福建省泉州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2020)闽05民终309号 上诉人（原审被告）：福建省沃丰房地产开发有限公司，住所地福建省泉州市丰泽区城东街道安吉南路与瑞安街交汇处澜湖郡**楼**。 法定代表人：陈松辉，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：谢清峰，福建泉南律师事务所律师。 委托诉讼代理人：连梅明，福建泉南律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：张莉萍，女，1984年5月5日出生，汉族，住福建省泉州市丰泽区。 委托诉讼代理人：朱永坚，福建一脉律师事务所律师。 上诉人福建省沃丰房地产开发有限公司（以下简称“沃丰公司”）因与被上诉人张莉萍商品房预售合同纠纷一案，不服福建省泉州市丰泽区人民法院（2019）闽0503民初5811号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 沃丰公司上诉请求：撤销原判第一项，改判驳回张莉萍关于违约金的诉讼请求。事实和理由：一、案涉《商品房买卖合同》附件六《合同补充协议》第四条第4款、第五条均约定，在买受人缴清专项维修资金前，出卖人有权拒绝交房，由此产生的责任由买受人承担。该约定明确买受人应在办理交房手续前缴交专项维修资金，而非一审法院认定的在交房时缴交。《商品房买卖合同》第十八条明确了专项维修资金的缴款账户，不存在约定不明的情形。根据相关规定，缴交住宅专项维修资金是张莉萍的法定义务。在未缴交前，张莉萍无权要求沃丰公司交房，更无权要求沃丰公司承担逾期交房违约责任。二、案涉楼盘施工中确实因中、高考导致停工，沃丰公司可据实予以延期交房。 张莉萍辩称，一、双方虽在合同内约定专项维修资金缴交时间为2016年12月30日，但张莉萍就此并不清楚，缴交账户亦不明确，而该约定日期为诉争商品房的交房时间，沃丰公司又在邮寄的《入伙通知书》中明确了专修维修资金的缴交时间、账户及金额，对合同内容进行了变更，且根据住宅专项维修资金相关规定，本案专项维修资金的缴交时间应认定为诉争商品房交付使用时。二、泉州市生态环境局的通知明确是，“禁止在学校及周围200米范围内进行建筑施工作业”，案涉楼盘不在该范围内。请求驳回上诉，维持原判。 张莉萍向一审法院起诉请求：一、判令沃丰公司向张莉萍支付以购房款597147元为基数，按日万分之一计付自2016年12月30日起至2018年10月31日止计670日的逾期交房违约金40009元；二、判令沃丰公司协助张莉萍办理不动产初始预登记，并向张莉萍交付办理不动产登记所需的材料（包括购房款发票、宗地图、分户图等）。 一审法院认定事实：2014年4月25日，张莉萍与沃丰公司签订《商品房买卖合同》1份，约定张莉萍向沃丰公司购买址在泉州市丰泽区交汇处澜湖郡3号楼办公201房屋，总购房款为597147元。合同第八条约定，沃丰公司应于2016年12月30日前，将符合合同约定房屋交付给张莉萍，但“施工中遇到异常困难或重大技术问题及其他非出卖人可控制的原因导致工程延期的：因政府行为（包括但不限于政府通知停工或者因交通管制等造成无法施工、政府文件限制施工条件，高考限制施工或者因交通管制等造成施工延误等）而导致工程施工延期；日降雨量10㎜以上降雨、风六级以上（含六级）及其它自然灾害、停水、停电导致工程延期（具体以政府文件、气象资料、高考相关规定、水电部门的通知为准）。”合同第九条约定，如沃丰公司逾期交房超过180日，张莉萍要求继续履行合同的，“自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金”。合同第十四条约定：“出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的……买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.001%向买受人支付违约金”。合同第十八条约定：“专项维修资金由买受人按有关规定缴交，计人民币零拾零万肆千零百肆拾柒元整，于2016年12月30日前缴交到房地产行政主管部门委托的商业银行监管账户上。监管银行中国银行股份有限公司洛江支行监管账户43×××42”。合同附件六《合同补充协议》第四条约定：“1、双方同意该商品房不适用合同第八条支付条件与期限的约定，出卖人应当在2016年12月30日前，将符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：（1）该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位单项竣工验收合格和消防验收合格，但不包括整体小区的竣工综合验收合格及向建设部门报备手续办理完成。（2）除自然灾害如人力不可抗力的火灾、水灾、飓风、地、地震等包括如下：1、市政配套而引致的延误；2、为配合政府的法规、规章、命令或市政建设而引起的延误；3、影响施工停止或进展缓慢的气象，累计24小时降雨超过24㎜或6级以上（含6级）大风原因；4、供水、供电部门的停水、停电通知；5、其他非出卖人所能控制的因素。”《合同补充协议》第五条约定：“买受人未交清专项维修资金前，出卖人有权拒绝交房并拒绝协助办理分户产权登记手续，由此产生的责任概由买受人承担。”《合同补充协议》第六条约定：“1、出卖人应在商品房交付使用后200日内，以协助方式配合买受人办理该商品房分户产权证（仅指房屋所有权证），由于买受人不及时配合或政府主管部门办理产权证工作日较长或者主管部门已受理相关手续却拖延办理等情况，分户产权办理时间相应顺延。买受人所购房产的土地使用权证，在整个楼盘的买受人办理了所购买的房产的房屋所有权证登记之后，由出卖人配合买受人向土地使用权登记部门申请办理土地使用权证”。《合同补充协议》第十三条约定：“本补充协议是合同不可分割的部分，本补充协议的内容与商品房买卖合同不一致的，以本补充协议的约定为准”。2014年4月8日，张莉萍已依约付清全部购房款。 一审另查明，据沃丰公司提供的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》《建设工程消防验收意见书》等证据所载，诉争商品房所在楼盘于2018年10月20日经建设、勘察、设计、监理、施工五单位验收合格，于2018年5月25日经泉州市公安消防支队综合评定消防验收合格。据沃丰公司提供的泉州市生态环境局出具的通知所载，“高考、中考期间，禁止在学校及周围200米范围内进行建筑施工作业”。庭审中，沃丰公司确认其不在上述通知规定中、高考期间禁止施工的学校周围200米范围内，亦未能提供其在上述期间停止施工的相关证据。另据福建省气象服务中心出具的天气证明所载，自2014年4月25日合同签订之日起至2016年12月30日合同约定的交房之日止，泉州市澜湖郡（泉州市丰泽区高速路口气象观测站）共出现《合同补充协议》第四条约定的24㎜以上降雨、6级以上大风天气共计47日，即沃丰公司可顺延至2017年2月15日交房。2018年9月29日，沃丰公司向张莉萍邮寄《入伙通知书》1份，通知其于2018年11月30日前到沃丰公司办理诉争商品房交接手续，并按80－100元／㎡的标准缴纳房屋“公共维修资金”，“缴款账户（开户行：建设银行泉州丰泽支行，用户名：福建省沃丰房地产开发有限公司，账号：35×××16）。”庭审中，双方当事人一致确认，张莉萍在收到沃丰公司邮寄的上述《入伙通知书》后，于2018年11月3日到沃丰公司办理了诉争商品房的交接手续，并在办理交房手续时按沃丰公司的要求实际缴交“公共维修资金”3237.6元。另，截至法庭辩论终结时止，诉争商品房所在项目的房屋权属总登记尚未办妥，沃丰公司亦未向张莉萍开具已付购房款的不动产销售专用发票及办理分户登记所需的测绘图纸等办证所需资料。 一审法院认为，沃丰公司与张莉萍就诉争商品房签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》，系双方当事人真实意思表示，其内容合法有效，双方均应依约履行。按合同约定，沃丰公司应于2016年12月30日前，将符合合同及补充协议约定的诉争商品房交付张莉萍使用。但合同附件六《合同补充协议》第四条约定，如遇到“累计24小时降雨超过24㎜或6级以上（含6级）大风原因”，沃丰公司可顺延交房期限。本案审理过程中，双方当事人一致确认，自2014年4月25日双方签订合同之日起至2016年12月30日合同约定的交房之日止，出现了上述《合同补充协议》第四条约定的可延期交房的风雨天气共计47日，沃丰公司因天气因素可顺延至2017年2月15日交房。沃丰公司还辩称，因施工期间出现中、高考等政府文件限制施工的情形，其可因此顺延交房期限。但据沃丰公司提供的《泉州市环保局关于加强中、高考期间环境噪声监督管理的通知》所载，“中、高考期间，禁止在学校及周围200米范围内进行建筑施工作业”，而沃丰公司自认诉争商品房所在楼盘并不在上述通知禁止施工的学校周围200米范围内，亦未能提供施工记录等可以证明其在中、高考期间停止施工的相关证据，故对沃丰公司以中、高考期间因政府文件限制施工而要求顺延交房期间的辩解，不予采纳。关于专项维修资金的缴纳，合同第八条约定，沃丰公司应于2016年12月30日前向张莉萍交房，合同第十八条约定，张莉萍应于2016年12月30日前缴清诉争商品房的专项维修资金；而《合同补充协议》第五条约定：“买受人未交清专项维修资金前，出卖人有权拒绝交房并拒绝协助办理分户产权登记手续”。基于上述约定，可以认定双方约定张莉萍最迟应于沃丰公司向其交房时缴清诉争商品房的专项维修资金，否则沃丰公司有权拒绝交房及协助办理分户产权登记手续。另据庭审查明的事实，虽然合同第十八条约定了诉争商品房应缴专项维修资金的金额，但对缴款账户的约定不明确；而沃丰公司在邮寄给张莉萍的《入伙通知书》中，对该房屋应缴专项维修资金的金额作了变更，明确了缴款账户等具体事项，并通知张莉萍“交房时，凭缴款凭单向开发商索取收款收据”。张莉萍于2018年11月3日缴清了诉争商品房应缴的专项维修资金，沃丰公司在确认该事实后，向其开具了收款收据，并与其办理了诉争商品房的交接手续，故张莉萍并不存在逾期缴交专项维修资金的违约情形，沃丰公司以此为由要求顺延其交房期限，缺乏事实和法律依据，不予采纳。综上，沃丰公司因出现合同约定可延期交房的免责天数，可顺延至2017年2月15日交房，但其直至2018年11月3日才将诉争商品房实际交付给张莉萍，逾期交房627日，但因张莉萍仅主张沃丰公司支付至2018年10月31日的逾期交房违约金，故沃丰公司应按总购房款597147元的日万分之一向张莉萍支付逾期交房违约金共计59.7147元／日×623日＝37202元。关于协助办证的问题，据双方合同附件六《合同补充协议》第六条的约定，沃丰公司应于商品房交付使用后200日内协助张莉萍办理分户产权登记手续。庭审中，双方一致确认诉争商品房已于2018年11月3日实际交付，按上述合同条款的约定，沃丰公司在交房后就负有协助张莉萍办理房屋权属证书的义务。本案中，张莉萍诉请沃丰公司依约履行该协助办证义务，并交付购房款发票、分户图等办证所需资料，合法有据，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：一、沃丰公司应于判决生效之日起10日内支付给张莉萍逾期交付址在泉州市丰泽区交汇处澜湖郡3号楼办公201房屋的违约金37202元；二、沃丰公司应于判决生效之日起10日内协助张莉萍办理址在泉州市丰泽区交汇处澜湖郡3号楼办公201房屋的不动产权初始预登记，并向张莉萍交付购房款发票、分户图等办证所需材料；三、驳回张莉萍的其他诉讼请求。案件受理费930元，减半收取计465元，由张莉萍负担33元，沃丰公司负担432元。 二审中，当事人未提交新证据。经审查，一审法院认定事实清楚，本院予以确认。 本院认为，就专项维修资金的问题，双方在《商品房买卖合同》第十八条约定，专项维修资金由张莉萍于2016年6月30日前缴交到房地产行政主管部门委托的监管账户，而合同附件四第二十四条、第二十五条则约定专项维修资金向建设单位即沃丰公司缴交，沃丰公司代收再缴存房管局专项账户（未约定具体缴交日期），即双方就专项维修资金存在二种不同约定，应视为约定不明，且因在双方约定的交房期限及顺延期间届满时，诉争商品房尚不符合交房条件，张莉萍之后亦已按照沃丰公司发出的《入伙通知书》缴交了专项维修资金，故诉争商品房未能依照合同约定期限交付，系因沃丰公司的违约行为所致，沃丰公司以张莉萍尚未缴交专项维修资金为由，主张免除上述期间的逾期交房违约金，理据不足，不予采纳。一审法院有关中高考天数能否顺延交房的认定理据成立，处理得当，二审予以确认。当事人未提起上诉的其余内容，二审予以确认。 综上所述，沃丰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费730元，由福建省沃丰房地产开发有限公司负担（多预交的200元予以退还）。 本判决为终审判决。 审判长  林海峰 审判员  陈庆辉 审判员  傅嘉钦 二〇二〇年三月二十三日 书记员  陈威鸿 附注本案适用的主要法条及执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。 第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。 调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。