内蒙古自治区喀喇沁旗人民法院民 事 判 决 书（2018）内0428民初2955号原告：辉南县汇宝黄金矿业有限公司，住所地吉林省辉南县辉南镇石棚沟金山屯。法定代表人：刘某1，经理。委托诉讼代理人：赵某，内蒙古松洲律师事务所律师。被告：赤峰金蟾矿业有限公司，住所地赤峰市喀喇沁旗十家满族乡。法定代表人：刘某2，董事长。委托诉讼代理人：张某，男，1971年5月9日出生，汉族，职员，住内蒙古自治区赤峰市。委托诉讼代理人：杨某，内蒙古义德律师事务所律师。原告辉南县汇宝黄金矿业有限公司与被告赤峰金蟾矿业有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2013年12月4日立案受理后，于2017年12月10日作出（2013）喀民初字第3515号民事判决。宣判后原告辉南县汇宝黄金矿业有限公司不服，提起上诉，赤峰市中级人民法院以（2018）内04民终2039号民事裁定，撤销本院（2013）喀民初字第3515号民事判决，发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告辉南县汇宝黄金矿业有限公司的委托诉讼代理人赵某、被告赤峰金蟾矿业有限公司的委托诉讼代理人张某、杨某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：依据鉴定结论的数额确定赔偿数额(9635745.00元)，利息以法律规定为准，要求从2012年9月份开始直至被告偿清被告应赔偿的损失为止,诉讼费用由被告承担。事实与理由：原、被告双方自2009年3月协商一致，对内蒙古自治区××区金矿点进行联营投资勘查，由原告投入勘查资金并施工，待取得勘查突破后，由被告对原告投资进行结算。双方签有《赤峰金蟾矿业有限公司宫家营子矿点探矿施工合同》。合同签订后，原告依照合同交纳60万元安全风险抵押金外，还为探矿陆续投入设备、人力、材料及修建工房、炸药库等附属建筑，陆续投资近1300万元。原告一直依约履行合同，2012年又与被告续签并延长合同期限至2012年12月31日。但合同履行至2012年9月，在探矿工程进行过程中，被告突然通知原告停止施工。原告此时才得知，被告擅自于2012年4月将原告正在施工区域范围划割出去，单方违反约定，使原、被告双方的联营合同无法达到合同目的，最终致原告前期投入损失殆尽。更为恶劣的是，被告在2012年4月已经将该矿点区域划割出去却一直不告知原告，继续供给炸药让原告进行施工，导致原告的损失持续的无谓扩大。被告这种严重违约、不履行联营合同义务的行为，给原告造成巨大的经济损失。为此提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求。被告辩称：1、2010年原、被告签订的合同约定合同期限自2010年1月1日至2010年12月31日，合同到期后自行终止，并且约定合同有效期间探采矿没有效果，一切投资由原告自行承担。原、被告于2011年、2012年又分别签订了探矿施工合同，2010年、2011年合同已履行完毕。2、2012年合同已履行一半终止，终止理由是原告越界开采，被告无违反合同约定行为，不存在赔偿原告所谓的经济损失。被告没有在2012年4月将原告矿点区域划割出去，按照内蒙古自治区国土资源厅的规定，被告每年应向国土资源厅申请延长勘查时间，但每次延长应缩减勘查面积，减勘查面积不得低于首次勘查许可证载明的25%,区域被国土资源厅缩减不是被告主观意思表示，不应承担原告所谓的经济损失。本院经审理认定事实如下：2010年1月1日，原告为乙方、被告为甲方，双方签订了赤峰金蟾矿业有限公司宫家营子矿点探矿施工合同，合同约定：施工范围甲方所属探矿权宫营子乡（现西桥镇）南沟金矿点详查区范围内的宫家营子矿点，四至范围为：东至大石门沟塘、西至分水岭饸饹沟沟底、南至锦平公路、北至分水岭；地理坐标为：A:X=40407653,Y=4638651;B:X=404077716,Y=4638694;C:X=40408013,Y=4639116;D:X=40407481,Y=4640425;E:X=40407186,Y=4640406;F:X=40407419,Y=4639083。合同同时约定合同有效期自2010年1月1日至2010年12月31日；合同约定：探矿工程到位，达到预期效果，有重大资源突破时，甲方对乙方投入的探矿工程进行结算，所获得的探矿成果归甲方所有。在探矿过程中无重大资源突破时，采出的副产矿石经甲方许可加工销售后（按销售收入减去选矿费、运矿费、资源税及资源补偿费等后的金额）对乙方进行结算。在施工过程中，甲方不履行合同规定的义务，给乙方造成的经济损失，甲方应根据损失程度给予经济补偿。合同有效期期间探采没有效果，一切投资由乙方自行承担；合同到期后自行终止，同等条件下优先乙方续签下年度探矿合同。2010年原告施工了石门沟竖井SJ1、饸饹沟东坡平硐PD1、道路维修工程。2011年1月1日，原、被告续签了除合同有效期为2011年1月1日至2011年12月31日外其他内容一致的探矿施工合同，原告施工了饸饹沟东坡平硐PD2、孙家湾斜井工程。2012年1月1日，原、被告又续签了除合同有效期为2012年1月1日至2012年12月31日外其他内容一致的探矿施工合同。合同签订后，原告进行了石门沟竖井SJ2、石门沟平硐PD3、饸饹沟东坡平硐PD4及变压器安装等其他零星辅助工程。2012年4月被告在行政主管部门将合同约定的探查面积由40.44平方公里缩减为29.89平方公里。缩减面积即原告施工区域，被告在未通知原告的情况下继续供给原告火工器材进行施工，至2012年9月，被告停止供给原告火工器材，原告停止施工。经原告申请，受本院委托，内蒙古鹏圣项目管理有限责任公司对原告2010年1月至2012年9月施工工程进行评估，并出具了赤鹏圣基审字（2019）第757号探矿工程司法技术鉴定报告，鉴定造价为9635745.00元。上述事实，有原、被告提交的探矿施工合同、内蒙古鹏圣项目管理有限责任公司出具的赤鹏圣基审字（2019）第757号探矿工程司法技术鉴定报告及当事人的陈述在卷佐证，足以认定。本院认为，原被告于2010年至2012年签订的三份《金蟾矿业有限公司宫家营子矿点探矿施工合同》内容合法有效,对双方当事人具有法律约束力。三份合同具有关联性、连续性，因被告单方面解除合同，构成违约，应承担赔偿原告全部经济损失的民事责任。至于原告要求从2012年9月起至偿清时止给付利息的诉讼请求，结合本案实际，时间应酌情调整为自2013年1月1日起。原告的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。被告的辩称没有事实依据，其申请所作的鉴定报告不能证明其主张，本院不予采纳。故依据《中华人民共和国合同法》第九十七条、第九十八条、第二百五十一条、第二百六十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，判决如下：被告赤峰金蟾矿业有限公司自本判决生效后十日内赔偿原告辉南县汇宝黄金矿业有限公司探矿工程价款9635745.00元，并自2013年1月1日起至此款付清时止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准向原告支付利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费118152.00元（原告已预交）、鉴定费75000.00元（原告已预交）、鉴定费10000.00元（被告已预交）均由被告赤峰金蟾矿业有限公司负担，被告于本判决生效后十日内给付原告。如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于赤峰市中级人民法院。本判决生效后，当事人必须履行，一方不履行的，对方可以申请人民法院执行，申请执行的期间为二年。审 判 长  胡国良人民陪审员  项海鹏人民陪审员  杜艳萍二〇二〇年三月十八日书 记 员  吴 岩