江苏省苏州市相城区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0507民初6672号原告：胡文军，男，1970年2月8日出生，汉族，住江苏省苏州市相城区。被告：徐隆隆，男，1991年11月26日出生，汉族，住江西省南昌市安义县。原告胡文军诉被告徐隆隆承揽合同纠纷一案，本院于2019年9月4日立案受理，依法由审判员沈琳适用简易程序独任审判，于2019年10月23日公开开庭进行了审理。原告胡文军到庭参加诉讼，被告徐隆隆经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院进行缺席审理。本案现已审理终结。原告胡文军向本院提出诉讼请求，请求判令：1、被告赔偿原告损失16000元；2、被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：原告、被告于2019年5月13日签订湖畔樾山金双湖小区53-105阳光房装修协议。原告按协议约定履行预付款义务，但是被告装修工作进程缓慢，严重影响整体装修进度，经多次催促无效。双方于2019年6月24日补充协议，约定阳光房的装修进度及违约责任。但被告未能按补充协议的约定加快施工进度。2019年7月5日双方又签订一份合同，再次明确了工程进度和违约责任，但被告仍然我行我素，未能按约定工程进度施工，给整个装修工程带来一定的损失。为此，原告不得以解除合同，并要求被告赔偿相关损失。为此原告诉至法院，望判准以上诉请。被告徐隆隆未到庭应诉答辩。原告胡文军为证明自己的主张向本院提交的证据有：1、原告身份证复印件一份、被告身份证复印件一份，证明原被告主体资格；2、订货单一份、2019年6月24日阳光房装修协议一份、2019年7月5日合同一份、2019年7月23日合同一份，证明被告确实应赔偿我16000元；3、支付宝转账凭据一份，证明2019年5月13日当天下订单，通过我老婆石宏艳的支付宝账号137××××2106转给被告手机号为137××××4066的支付宝账号10000元；微信转账记录一份，证明2019年5月29日我通过微信给了被告5000元，总共付给被告15000元定金，其他没有付过；4、原被告之间的微信聊天记录一组，被告微信号是×××，我的微信号是×××，证明双方的协商经过；5、支付宝转账凭据一份，证明被告于2019年7月6日支付我4000元，我结算下来被告还应赔偿给我16000元。经审理查明，2019年5月13日，被告作为甲方、原告作为乙方，签订《订货单》一份，载明客户地址为湖畔樾山53幢106室；形状及尺寸为2.0方管圆玻璃、5+5夹胶、夹胶片0.7，凤铝60平开窗，5+15+5中室钢化，磨砂顶面下面；数量为6，总计金额35000元，订金10000元；测量好，预付订金。安装结束后，即付清所剩余款。2019年6月24日，原告作为甲方（业主）、被告作为乙方（装修人）签订补充协议一份，载明：阳光房（湖畔樾山金双湖小区）53-105，由于阳光房建设时间过长，从签定协议（5月13日）至今已有42日，工程进展缓慢，严重影响了整体装修的进程，现予以补充协议，限定10日（7月4日）必须完成，如不能完成，每延迟一日，罚阳光房总额5%（阳光房总额35000元），不能按时完成，赔付甲方（业主）5000元，且甲方有权解除合同并要求乙方退还订金（15000元）。2019年7月5日，原告作为甲方（业主）、被告作为乙方（装修方）签订《合同》一份，载明：由于乙方（徐隆隆，阳光房装修方），未能及时完成之前的补充协议合同（2019年7月4日完成湖畔樾山53-105的阳光房安装），在予以赔偿甲方（业主）5000元（伍仟元整）后，再签订新合同，新合同内容如下：1、2019年7月9日，乙方必须完成阳光房框架安装，如不能完成，甲方有权终止合同，并有权要求乙方予以赔偿甲方3000元。2、2019年7月12日前，乙方必须完成阳光房整体安装，如不能按时完成，甲方有权终止合同，且有权要求乙方予以赔偿甲方3000元。3、如乙方按时完成，甲方将不再追究之前的补充协议中，每延迟一日罚乙方阳光房总额（35000元）的5%，如乙方不能及时完成，将继续按补充协议中，每延迟一日罚乙方阳光房总额（35000元）的5%，也就是自2019年7月5日到2019年7月12日。2019年7月23日，原告作为甲方（业主）、被告作为乙方又签订《合同》一份，载明：鉴于阳光房建造已有2月余，仍未完成，按原来合同在7月12日未完成，业主（甲方）有权取消继续合作，考虑到乙方（施工方、徐隆隆）已做部分工作（框架搭建）。（1）为减少各自的损失，将已有搭建的框架，能使用的，继续使用，不能使用的予以拆除，然后按使用的框架的多少，按价估算，在订金中予以扣除。（2）如果乙方不同意上述方案，那么请在签订本合同1-2日内予以拆除框架，否则甲方有权予以拆除框架，且后果由乙方承担。签定本合同之日起，乙方不得干扰甲方的正常施工。该份合同下方，被告徐隆隆在“同意（1）方案”处签字确认。另查明，原告通过支付宝、微信总计支付被告订金15000元，被告于2019年7月6日支付原告4000元。上述事实，由原告提供的当事人身份信息、订货单、补充协议、合同、支付宝转账凭据、微信转账记录、微信聊天记录及当事人陈述等佐证，本院予以认定。庭审中，原告陈述，涉案房屋坐落于苏州市相城区，产权人是原告，被告给原告安装楼顶的阳光房、二楼平台的阳光房以及地下室采光井的玻璃，包工包料，讲好总价格是35000元。签了订货单开始就让被告做了，被告口头承诺一个月做完，但被告拖了很长时间，到2019年6月24日被告就把采光井的架子搭了一下，其他都没做，原告就和被告签了一个补充协议要求被告在7月4日全部完成，没有完成可以解除合同并一次性赔偿原告5000元，每延迟一天赔偿总金额的5%就是1750元/天，以及返还原告订金15000元。但是到7月4日被告还是没有动静，7月5日又签了一份合同，约定7月9日之前框架没有搭好要罚款3000元，7月12日之前工程没有全部完成要罚款3000元，如果整个工程没有完成，每延迟一天赔偿总金额的5%就是1750元/天。2019年7月9日还只是做了采光井的架子，到了2019年7月12日把所有阳光房的架子搭好了，所有玻璃都没有装。7月12日被告要求再给他两天安装玻璃，到了7月23日被告还是没有安装，双方便签了2019年7月23日的合同，确认把阳光房安装合同解除，按照实际产生的费用给被告结算。被告在微信上向我主张材料费13518元，人工费四千多，我就同意按照18000元扣除，双方之间的合同解除后，我就找其他人帮我安装阳光房，现在已经安装好了。原告不知道被告为何迟延履行阳光房的安装，原告反复催过很多次。因为被告的延迟，房屋会漏雨，其他装修没法现装，只能等阳光房做完才可以开始，导致我没有办法在2020年春节前搬进去，房屋其他的装修导致我对装修公司存在违约行为，后续可能会有相应的赔偿责任。原告诉请中的16000元，是根据2019年6月24日的协议和7月5日的合同约定，7月5日到7月12日每延迟一天扣除5%即1750元/天，7天为12250元。6月25日到7月5日罚被告5000元，因被告已经于7月6日支付4000元，也就是6月24日协议中的5000元还有1000元没有支付给原告。7月9日之前必须完成框架安装因没有完成赔偿3000元，7月12日之前必须完成阳光房整体安装没有完成赔偿3000元。被告总共要赔偿原告19250元（12250+1000+3000+3000）。已经完成的部分，双方协商可以在罚款中扣除，被告对原告说材料费用是13580元，人工费四千多元，原告就算总额18000元，原告已经支付的订金是15000元，还应支付被告的3000元愿意在被告应赔偿原告的总款项中扣除，故被告还应该赔偿原告16250元，现原告只按照16000元主张。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。本案中原告胡文军与被告徐隆隆之间发生的有关阳光房安装的承揽合同关系，系双方真实意思表示，双方均应依约履行。现被告未按约定进行安装施工，未能履行全部的合同义务，原、被告于2019年7月23日通过签订补充合同的方式协商解除了双方之间的承揽合同关系，本院对此予以认定。关于原告要求被告按照合同及补充协议的约定赔偿未能按期完工的损失，本院认为，考虑到原、被告双方在合同及补充协议中约定的罚款应视为违约的损失赔偿，其支付金额应与实际损失额度相适应，因被告违约给原告造成的实际损失，原告并未提供相应依据予以证明，而原告主张的金额明显过高，故本院综合考虑本案实际履行情况、违约情节等，对原告因被告违约导致的损失酌情调整为按合同总标的额的30%计算为10500元。因原告同意就被告已完成部分尚应支付给被告的承揽价款3000元在本案中一并予以抵扣，系原告处分自身权利的行为，可予准许。另原告自认被告已支付赔偿款4000元，故相抵扣后，被告尚应赔偿原告3500元。被告徐隆隆经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，系自行放弃应诉抗辩的权利，所产生的法律后果由其自负。据此，根据《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条及相关法律规定，判决如下：被告徐隆隆应于本判决生效之日起十日内赔偿原告胡文军损失人民币3500元（上述款项，如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或苏州市相城区人民法院，开户行：中国建设银行苏州市相城支行营业部，账号：32201997436050630022017614）。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费减半收取为人民币100元，由原告胡文军负担75元，由被告徐隆隆负担25元（原告预交的诉讼费用，由本院退还，被告负担的诉讼费用，应于本判决生效之日起十日内支付至苏州市相城区人民法院诉讼费专户，收款银行中国建设银行股份有限公司苏州相城支行营业部，收款账号32250199743600001331036148）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时向该院（开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76，户名：江苏省苏州市中级人民法院）预交上诉案件受理费。审判员 沈 琳二〇二〇年三月九日书记员 吕玲钰