月30日达到房屋交付条件，与国家相关规定相悖，本院不予采信。因此，即使粤锐公司曾于2014年3月22日通知陈晓莹收楼，但鉴于此时涉案房屋尚不具备交付条件，粤锐公司的通知收楼行为并不能约束陈晓莹。综上，因粤锐公司未在《商品房买卖合同》约定期限内向陈晓莹交付涉案房屋，原审判决认定粤锐公司应承担自合同约定的交付期限届满次日即2014年3月31日起至涉案房屋具备交付条件并通知陈晓莹收楼之日即2014年8月19日止的延迟交楼违约金并无不当，应予维持。粤锐公司提及的生效判决所涉楼盘，�涉案楼盘并非同样情形，故粤锐公司以此为由提出的上诉请求理据不足，本院不予采纳。
关于违约金的标准问题。一方面，双方在合同中约定“粤锐公司如未能按合同规定的期限交房，应自合同约定的交房日期的次日起至实际交付之日止每日按总房价款0.05%的标准支付违约金，合同继续履行”，该约定是双方真实的意思表示，粤锐公司应清楚其应承担的违约责任。另一方面，粤锐公司未充分举证证明合同约定的违约金标准过高而不合理，其要求调整缺乏依据，本院亦不予支持。
综上所述，粤锐公司的上诉请求不成立，本院予以驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费3708元，由上诉人广州市粤锐恒星房地产有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 蔡培娟
审判员 谭红玉
审判员 黄 嵩
二〇一五年十月十九日
书记员 杨思敏