福建省石狮市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0581民初610号 原告：张澄宇，男，汉族，1984年2月21日出生，住福建省惠安县。 委托诉讼代理人：周阳佳，福建重宇合众（泉州）律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：陈晓红，福建重宇合众（泉州）律师事务所执业律师。 被告：泉州多彩星视界文化传播有限责任公司，住所地福建省石狮市湖滨街道宝岛中路339号泰禾广场二期10号楼第二层215-221#，统一社会信用代码91350581084302726C。 法定代表人：王娇兰，该公司总经理。 原告张澄宇与被告泉州多彩星视界文化传播有限责任公司（以下简称为多彩星视界公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，于2020年3月11日公开开庭进行了审理。原告张澄宇的委托代理人周阳佳与被告多彩星视界公司的法定代表人王娇兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张澄宇向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令多彩星视界公司立即向张澄宇支付装修工程款人民币40000元及自起诉之日起至还款之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；2.本案诉讼费用由多彩星视界公司承担。事实和理由：2017年4月17日多彩星视界公司将其公司的整体装修工程发包给张澄宇，该工程位于石狮市某地，整体装修工程款按双方约定为360000元，后期增加部分另行结算。后因施工过程中增加舞蹈室踢脚线、桌子、推拉窗10488元，故总工程款为370488元。工程完工后经结算，多彩星视界公司尚欠张澄宇40000元工程款。此后张澄宇多次催讨装修工程余款，但多彩星视界公司均以各种理由拒不支付。 多彩星视界公司辩称，1.诉争总工程款为350000元，且我方已经支付了330000元；2.诉争装修工程存在超期完工情况；3.装修后房屋的踢脚线、墙壁等多处都因存在质量问题而另找他人修理并付费，张澄宇没有尽到维修义务；4.消防验收时，因为张澄宇的工人喷漆施工的原因导致消防无法验收，我公司另行更换了相关部件，增加了费用；5.从2018年10月至今张澄宇从未跟我就工程款问题进行交涉，因上述质量问题我应该扣除相应工程款，故不应再支付张澄宇任何款项。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。张澄宇提供的1.张澄宇身份证，2.多彩星视界公司企业信用信息公示报告，3.公司股东身份证复印件，经多彩星视界公司质证无异议，本院予以确认并在卷佐证。 对当事人有争议的证据，本院认证如下： 1.张澄宇提供的微信聊天记录一份，拟证明涉案工程款双方约定为360000元，后期增加部分另行结算,尚欠40000元工程款。多彩星视界公司质证认为该份证据确实是双方之间的微信沟通记录，但聊天记录中显示工程款约定为350000元，且《结算单》系张澄宇单方制作，并没有得到多彩星视界公司的确认，并且聊天记录中显示踢脚线等部分损坏后张澄宇也没有来维修。本院认为，微信聊天记录中“36万，你的设计费她们付”、“我那3万……付那些……要付1.5万，实际才扣你1.5万”（已付330000元）、《结算单》中“合同价……360000.00”等多处显示诉争工程款原定为360000元，“剩余40488元，之前说好的整数4万”、《结算单》中等“增加部分……小计10488元”等多处显示诉争工程增加的踢脚线、桌子、推拉窗部分的工程款为10488元。故对该份证据本院予以确认，该证据上载明的工程造价可以作为案涉工程的结算依据。 2.多彩星视界公司提供的微信聊天记录一份，拟证明涉案工程因张澄宇施工不当存在质量问题。张澄宇质证认为该些证据真实性无异议，但多彩星视界公司主张的质量问题，张澄宇均有整改完毕。且部分聊天记录发生在涉案工程交付使用后，无法证明与本案具有关联性。本院认为，聊天记录多处显示“那个不好处理，要重新做防水”、“张工……舞蹈教室顶的进出口这样子麻烦你安排工人维修一下好吗”、“张工，我们的消防自动喷水头你们的施工人员在喷漆时都喷成白色或黑色，现在影响消防验收”、“张工……洗手间门口渗水急需维修”，“上次不是去修好了，我问下”可以证明涉案工程交付使用后确实存在部分需要维修的情况，但张澄宇也有进行部分修理，双方也未对未维修部分是否需要扣除以及扣除多少工程款等进行约定。 3.多彩星视界公司提供的石公消验字[2018]第0008号《建设工程消防验收意见书》一份，拟证明涉案工程因张澄宇施工导致感烟探测器被油漆喷涂存在消防问题。张澄宇质证认为喷漆是其做的，但是没有对消防喷头喷漆，所以多彩星视界公司主张要更换消防喷头时，其没有去更换。本院认为，涉案房屋喷漆工作由张澄宇负责，其并未提供证据该感烟探测器被油漆喷涂是由其他人所为，张澄宇的质证意见没有依据，不予采纳。本院对该份证据予以确认，可以证明涉案工程因张澄宇施工导致多彩星视界公司更换消防喷头，造成损失。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院对本案事实认定如下： 多彩星视界公司委托张澄宇为其位于石狮市房屋进行整体装修。双方并未签订书面合同，约定工程款360000元。后增加舞蹈室踢脚线、桌子、推拉窗部分工程款10488元。截至起诉，多彩星视界公司通过转账及现金方式支付了张澄宇工程款共330000元。剩余40488元工程款双方约定按40000元计算。 本院认为，原、被告双方口头约定的装饰装修合同等系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。多彩星视界公司主张因装修产生质量问题应扣除工程款，并对此提供了聊天记录及《建设工程消防验收意见书》等材料，在聊天记录中多彩星视界公司称“我那3万，付那些消防喷头，做门这些都要付1.5万，实际才扣你1.5万……踢脚线全部掉、玻璃自然裂了几块，我们自己维护”，张澄宇称“门最多3000块”等内容显示张澄宇对上述情况系知情的且未对该些工程进行返工修复，结合微信聊天记录以及消防验收报告，足以认定工程存在质量问题，多彩星视界公司实际支出了维修费用，但并未对此提供发票等证据证明维修费用金额，综合公平诚信原则，本院酌定上述维护损失为5000元。本案工程已经竣工且多彩星视界公司已于2019年7月10日开业投入使用，现张澄宇要求多彩星视界公司支付尚欠工程款及相应利息的请求，在本院认定的工程款35000元及相应利息的范围内予以支持，超出部分，不予支持。 依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十三条、第二百六十九条、第二百八十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于审理装饰装修合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下： 一、被告泉州多彩星视界文化传播有限责任公司应在本判决生效之日起七日内支付原告张澄宇工程款35000元，并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付自2020年1月10日起至付清款项之日止的利息； 二、驳回原告张澄宇的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费800元，由原告张澄宇负担125元，由被告泉州多彩星视界文化传播有限责任公司负担675元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于泉州市中级人民法院（上诉案件受理费缴纳办法：到本院领取人民法院诉讼费用缴费通知书，至迟在上诉期满后七日内预交到泉州市中级人民法院，逾期不交按自动撤回上诉处理）。 审判员  李珊珊 二〇二〇年三月二十三日 书记员  傅静雯 注：裁判文书引用的主要法律条文及执行申请提示 一、裁判文书引用的主要法律条文： 1、《中华人民共和国民法通则》 第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。 债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。 第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 2、《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百八十七条本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。 3、《最高人民法院关于审理装饰装修合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： (一)建设工程已实际交付的，为交付之日; (二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日; (三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 3、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 4、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 二、执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。