贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）黔26民终863号
上诉人(一审被告）：黔东南州恒丰房地产有限责任公司，住所：贵州省凯里市民族商贸街移动营业厅四楼。
法定代表人：方加民，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：杨晓燕，女，苗族，1982年8月27日出生，贵州省凯里市人，住凯里市，系黔东南州恒丰房地产有限责任公司总经理助理。
委托诉讼代理人：何家敏，女，汉族，1994年3月25日出生，广州市人，住广州市番禹区，系黔东南州恒丰房地产有限责任公司法务专员。
被上诉人（一审原告）：王雨龙，男，1962年4月27日出生，汉族，山东省武城县人，住凯里市。
被上诉人（一审原告）：陈容昌，女，1962年12月27日出生，布依族，贵州省凯里市人，住凯里市，系原告王雨龙之妻。
上诉人黔东南州恒丰房地产有限责任公司（以下简称：恒丰房地产公司）因与被上诉人王雨龙、陈容昌商品房预售合同纠纷一案，不服凯里市人民法院作出的（2017）黔2601民初3568号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月12日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。
黔东南州恒丰房地产有限责任公司上诉请求：撤销一审判决，发回重审。事实与理由：一审判决认定事实错误，适用法律错误，导致判决结果错误。一、本案的诉讼请求已超过诉讼时效。上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》，约定于2013年12月31日办理商品房所有权初始登记后，将办理商品房转移登记的有关文书交付给被上诉人。根据法律及《贵州省高级人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件若干问题的指导意见（一)》第二条的规定，上诉人于2014年1月1日起就应当知晓其权利受到了侵害，却直到2017年9月11日才提起诉讼，已明显超过诉讼时效，原判决适用法律错误。二、一审判决认定：“被告与原告签订《商品房买卖合同》之时,已存在市政府征收‘砂石税’的文件，既不属于不能预见的情形，也不属于合同成立以后发生的客观情况。市政府的文件是否侵害被告的合法权益属于被告与政府之间的关系，也属于被告在开发建设商品房过程中应由自己协调处理的事务，不能把其经营过程中的责任转嫁由原告承担。”这一认定不符合客观事实。客观事实是：上诉人与被上诉人签订《商品房买卖合同》之时，凯里市人民政府征收‘砂石税’的文件是已经存在，但是，市政府于2010年12月1日印发的《关于加强基础设施建设使用建材增值税征管工作的通知》(凯府发[2010]48号）文件（即市政府征收‘砂石税’的文件）是内部文件，未向社会公示，也不符合法律规定，上诉人在申请办理房产初始登记之前根本无法知道。市政府的这一内部文件对于上诉人是个不可抗力的因素。三、一审判决认定“被告未能提供证据证明其主张的‘业主要求改变商品房装修’而导致逾期办理登记与本案原告存在关联，依法应承担举证不能的不利后果。”以此作为上诉人承担违约责任的理由，认定事实错误。因为，上诉人主张的“业主要求改变商品房装修”而导致逾期办理房屋产权初始登记的时间，是指商品房工程于2012年中旬竣工，当时本可办理竣工验收后申请办理房屋产权初始登记，因“业主要求改变商品房装修”推迟到2013年初才竣工，延长了半年工期，办理竣工验收下来到2014年5月10日，才能申请办理房屋产权初始登记。不论这一理由是否成立，市政府的“砂石税”文件于2010年12月1日印发执行，于2016年7月18日废止，该文件的存续期间已经覆盖了改变装修期间（2012年中旬至2013年初），上诉人于该文件存续期间申请办理房屋产权初始登记均受政府文件不可抗力的影响。因此，不能以上诉人主张“业主要求改变商品房装修”导致逾期办理登记“举证不能”而判决由上诉人承担违约责任。四、一审判决认定市政府废止“砂石税”文件后的期间也全都由上诉人承担违约责任，同样认定事实错误。2014年5月10日，上诉人开发的金泉国际新城小区楼房竣工验收合格，备齐了《房屋登记管理办法》第三十条所规定的全部材料，向凯里市房地产管理局申请房屋所有权初始登记，因政府的“砂石税”文件不合法的规定无法办理。市政府于2016年7月18日废止该文件后，又遇上房屋产权登记由原来的凯里市房地产管理局进行房屋所有权登记变更为由凯里市不动产登记局进行不动产登记，以及凯里市不动产登记中心的电脑系统进行维护，暂停办理受理业务等情况，耽误了产权登记的一些时间。直到2017年2月，不动产登记部门才为上诉人办理金泉国际新城小区楼房的部分房产初始登记，而因不动产登记中心的业务繁多，办证需要分期办理，供电局职工（含被上诉人）所在楼房的房产初始登记于2017年5月24日才办得第一批，2017年9月28日才办理完毕。这些情况，都是上诉人无法预见、不能克服的客观事实。根据相关法律规定，出卖人承担违约责任的前提条件是“由于出卖人的原因”，也就是出卖人存在过错。本案中，上诉人不存在任何过错，因此，不应当承担违约责任。在无过错责任情况下，不可抗力作为法定的免责事由。由于政府部门行政行为导致逾期办证应当属于不可抗力。因此，上诉人不应承担违约责任。并且，违约金的支付是以实际损失为基础的，上诉人因无法克服的客观原因迟延办理房屋产权初始登记，并未给被上诉人造成任何实际损失。一审判决也认定“本案原告未就未及时取得房产证造成的具体损失情况进行举证”，因此，不存在支付违约金的基础。上诉人对自市政府于2016年7月18日废止“砂石税”文件到2017年5月24日不动产登记局给供电局职工（含被上诉人）所在楼房办理第一批房屋产权初始登记的10个月期间，因上诉人对房产登记机构变动、不动产登记中心数据系统维护暂停办理业务等情况拖延房产登记多少时间的举证不够充分，如果法院认为应当支付违约金，要上诉人承担这段期间五、六个月的违约责任，上诉人可以理解。盼请上级人民法院依法支持上诉人的上诉请求。
王雨龙、陈容昌答辩称：一审判决认定事实基本属实，适用法律正确，判决结果正确。1.原判适用法律正确。根据《民法总则》规定，诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。本案中答辩人2017年9月12日才知晓其权利受到了侵害，提起诉讼在法律规定的时间内。2.凯里市政府于2010年12月1日印发的砂石税文件不是针对某一家房产公司征收的，其他房产公司都能办理登记，恒丰公司同一个小区不同对待，有的已经办证有的未办证，所以砂石税不是不可抗力。3.金泉国际新城供电局业主未要求上诉人改变商品房装修。4.双方合同约定不能办证的应按日支付万分之一的违约金，凯里市法院调整为房价款万分之0.5的违约金，答辩人也愿意付出一审法院的判决。
王雨龙、陈容昌一审诉讼请求013年12月31日至2017年8月15日期间逾期办理房产证（商品房）违约金26599.78元（1342天×198210元×0.0001元／天）；2.判决被告支付2013年12月31日至2017年9月4日期间逾期办理房产证（地下停车位）违约金6441.6元（1342天×48000元×0.0001元／天）；3.诉讼费由被告承担。一审法院认定事实：
一审法院认定事实：2011年12月11日，以原告王雨龙、陈容昌为买受人，被告恒丰房地产公司为出卖人就商品房预售事宜签订一份《商品房买卖合同》，合同主要约定：原告购买被告开发的位于凯里市仰阿莎广场东侧“凯里·金泉国际新城”第1幢3单元7层3-7-2供电局号建筑面积为145.85㎡的预售商品房一套，购房款总价为198210元；被告应在2013年12月31日前取得该商品房所有权初始登记，并将办理商品房转移登记的有关文书交付给原告；若被告未能在约定日期起30日内办理转移登记，而原告不退房的，则被告应自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。合同签订后，原告支付了购房总价款198210元，但被告未能按照约定办理房屋所有权转移登记，双方因此发生纠纷。2017年9月11日，原告提起本案诉讼。案经调解未果。另查明：2013年10月4日，以原告王雨龙为乙方、被告恒丰房地产公司为甲方签订一份《地下停车位使用权转让协议》，约定原告王雨龙购买被告开发的金泉国际小区地下负一层第077号车位使用权，使用权转让费为48000元。当日，原告即付清了转让费，被告向原告出具了一份收据。再查明：庭审中，被告认可二原告已足额支付购房款及地下车位转让费。
一审法院认为：商品房买卖合同是指房地产开发企业将尚未建成或者已经竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本案原、被告签订的《商品房买卖合同》是双方在平等自愿、协商一致的基础上订立，完全系双方当事人的真实意思表示，且内容未违反法律法规的相关规定，对其真实性、合法性及有效性予以确认。故双方签订的合同对双方具有法律约束力，双方应遵循诚实信用原则依照合同的约定履行各自的义务。合同签订后，原告已履行了支付购房款的义务，但被告却未能履行办理商品房转移登记的约定，已明显构成违约，其行为必然使原告不能在预期的时间对所购房屋享有完整的物权并行使相应的权利，实际给原告造成了利益上的损失。就被告提出的“未能按期办理商品房所有权转移登记，是由于政府的行政行为以及购房业主要求改变商品房装修等客观原因所致，己方并不存在过错，不应承担违约责任”的抗辩意见。法院认为，被告与原告签订《商品房买卖合同》之时，已存在市政府征收“砂石税”的文件，既不属于不能预见的情形，也不属于合同成立以后发生的客观情况。市政府的文件是否侵害被告的合法权益，属于被告与市政府之间的关系，也属于被告在开发建设商品房过程中应由自己协调处理的事务，不能把其经营过程中的责任转嫁由原告承担。此外，被告未能提供证据证明其主张的“业主要求改变商品房装修”而导致逾期办理登记，与本案原告存在关联，依法应承担举证不能的不利后果。故被告的上述抗辩理由不成立，不予采纳，被告依法依约应承担相应的违约责任。
关于逾期办理商品房转移登记违约责任应如何承担的问题。法院认为，本案原告未就未及时取得房产证造成的具体损失情况进行举证，而被告在庭审中也提出违约金过高，故根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”之规定，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则认定本案原告与被告在《商品房买卖合同》中对违约金的约定即“买受人不退房的，出卖人自约定日期至实际交付办理商品房转移登记的有关文书之日止，按日向买受人支付房价款万分之一的违约金”过高，并依法酌情予以调整为按日向买受人支付房价款万分之零点五支付违约金。按照合同约定，违约金应自2014年1月1日起算，原告主张从2013年12月31日计算违约金至2017年8月15日，起算时间及计算天数（1342天）有误，该期间应为1323天，依法予以纠正。故根据调整后的标准，本案被告应向原告支付的逾期办证违约金为13111.59元（198210元×0.00005元/天×1323天）。
对于原告主张的车位办证违约金6441.6元，法院认为，原、被告对于车位仅约定的是使用权转让，既未约定被告应当办理相应权属证书，也未对违约金作出约定，故原告的该项诉请没有依据，不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第一百零六条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，作出判决：一、被告黔东南州恒丰房地产有限责任公司在本判决生效之日起三十日内支付原告王雨龙、陈容昌逾期办理房产证违约金13111.59元。二、驳回原告王雨龙、陈容昌的其余诉讼请求。案件受理费626元，减半收取313元，由原告王雨龙、陈容昌负担189元，由被告黔东南州恒丰房地产有限责任公司负担124元。
二审期间，上诉人未提交新证据，被上诉人提交了以下证据：1.凯房权证凯里市字第××号《房屋所有权证》（27栋19层）；2.凯房权证凯里市字第××号《房屋所有权证》（21栋11层）；3.王雨龙2013年10月7日交物业费收款收据。拟证实：1.上诉人对同一个小区的业主区别对待。2.交房时间为2013年10月7日。经组织双方质证，上诉人的质证意见为：对证据1-2的真实性无异议，但是认为并不存在区别对待的情形。对证据3真实性无异议，但认为与本案无关。对上述证据，本院认为，对证据1-2真实性予以认可，对证明目的不予认可。对证据3的真实性予以认可。
另查明：《商品房买卖合同》附件十二《补充协议》三“房屋所有权证的办理”约定“买受人应根据出卖人要求的时间将办理房屋所有权证所需的全部材料交付给出卖人，出卖人统一为买受人办理《商品房所有权证》……”。六“其他事项”约定“本补充协议经双方签字（盖章）后立即生效。本协议为《合同》不可分割的部分，与《合同》具有同等法律效力。本补充协议之规定如与《合同》之规定有不同、抵触或冲突的，以本补充协议规定为准”。本院另查明恒丰房地产公司于2013年10月8日交房给王雨龙、陈容昌。
二审查明的其它事实与一审一致，本院予以确认。
本案争议焦点：一、上诉人提出王雨龙、陈容昌一审诉讼请求已超过诉讼时效，是否成立。二、市政府征收‘砂石税’的行为是否属于不可抗力情形而免责。三、凯里市房地产管理局进行房屋所有权登记变更为由凯里市不动产登记局进行不动产登记，以及凯里市不动产登记中心的电脑系统进行维护，暂停办理受理业务等情况，是否属于上诉人的免责事由。
关于焦点1，本院认为，根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第四条“当事人在一审期间未提出诉讼时效抗辩，在二审期间提出的，人民法院不予支持，但其基于新的证据能够证明对方当事人的请求权已过诉讼时效期间的除外”。本案上诉人在一审期间未提出诉讼时效抗辩，且对被上诉人构成逾期办证的违约事实是一直存在的。上诉人没有提交新的证据足以反驳对方请求权已过诉讼时效期间，也没有提交证据证明其不存在一直违约的事实。故对上诉人二审期间提出的诉讼时效抗辩，根据上述法律规定，本院不予支持。
关于焦点2，本院认为，当事人双方于2011年12月1日订立《商品房买卖合同》，凯里市人民政府于2010年12月1日作出《凯府发（2010）48号》文件即征收“砂石税”文件。文件内容为施工单位补交税款，而不是房屋开发商（上诉人）交纳税款。征收“砂石税”文件并不是在合同订立之后才发生的当事人不能预见的客观情况。从后面“砂石税”征收被取消的事实更是说明可以避免，也可以克服。因此，市政府征收‘砂石税’的行为不属于《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第二款“本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”规定情形。其次，文件内容为施工单位补交税款，而不是房屋开发商（上诉人）交纳税款。因此，即便缴纳“砂石税”也是施工单位应承担的义务。按照合同相对原则和权利义务对等原则，是否应当缴纳或者由谁缴纳“砂石税”也是建筑工程施工企业与税务机关之间的权利义务关系问题，与《商品房买卖合同》中的买受人无关。不能将在房地产开发过程中应由建筑施工企业（或房开商）承担的相关事务和责任转嫁给买受人，更不能以此为由免除房开商在《商品房买卖合同》中未履行向买受人提供办证手续应支付违约金的约定义务，进而损害买受人因守约而享有的获得对方支付违约金的权利。故对上诉人提出的市政府征收‘砂石税’的行为属于不可抗力情形应免除承担逾期办证违约责任的上诉请求，本院不予支持。
关于焦点3，本院认为，双方于2013年10月8日交房，《商品房买卖合同》附件十二补充协议三“房屋所有权证的办理，买受人应根据出卖人要求的时间将办理房屋所有权证所需的全部材料交付给出卖人，出卖人统一为买受人办理《商品房所有权证》……”。因双方对“根据出卖人要求的时间”没有约定具体时间，按照有约定按约定，没有约定按法定的处理原则，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起９０日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起９０日……”之规定，本案应按第（二）项“商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起９０日”的规定，确认2014年1月6日前为本案办理房屋权属证书的时间，上诉人在上述时间内未将办证的相关文书交付被上诉人，其行为违约，应承担违约责任。上诉人在上诉状中提出“2016年7月18日废止该文件，又遇上房屋产权登记由原来的凯里市房地产管理局进行房屋登记变更为凯里市不动产登记局进行不动产登记，以及凯里市不动产登记中心的电脑系统进行维护，暂停办理受理业务”等情况，则是发生在其应当依照法定时间完成办理登记的2014年1月6日之后。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”的规定，也不能免除上诉人已经违约在先的责任。上诉人违约时间应为2014年1月7日至2017年9月11日，共计1343天，因双方对一审确定的违约金标准未提出上诉，视为服判，本院予以确认，故上诉人应向被上诉人支付逾期办证违约金为13309.80元（198210元×0.00005×1372天），一审认定天数不当，导致计算结果错误。因一审判决支持逾期办证违约金为13111.59元，但王雨龙、陈容昌未提起上诉，视为服判决，故本院支持逾期办证违约金为13111.59元。
综上所述，上诉人的上诉请求不能成立，应予驳回，一审判决认定事实不清，导致违约金计算少于应支持的损失，因王雨龙、陈容昌未提出上诉，视为对一审服判，故本院对一审判决维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法解释》第三百二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费178元，由黔东南州恒丰房地产有限责任公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 刘琴
审判员 田嫄
审判员 龙恺
二〇一八年四月二十日
书记员 王凯