杭州市西湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0106民初201号 原告：杭州源钰室内设计有限公司，住所地浙江省杭州市西湖区双浦镇桑园地村****-1。 法定代表人：罗逸锋，执行董事。 委托诉讼代理人：贺源玉。 委托诉讼代理人：方燕,浙江金道律师事务所律师。 被告：深圳市怡人家具有限公司，住所地广东省深圳市龙岗区横岗街道中海大山地花园****6E。 法定代表人：廖初香。 委托诉讼代理人：王杰诚、练贤君,广东伟伦律师事务所律师。 原告杭州源钰室内设计有限公司与被告深圳市怡人家具有限公司定作合同纠纷一案，本院于2019年1月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人贺源玉、方燕及被告的委托诉讼代理人王杰诚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、被告返还原告定金61000元；2、被告支付原告违约金61000元；3、本案诉讼费由被告承担。后原告当庭变更诉请为：1、被告向原告双倍返还定金48800元、预付款36600元，合计85400元；2、被告赔偿原告损失21000元（其中差额损失13000元、律师费8000元）；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年10月25日，原被告签订《家具定制采购合同》一份，约定原告向被告定制一批家具，总价款122000元，交货期为2018年11月15日。原告向被告支付总价款50%作为定金，2个工作日内，被告应向原告出具工程进度表，由原告确认后安排生产。2018年10月26日，原告依约向被告支付定金61000元。至2018年11月5日，被告仍未向原告出具工程进度表，且未出具完全符合要求的家具图纸。后原告绘制部分图纸交给被告，被告称11月6日开始生产。实际上，被告直至2018年11月12日仍未开始生产，且无法于11月15日完成交货，构成根本违约。原告于2018年11月13日在原被告合作的微信群中向被告发送了《合作终止函》，合同已于当日解除。经原告多次催讨，被告拒不返还定金。故原告诉至本院，要求判如所请。 被告答辩称：1、原告未能履行图纸确认义务，导致被告无法按期交付货物，被告有权顺延履行期限，原告应承担由此导致的不利后果。由于定制家具的特殊性，在定作人未能签字确认图纸的情况下，承揽人贸然安排工厂生产，将给定作人与承揽人带来对定制家具尺寸、颜色、规格存在无据可依的局面，很大情况下会给正常出货带来障碍。本案中，被告在收到定金后，已及时将图纸发送给原告确认。期间，被告已多次要求原告确认图纸签字回传，也于2018年11月7日正式发出告知函，要求原告确认图纸，并阐明由于图纸确认迟延需顺延交货期的情况。但截止至今，被告仍然未能收到原告签字回传的图纸。二、原告无故提前终止合同，已构成根本违约，被告有权没收定金，并要求原告承担违约赔偿责任。本案中，原告于2018年11月13日通过微信方式向被告发出《告知函》，无故提前终止合同，已构成根本违约。根据《中华人民共和国担保法》第八十九条规定，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金。由于被告在签订合同后为履行合同进行了材料采购，为此已投入了巨大的材料成本、人工成本，原告应当承担赔偿责任。综上，要求驳回原告的全部诉讼请求。 本院经审理查明事实如下：2018年10月25日，原告（需方、甲方）和被告（供方、乙方）签订《家具定制采购合同》一份，约定：一、供方向需方提供的所有产品，详见合同清单附件。报价单、家具深化图、作为本合同的附件，与本合同同时具有同等法律效力。二、价格：本单价格122000元。三、付款方式：1、合同签定后甲方支付乙方总价50%的定金，合计61000元，乙方即可进行图纸绘制，材料采购和家具制作。2、货物验收通过，送货前，甲方支付乙方总价50%货款，合计61000元整。四、质量要求：1)本合同所涉及的全部产品材料必须经过干燥处理以符合三亚当地的气候对材质影响，家具生产以家具深化图纸和彩图为准，其它质量细节参照国家相应标准。所有家具质保期壹年，如有质量问题供方及时进行维修和更换，生产过程中及时沟通生产过程及细节，甲方按节点进行工厂确认和细节沟通，如甲方无法到达，乙方应当配合多角度照片以便确认。如需调整，乙方应在甲方规定的时间内修改调整，保质保量不影响交货期。2)乙方在甲方付款后2个工作日出具工程进度表同甲方确认，即图纸完成时间，面料清单，白坯完成时间，色板完成时间，油漆时间，软包时间，装配时间和包装出货时间节点，甲方按照乙方出具的工程进度验收，如因乙方原因未按照节点完成工作，也不配合甲方进度安排和修改，则在该节点扣除合同金额的3%在出货前的付款中扣除。3）家具生产以家具深化图纸和彩图为准，其他质量细节参照国家相应标准。4）乙方的产品质量应与所提供的样报保持一致，部分材质、款式变化以双方认可为准。甲方提出的图纸、白坯或其他合理修改需在规定时间内完成，不影响出货期。否则甲方有权取消该产品订单，乙方应退还甲方相应货款全款，保证出货期…五、乙方无正当理由不得延迟交货，如违约须承担违约责任，违约方每延迟壹天交货按总合同额度千分之三赔偿给甲方。六、交货日期及地点：供方2018年11月15日完成生产出货。 2018年10月26日，原告向被告交付61000元。 2018年10月29日至2018年11月13日，原被告双方通过微信协商图纸绘制及家具生产。2018年11月12日，原告同意延迟出货期至2018年11月20日，被告回复无法出货。2018年11月13日，原告向被告通过微信发送《合同终止函》，载明因被告未提交家具制作过程及照片，影响项目进度，故终止合同，并要求被告于2018年11月13日前退还61000元。 上述事实有《家具定制采购合同》、银行转账凭证、微信聊天记录、《合同终止函》及庭审记录在案证实。 本院认为，原告和被告签订的《家具定制采购合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应当认定为合法有效。当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的，当事人可解除合同。依据《家具定制采购合同》，“甲方提出的图纸、白坯或其他合理修改需在规定时间内完成，不影响出货期。否则甲方有权取消该产品订单，乙方应退还甲方相应货款全款，保证出货期”。本案中，原告就家具图纸绘制多次同被告协商并推迟交货日期，被告仍不能按期发货，故被告存在违约行为。2018年11月13日，原告向被告发送《合同终止函》的行为，即解除合同的意思表示。根据《中华人民共和国合同法》第九十七规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”故原告有权要求被告退还预付款。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定，“给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”因原、被告双方在合同履行过程中约定原告向被告给付定金作为债务的担保，现被告不履行约定的债务，应当双倍返还定金。关于定金数额，根据《中华人民共和国担保法》第九十一条之规定，定金的数额不得超过主合同标的的20%，故本案原告向被告缴纳的61000元中24480元为定金，剩余36600元为预付款。综上，原告有权要求被告双倍返还定金48800元并退还预付款36600元。关于原告要求被告赔偿损失21000元（差额损失13000元、律师费8000元）的诉讼请求，本院认为，首先关于律师费，双方在合同中并未约定，本院不予支持。其次关于差额损失，本院认为，双倍返还定金已经是对因被告违约而给原告造成损失的一种损害赔偿，原告在主张双倍返还定金的同时再主张差额损失于法无据，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十六条、第九十七条、第一百一十五条、第二百五十一条、第二百六十八条、《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、深圳市怡人家具有限公司于本判决生效之日起十日内双倍返杭州源钰室内设计有限公司定金48800元； 二、深圳市怡人家具有限公司于本判决生效之日起十日内返还杭州源钰室内设计有限公司预付款36600元； 三、驳回杭州源钰室内设计有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1370元，由杭州源钰室内设计有限公司负担402元，由深圳市怡人家具有限公司负担968元。 杭州源钰室内设计有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；深圳市怡人家具有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。 审 判 员 吴玉凤 二〇二〇年三月十六日 法官助理 黄萍萍 代书记员 任超华