山东省栖霞市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0686民初3457号原告：江苏金泉建设工程有限公司，公司地址：江苏省宿迁市宿城区天地广场****。统一社会信用代码：91321300398234818J。法定代表人：丁俊，系该公司经理。委托诉讼代理人：李某某，山东正韬律师事务所律师。被告：苏州龙泉建设工程有限公司，公司地，公司地址：江苏省苏州市玉山镇亿升路****房构代码：31398248-X。法定代表人：唐垒，系该公司经理。委托诉讼代理人：刘某，山东经联律师事务所律师。被告：中国电子系统工程第二建设有限公司，公司地址：，公司地址：江苏省无锡市新吴区具区路**码：320000000002830。法定代表人：杨良生，系该公司总经理。委托诉讼代理人：杨某，系泰和泰（北京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：邹某某，山东齐华律师事务所律师。原告江苏金泉建设工程有限公司（以下简称金泉公司）与被告苏州龙泉建设工程有限公司（以下简称龙泉公司）、中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称中电二建公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院作出（2016）鲁0686民初2905号民事判决，被告中电二建公司不服判决提起上诉，烟台市中级人民法院作出（2019）鲁06民终2030号民事裁定，撤销原判、发回重审。本院于2019年11月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告金泉公司的委托诉讼代理人李某某，被告龙泉公司的委托诉讼代理人刘某，被告中电二建公司的委托诉讼代理人杨某、邹某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。金泉公司向本院提出诉讼请求：一、确认原告金泉公司与被告龙泉公司签订的《艾山温泉度假村工程承包合同》无效；二、判令二被告支付原告工程款7412212.73元；三、判令二被告赔偿经济损失1347120元；四、判令二被告承担2016年3月20日起至2016年11月4日止按银行同期贷款利率计算的欠款利息317827.47元；并从2016年11月5日起至本判决生效之日止按银行同期贷款利率另行计算。事实及理由：一、被告中电二建公司承包融基（烟台）旅游开发有限公司的艾山温泉度假村工程，被告中电二建公司与被告龙泉公司签订《合作协议书》，将涉案工程交给被告龙泉公司出资建设，2014年10月20日，被告龙泉公司与原告金泉公司签订《艾山温泉度假村工程承包合同》，合同约定，被告龙泉公司将艾山温泉度假村工程承包给原告金泉公司出资建设。二、被告中电二建公司与融基(烟台)旅游开发有限公司于2014年8月31日签订《建筑消防设施安装施工合同》、于2014年10月12日签订《建设工程施工合同》，上述工程由原告金泉公司出资建设施工。三、2016年3月20日被告中电二建公司与融基(烟台)旅游开发有限公司解除《建筑消防设施安装施工合同》和《建设工程施工合同》。原告金泉公司已完成的工程量及损失经二被告审核确认。四、被告龙泉公司没有建筑资质，原告金泉公司也没有建筑资质，涉案工程系由被告中电二建公司承包后转包给被告龙泉公司，被告龙泉公司转包给原告金泉公司，原告龙泉公司与被告金泉公司均没有建筑资质，《艾山温泉度假村工程承包合同》属于无效合同。为维护原告的合法权益，特具状贵院，请依法判决!龙泉公司辩称，1.涉案工程是二被告合作承包的工程，在实际施工过程中，被告中电二建公司派专人对施工质量、进度及安全进行指导监督，对工程量进行审核。2.原告的损失是被告中电二建公司解除与建设方的工程承包合同造成的，与被告龙泉公司无关，被告龙泉公司不应承担任何损失。中电二建公司辩称，1.关于原告的诉讼请求，在原来的审理和现在的审理中，不知道对方是以何法律依据起诉中电二建公司，中电二建公司不能确定答辩的方向。2.本案诉争的工程款，中电二建公司已在另案中主张，没有怠于行使债权请求权，应驳回原告的全部诉讼请求。3.原告依据与龙泉公司签订的《艾山温泉度假村工程承包合同》，却抛开此合同约定起诉两个案件，一个事实拆分成两个诉讼，中电二建公司也没有看到相关事实依据和法律依据。4.中电二建与龙泉公司签订的《合作协议书》、《分包合同》中，约定的付款条件是背靠背条款，即建设方付给中电二建后再支付给龙泉公司，现该付款条件不成就，原告诉求没有合同依据。5.在中电二建公司起诉建设方的诉讼中，建设方已提出质量鉴定和造价鉴定，同一工程不能出现两个不同的价格，对实际施工人的工程价款保护，应以建设工程质量合格为前提。综上，应当驳回原告金泉公司的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有争议的事实主要为：1.原告与二被告间为什么法律关系？二被告之间为什么法律关系?进而《艾山温泉度假村工程承包合同》等合同是否有效，原告是否有权向被告中电二建公司主张权利?2.原告的各项诉讼请求是否具有事实和法律依据，原告据以主张权利的结算书能否作为结算工程款的依据？3.被告中电二建公司提出中止诉讼申请、工程造价鉴定申请及《艾山温泉度假村工程承包合同》印章形成时间的鉴定请求应否予以准许？原、被告对各自主张均提供了相关证据，该证据均是在合同的签订、履行过程中形成的，具备证据的三性，本院予以采信，作为认定本案事实的依据。原、被告有争议的证据，主要涉及证据的证明对象和证明效力，本院在说理部分一并论述。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告中电二建公司与融基（烟台）旅游开发有限公司分别于2014年7月15日签订《艾山水生产基地、职工宿舍、希尔顿四星级花园酒店建设工程合同》、2014年9月22日签订《建设工程施工合同》，融基（烟台）旅游开发有限公司为发包方，被告中电二建公司为承包方承建艾山温泉度假村系列建设工程（含土建和安装工程若干）。被告中电二建公司(甲方)与被告龙泉公司（乙方）签订《合作协议书》一份，约定甲、乙双方合作承接融基（烟台）旅游开发有限公司的艾山度假村工程。该工程由乙方负责施工，甲方对乙方的施工质量、进度及安全生产等进行监督检查；本工程所需设备主材以甲供形式采购（部分安装工程直接发包），合同谈判由乙方负责，但必须经甲方评审后才能签约付款；工程劳务费甲方通过劳务公司支付乙方，甲方另行与劳务公司另行签订《建设工程施工劳务分包合同》，乙方同意劳务公司收取劳务分包合同价款1.5%的管理费。甲方暂按合同价的3%收取管理费。本工程所有税费均由乙方承担，甲方提供必要的开票资料，如需甲方人员办理，差旅及人工等费用均由乙方承担。本项目实施过程中，甲方不垫付任何资金，当出现业主划拨资金超出实际工程进度时，甲方有权按实际工程进度支付，当出现工程需承包方垫付资金或业主资金滞后支付的情况时，乙方必须继续履行工程承包合同的各项条款和义务，垫付相应资金保证工程的顺利实施。业主支付的各类款项必须进入甲方指定账户，甲方扣除5%的风险金后支付给乙方。甲、乙双方约定在约定情形，甲方有权收回分包工程的部分或全部。在本工程施工过程中，甲方派专人指导、协助乙方办理施工及财务等所需手续（包括甲方管理所需文件资料），并对乙方的施工质量、进度及安全生产等进行监督检查，每月收取2000元配合费，如需甲方派驻项目经理、技术负责人、专业工程师、质量员、安全员等人员，其薪酬待遇由乙方承担，并按月在工程进度款中扣除或由甲方直接支付（双方并约定了具体收费标准）；甲方派遣人员正常的吃、住、现场办公费用、定期来回交通费等均由乙方承担。甲方公司领导及职能部门相关人员到项目进行检查发生的交通、住宿等费用在乙方工程款中扣除。被告中电二建公司(甲方)与被告龙泉公司（乙方）签订《分包合同》一份，约定中电二建公司将融基（烟台）旅游开发公司艾泉温泉会所、宴会中心、演艺中心机电设备安装工程交由龙泉公司施工。工程地点为烟台栖霞艾山温泉度假村内。工程范围为建设单位提供的设计施工图纸中甲方与其确立的总包合同所含的全部工程量。本工程分包合同价款为6790000元，甲方按合同价3%收取管理费。甲方委派齐忠良负责本项目的管理。乙方委派王金山作为现场经理或工地负责人常驻工地，代表乙方执行本合同，并负责工人的管理及给养等。2014年10月20日，被告龙泉公司（甲方）与原告金泉公司（乙方）签订《艾山温泉度假村工程承包合同》，合同约定：甲、乙双方经平等协商，就甲方与中电二建公司合作承接，由甲方施工的融基（烟台）旅游开发有限公司艾山温泉度假村工程发包给乙方。据甲方与中电二建公司签订的《合作协议书》，艾山温泉度假村工程由甲方负责施工，甲方将上述工程全部施工内容发包给乙方负责施工，上述所有项目的全部施工活动所需资金及税费由乙方承担，甲方在上述项目施工过程中不垫付任何资金。甲方应保障乙方工程款的及时结算，乙方工程量须经中电二建公司项目部审核确认。在施工过程中甲方、中电二建公司指派专人对施工质量、进度及安全生产进行监督检查。甲方扣除中电二建公司约定管理费后的结算价款收取管理费。中电二建公司从融基（烟台）旅游开发公司承包的全部建设工程施工合同涉及的工程，均由原告实际施工。据原告主张本案涉及的工程项目为（一）2014年8月31日《建筑消防设施安装施工合同》的“艾山温泉会所、宴会中心、演绎中心消防工程”，（二）2014年10月12日《建设工程施工合同》涉及的“艾山温泉会所、宴会中心、演艺中心”施工工程。其中的（一）艾山温泉会所、宴会中心、演绎中心消防工程，工程内容为承包方包工包料、消防系统施工安装（自动报警、喷淋、消火栓、消防应急及消防漏电报警与烟感系统），该工程在施工过程中因设备供应拖延，工程施工延续至2016年1月份原告撤出该工程工地，在工程施工过程中进行了工程分项测试，2016年3月20日中电二建公司与融基（烟台）旅游开发公司解除《艾山水生产基地、职工宿舍、希尔顿四星级花园酒店建设工程合同》、《建设工程施工合同》、《建筑消防设施安装施工合同》系列施工合同，原告全面撤离工地，该工程没有组织竣工验收。现涉案工程已由建设方融基（烟台）旅游开发公司接收，并已投入使用。该涉案工程分别经第一被告龙泉公司于2015年2月6日支付20万元，于2015年2月18日支付10万元，共计30万元。其中的（二）“艾山温泉会所、宴会中心、演艺中心”机电安装工程，该工程在施工过程中因供应设备不到位，工程施工延续至2015年11月30日原告撤离工地，在施工过程中进行了工程分项测试，未组织竣工验收，2016年3月20日中电二建公司与融基（烟台）旅游开发公司解除《艾山水生产基地、职工宿舍、希尔顿四星级花园酒店建设工程合同》、《建设工程施工合同》、《建筑消防设施安装施工合同》系列施工合同，原告全面撤离工地，该工程没有组织竣工验收。现涉案工程已由建设方融基（烟台）旅游开发公司接收，并已投入使用。该涉案工程分别经第一被告龙泉公司于2015年1月29日支付20万元，于2015年9月6日支付10万元，共计30万元。金泉公司投入建材、机械、人工对涉案工程进行实际施工。中电二建公司对施工质量、进度及安全生产进行监督检查；与建设方融基（烟台）旅游公司核算工程款，经龙泉公司过付给金泉公司；金泉公司施工中所租赁的施工设施以中电二建公司名义与租赁方签订租赁合同。本案涉及的《建筑消防设施安装施工合同》的“艾山温泉会所、宴会中心、演绎中心消防工程”，中电二建公司盖章的结算书和工程损失确认单中确认工程量为2518546元，损失为412200元；本案涉及的《建设工程施工合同》的“艾山温泉会所、宴会中心、演艺中心”机电安装工程，中电二建公司盖章的结算书和工程损失确认单中确认工程量为5493666.73元，损失为934920元。本案在诉讼过程中，中电二建公司向本院提起中止审理申请，认为中电二建公司以建设方融基（烟台）旅游开发公司为被告提起诉讼的（2016）鲁0686民初917、918、919、920号案件，与本案涉及同一工程，且涉及的工程质量鉴定和造价鉴定正在进行中，本案需以上述案件审理结果为依据，故申请中止本案审理。中电二建公司并向本院提出对涉案工程的造价鉴定，认为涉案工程未竣工也未验收合格，且对工程结算存在异议，故申请进行工程造价鉴定。中电二建公司在原审期间曾提出龙泉公司与金泉公司为关联公司，中电二建公司在起诉之前不知道金泉公司的存在，与金泉公司不存在合同关系，本案系金泉公司与龙泉公司恶意串通的虚假诉讼。金泉公司据以起诉的证据2014年10月20日签订《艾山温泉度假村工程承包合同》，2016年1月14日的《艾山温泉会所、宴会中心、演艺中心项目结算书》是原、被告在2016年11月起诉前后为本次虚假诉讼而伪造的，中电二建公司申请对以上两份证据中的两枚印章是否是同一时间形成进行司法鉴定。本院认为，关于争执的焦点一：如何认定本案当事人间的法律关系。原告与二被告间的法律关系以及二被告之间的法律关系，应当根据双方间的合同约定及在建设工程施工中的实际履行情况予以判断。中电二建公司与涉案工程建设方融基（烟台）旅游开发公司签订艾山温泉系列建设工程施工合同，中电二建公司系具有相应建筑施工企业资质，其与融基（烟台）旅游开发公司签订的系列建设工程施工合同，无证据证实双方间存在违反法律及效力性行政法规的情形，应认定为有效合同，中电二建公司为涉案工程的承包人。据龙泉公司与中电二建公司签订的《合作协议书》及《分包合同》的内容，中电二建公司收取龙泉公司一定数量管理费的前提下，由龙泉公司投入资金、设备、人工、建材对涉案工程实际施工，但工程的实际施工中电二建公司虽没有实际出资及投入人工等，但其派遣工程项目负责人齐忠良等工作人员参与现场施工，对涉案工程的工程分项验收等施工环节，均由其项目负责人等人员签字盖章，故对工程施工承担了管理和技术指导责任；中电二建公司直接与建设方结算工程款，并以自已名义向建设方融基（烟台）旅游开发公司提起工程款结算诉讼，且承担了部分材料商、分包商、设备租赁商的工程款项责任，故对涉案工程承担工程质量和经济责任。根据我国相关建筑法规规定，建设工程转包系指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程(或肢解后以分包名义分别)转包给他人的行为。综上，中电二建公司承包涉案系列工程后，虽与龙泉公司签订了《合作协议书》及《分包合同》欲将涉案工程交与龙泉公司实际施工，但中电二建公司没有退出涉案工程的施工，对涉案工程实际承担了工程的管理、技术、质量和经济责任，中电二建公司与龙泉公司间不属于转包关系；龙泉公司却没有实际履行与中电二建公司的《合作协议书》及《分包合同》的施工义务，而是直接与原告金泉公司签订《分包合同》，将应由其承担的涉案工程的施工义务交由原告金泉公司履行，龙泉公司则未再承担涉案工程的施工管理责任及质量责任，龙泉公司与金泉公司间系违法转包关系。综上，本案间法律关系为被告中电二建公司与被告龙泉公司以合作方式承接建设方融基（烟台）旅游开发公司的艾山温泉度假村的系列工程项目，又由龙泉公司违法转包给没有建筑业企业资质的金泉公司施工。金泉公司是涉案系列工程转包合同的转承包人，转包合同虽因违反法律效力性规定无效，但金泉公司是涉案工程的实际施工人，中电二建公司与龙泉公司合作承接涉案工程，对外享有共同权利和义务，也应对实际施工人金泉公司共同承担工程款支付及损失赔偿责任。关于争执的焦点二：原告的请求事项有无事实和法律依据。金泉公司认为，中电二建公司与金泉公司对涉案的已完工工程进行了结算，形成结算资料，二被告已确认原告已完成的工程款项及相应损失数额，且被告中电二建公司向建设方提起的另案诉讼，也是据以同一结算资料，故原告金泉公司提交的双方结算资料证明金泉公司与龙泉公司、中电二建设公司存在直接的债权债务关系，确定了两被告对于原告的直接付款责任。中电二建公司认为，签署结算资料的目的是应金泉公司请求，欲用于向建设方提起诉讼，而非是要与金泉公司真实结算，并不代表要付清工程款；工程款支付应执行《合作协议》和《分包合同》的约定，据合同约定建设方支付工程款后，中电二建公司方能付款，故原告诉求的支付工程款条件不成就；中电二建公司已向建设方融基（烟台）旅游开发公司提起工程款结算诉讼，并对工程造价进行评估鉴定，本案的工程款数额应据评估鉴定的结果确定。龙泉公司认为，涉案工程由金泉公司实际施工，龙泉公司已退出涉案工程，应由中电二建公司根据结算单支付金泉公司工程款。对于以上争议，本院认为，龙泉公司、中电二建公司在编制日期为2016年1月14日的艾山温泉会所、宴会中心、演艺中心项目结算书盖章确认；龙泉公司、中电二建公司、金泉公司均在2016年2月29日的江苏金泉建设工程有限公司承建的艾山温泉会所、宴会中心、演艺中心项目工程损失确认单上盖章确认。以上的结算书、损失确认单证明中电二建公司、龙泉公司已对金泉公司已完工工程款及相应损失数额予以确认。被告中电二建公司反对根据结算书对工程款进行结算，其辩解一认为结算书及损失确认单系为拟向建设方提起诉讼而制作，非双方真实结算事实，其辩称理由有违民事交往的诚信原则，且对此也没有充分证据证实；其辩解二认为其支付工程款的条件不成就，本案事实是金泉公司已交付了实际完工工程，中电二建公司已与建设方解除了《艾山水生产基地、职工宿舍、希尔顿四星级花园酒店建设工程合同》、《建设工程施工合同》、《建筑消防设施安装施工合同》系列施工合同，中电二建公司、龙泉公司与建设方的合同也不能继续履行，金泉公司已不能继续施工，金泉公司可向总包单位中电二建公司主张实际完工的工程款；其辩解三认为应以其与建设方诉讼案件的工程量鉴定报告确定本案的工程款，本院认为，中电二建公司与建设方的工程款结算案件，是建设方与总承包方间的合同纠纷，而本案当事人间的案件是金泉公司作为实际施工人选择向工程的承包方索要工程款的案件，双方是各自依据不同的合同关系主张各自权利，二被告公司盖章确认的结算书及损失确认单，说明原、被告对完工工程已核算完毕，结算书及损失确认单对本案当事人双方均具有约束力，龙泉公司、中电二建公司理应在核算工程款结算后向金泉公司支付相关款项，且其如对工程量及工程价款有异议，也应在双方核对结算时或其后及时提出，而其直至金泉公司起诉之时方才提出，且无足以推翻结算资料和损失确认单的充足理由，故本院对中电二建公司的辩解主张不予支持。关于争执的焦点三：中电二建公司的三项司法鉴定申请是否应予准许。中电二建公司与融基（烟台）旅游开发公司间的诉讼，系基于发包方与总承包方建设合同关系，本案诉讼系基于承包方与实际施工人间的转包合同关系，故两案各基于两个不同的合同关系，本案不需以中建二公司与融基（烟台）旅游开发公司间案件的审理结果为依据，本院对中电二建公司提起中止审理申请不予支持。如以上所述，金泉公司与龙泉公司、中电二建公司签署的结算书及损失确认单，中电二建公司已明确确认了金泉公司已完工工程款数额及损失数额，并与中电二建公司起诉建设方主张的数额基本一致，双方已对工程价款结算达成协议，中电二建公司又提出工程造价鉴定，本院不予准许。金泉公司持有涉案工程的签单、图纸、支付人工费及设备材料费的票据、与中电二建公司的结算资料及损失确认单等证据，证明了金泉公司在涉案工程施工过程中人工、材料、机械设备等方面的投入，对于涉案工程全过程参与，能够相互印证并证明金泉公司的实际施工人的身份。中电二建公司工作人员在金泉公司的报销费用、项目负责人齐忠良对施工内容的监督检查、与金泉公司共同审核施工损失并在同一确认单盖章的一系列事实，证明中电二建公司辩称不知道金泉公司存在的主张与情理不符，不能成立。中电二建公司对印章的真实性没有异议，其关于转包合同上印章形成时间的鉴定要求，不影响二被告与实际施工人结算工程款项及确认损失数额的效力，不影响本案的审理，故本院对中电二建公司的鉴定申请不予准许。综上所述，金泉公司实际施工的工程已经与二被告完成结算，结算资料及损失确认单证明了原、被告间存在直接的债权债务关系，确定了两被告对于原告的直接付款责任。据结算资料二被告确认本案涉案工程金泉公司实际完成工程量8012212.73元，其中金泉公司自认已支付工程款60万元，确认金泉公司各项经济损失1347120元。本院予以确认。对于金泉公司请求的工程款利息，鉴于涉案工程的施工合同已于2016年3月20日由建设方与总承包方全部解除，金泉公司与二被告已分别于2016年1月14日和2016年2月29日完成了工程款的结算和损失数额的确认，原告主张从2016年3月20日起至本判决生效之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息，符合法律相关规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条、第九十七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条、第十七条、第十八条、第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十二条之规定，判决如下：一、原告江苏金泉建设工程有限公司与被告苏州龙泉建设工程有限公司签订的《艾山温泉度假村工程承包合同》无效。二、被告苏州龙泉建设工程有限公司和被告中国电子系统工程第二建设有限公司共同支付原告江苏金泉建设工程有限公司工程款7412212.73元。三、被告苏州龙泉建设工程有限公司和被告中国电子系统工程第二建设有限公司共同赔偿原告江苏金泉建设工程有限公司经济损失1347120元。四、上述第二、第三共计8759332.73元，被告苏州龙泉建设工程有限公司和被告中国电子系统工程第二建设有限公司应于本判决生效后10日内付清，互负连带责任，并应自2016年3月20日起按银行同期贷款率承担利息至实际给付之日止。被告如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费79064.32元，由原告江苏金泉建设工程有限公司负担5949元，由被告苏州龙泉建设工程有限公司和被告中国电子系统工程第二建设有限公司共同负担73115.32元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，预交上诉费，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审 判 长  刘旭明人民陪审员  范永春人民陪审员  栾永欣二〇二〇年三月二十三日书 记 员  张春明