四川省广元市利州区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0802民初1862号 原告（反诉被告）：四川成希建设工程有限公司，住所地成都市金牛区交大路260号1栋3楼1号。 法定代表人：冉黎，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：**，四川鉴平律师事务所律师。 被告（反诉原告）：四川建联实业开发有限公司，住所地四川省广元市大石镇前进村建联香颂湾20栋2-1号。 法定代表人：赵建平，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：李志，四川律法律师事务所律师。 第三人：王瀚生，男，汉族，生于1977年11月24日，住四川省苍溪县。 原告四川成希建设工程有限公司（以下简称成希公司）与被告四川建联实业开发有限公司（以下简称建联公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月8日受理后，被告建联公司认为王瀚生与本案有利害关系，申请追加其为本案共同被告，本院予以准许，但王瀚生为第三人更为适宜，本院予以更正。2019年5月17日，原告成希公司申请印章鉴定，本院予以准许并中止本案审理。2019年5月20日，被告建联公司提起反诉，本院依法受理。2019年7月3日，原告及被告均同意将案涉工程造价鉴定和被告主张的损失鉴定自行对外委托，本案继续中止审理。2019年12月13日，本院恢复本案审理并依法适用普通程序，进行了公开开庭。原告成希公司的委托诉讼代理人**，被告建联公司的委托诉讼代理人李志到庭参加诉讼，第三人王瀚生经公告传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告成希公司向本院提出的诉讼请求为：1.判决解除原、被告于2016年4月5日签订的《建设工程施工合同》；2.被告向原告支付已完成工程量的工程款6889524.00元;3.本案诉讼费用及其他费用由被告承担。庭审过程中，原告当庭将第2项诉讼请求的工程款数额更正为6122049.00元；将第3项诉讼请求中的其他费用明确为第一次鉴定费41560.00元、第二次鉴定费13万元。 事实与理由:2016年4月1日，成希公司经招投标建联·香颂湾31#-34#及地下室二期工程。2016年4月5日，原、被告双方签订《建设工程施工合同》，约定：工程名称为建联·香颂湾31-34#楼及地下室，资金来源为自筹；工程规模为建筑面积约15000平方米；工程内容以施工图内（除甲方指定分包工程外）所有工程；工程承包范围为31#-34#楼及施工图范围内土建、地下室及附属工程；工程承包方式为总承包；合同工期为420天；合同价款为22627031元；工程款（进度款）支付为本工程按工程形成进度节点付款，工程款通过银行转账方式支付。承包方委托代理人、项目负责人为王瀚生，具体负责该项目施工工作。因被告规划需要，将合同施工的4幢楼分两期，一期仅施工31、32号楼。事实上在合同签订前，该项目实际已进场施工。2016年8月，一期工程31号、32号两幢楼主体完工。依据协议付款约定，主体完工后支付已完工量的70%，我公司编制了《工程进度款支付审批表》，申报金额6079504元，监理单位核定减差1209504元，以完成工程价款暂计550万元计算，应拨付工程款385万元。但被告仅通过对公账户向原告转付工程款10万元，称转到劳动局支付农民工工资款510476元，共计仅支付了610476元。在被告没有按约定付款情况下，施工方只有采取停工待款的方式给发包方施压，但被告公司仍然不予付款。后被告公司又绕开项目部，直接与原告联系，我公司又进场施工，基本完成二次结构中砌砖等工作。2017年春节前，被告公司仍不支付工程进度款，再次被迫停工。被告仅支付工程款610476元，仍应支付688万余元。请求支持原告的前述请求。 被告辩称，1.原、被告之间的合同关系已经实际解除，同意原告的该项诉讼请求。2.被告已向原告支付工程款600多万元，且超额支付。被告不但不应该向原告支付，而原告还应当向被告退还多支付的款项。3.原告陈述不属实，原告在履行合同中，施工能力不足导致工程不能推进，责任在原告，被告多次要求解决。请求法院结合本案的本诉及反诉进行综合裁决。 被告向本院提出反诉请求为：1.判决被反诉人10日内向反诉人移交工程的相关技术资料（详见本判决附件一）；2.判决被反诉人赔偿缺陷工程修复费121709.29元；3.判决被反诉人承担工程鉴定费用43000元；4.判决被反诉人承担工期延误损失（如资金占用等，延期交房和延期办证另项主张）347752元；5.判决被反诉承担工期延误导致延期交房损失1076416元；6.判决被反诉人承担合同解除后工程继续承建，因工程款上浮8%导致损失465081.2元；7.判决被反诉人承担违约金120万元；8.判决被反诉人向反诉人开具税务发票；9.本案诉讼费用及鉴定费由被反诉人承担。庭审过程中，反诉人当庭撤回第4项诉讼请求。 事实和理由：2016年3月28日，被反诉人向反诉人出具委托书，委托王瀚生全权代表被反诉人参与该工程项目有关的一切事宜。2016年4月5日，反诉人与被反诉人签订的《建设工程施工合同》，主要内容以被告所举合同为准。该合同第40页载明：承包人必须按节点工期计划执行，节点工期每滞后一天罚款20000元，在进度款中扣除。任一节点完成时拖延60天以上，发包人有权终止合同，承包人赔偿发包人损失并承担违约责任。第45页载明本工程无预付款；工程款（进度款）支付为：一期工程，主体完工后支付已完成工程量的70%，竣工验收后30日支付前期完成工程量的95%。被反诉人从2017年1月21日起开始停工；2017年3月3日，因被反诉人资金问题，33#、34#楼未进场施工，经双方协商解除《建筑工程施工合同》及备案合同中的33#、34#施工内容。自2017年1月21日停工之日起，反诉人多次要求被反诉人复工，并委托律师于2017年3月22日、2017年4月8日、2017年7月25日三次向反诉人去函，要求被反诉人复工及赔偿损失，但反诉人没有复工也没有赔偿损失。2017年11月3日，被反诉人指派谢保华、王平生前往反诉人处处理复工事宜，并在2017年11月5日形成会议纪要。但被反诉人仍然没有复工和移交材料，导致反诉人巨大损失。反诉人依法向建设部门反映，建设部门于2018年3月15日对被反诉人进行处罚，将其列入不良行为名单及扣分26分。随后被反诉人对项目管理人王瀚生进行处罚，要求王瀚生赔偿名誉损失15万元及经济损失30万元。被反诉人违反合同约定，给反诉人造成经济损失。另，反诉人已经向被反诉人共计支付6271641.12元，远远超过被反诉人实际完成的工程量价款。请求法院支持反诉人的反诉请求。 原告针对反诉请求答辩称，1.反诉原告陈述的事实严重不符，具体以本诉事实部分和提供相关的证据为准；其陈述迄今已支付627万余元的事实是虚构的，是发包方与相关人员严重违反财经纪律不合法支付。引发本案诉讼的原因是被告没有按约支付工程进度款，责任由发包方承担。2.同意移交工程相关资料，但反诉状中所列的31项清单系针对所有项目的资料，具体到案涉工程有些不需要。清单中的第1项-15项，我方能提供，但第2项中涉及变更，因案涉工程没有涉及变更，我方不能提供；第16、17项因没有发生，我方不能提供；第18、23、24、28项能够提供，其余的不能提供。3.对反诉请求第2项和第6项，工程造价鉴定报告已经依据发包方与第三方签订的协议，完全认可了协议的价和量，因此这两项诉请已没有实际的价值，不应支持。4.反诉请求第5项，缺乏证据，即使有发生，也是发包方的责任。5.反诉请求第7项，违约金系发包人不按约定支付工程款导致的停工，承包人不存在违约；6.反诉请求第8项，开具税票不属于人民法院审理的范畴。综上，除我公司依约提供施工资料外，反诉请求均不应当得到支付，请求依法驳回反诉人的诉请。 当事人围绕本诉及反诉请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年3月28日，原告向被告出具《委托书》，内容为：“兹委托王瀚生（身份证号码：5108241977××××××××）全权代表我公司与你公司签订‘建联香颂湾’31-34号楼建设工程施工合同。并负责处理与该工程项目有关的一切事宜。特此委托！” 2016年4月1日，被告建联公司作为招标人向中标人原告成希公司发送中标通知书，通知其签订施工承包合同。 2016年4月5日，原告成希公司作为承包方与被告建联公司作为发包方协商一致并签订两份《建设工程施工合同》，版本一为《建联·香颂湾31#-34#楼及地下室建设工程施工合同(GF-2013-0201)》，系备案合同；版本二为《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》，合同编号为：JGL20120926，系双方在造价鉴定过程中选择适用的合同，亦是双方认可实际履行的合同版本，该合同主要内容如下： 第一部分主要内容为：1.承包工程建筑面积约15000平方米。2.承包范围：31#-34#楼及地下室，施工图范围内土建、及室外附属工程，除发包人明确直接发包工程外，均由承包人负责施工建设。分包工程承包人使用的水电费由使用人承担。利用、垂直运输设施等分包工程承包人使用的水电费由使用人承担。3.合同工期：开工日期以开工报告为准，竣工日期待定，工期总日历天数为420天。 第二部分“通用条款”主要内容为：1.第26条工程款（进度款）中支付;第26.1条约定，在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。2.第26.4条约定，发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。 第三部分“专用条款”主要内容:1.第5.2、5.3、6监理单位委派工程师、发包人委派工程师、项目经理均为空白。项目经理职权见承包人项目经理《授权委托书》。2.第7.1（2）条约定水电费由承包人承担。3.第8.1（9）g条约定承包人保证承包项目在合同工期内完成，同时保证给予分包项目以合理的施工衔接环节与施工进度时间，确保各项工程均在合同工期内同步完成。4.第8.1（9）h条约定承包人必须按节点工期计划执行，节点工期每滞后一天罚款20000元，在进度款中扣除。如总工期按规定时间完成，则免于处罚，前期罚款在完工后工程款中予以退还。任一节点完成时拖延60天以上，发包人有权终止合同，承包人赔偿发包人损失并承担违约责任。5.第23.2条约定本合同价款采用可调价格方式确定。承包人按双方约定编制施工图预算等报送发包人进行核实确认，经发包人核实确认后的施工图预算税前总价在扣除规费、安全文明施工措施费后，并且按多层下浮3%优惠后，作为本合同的合同价款。6.第23.3条合同价款调整事项（b）本合同附件《工程量清单计价表》中没有相同或类似清单项目的，执行2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关规定（除规费、税金外，安全文明施工费、施工措施费等其他费用均不再单独计取），并下浮3%后计算调整增减价款。7.第24条约定本工程无预付款。8.第26条约定工程款（进度款）支付的方式和时间：按工程形成进度节点付款，工程款通过银行转账方式支付。一期工程：主体完工后支付已完工程量的70%（工程量按照每两幢主体完工进行计算），竣工验收后30天内支付前期完成工程量的95%。9.承包人应及时、足额发放人工工资，采取切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，不得以任何理由拖欠与扣留人工工资。若未能按时足额支付工人工资，致使工人采取停工、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，发包人有权动用承包人的工程进度款先行垫付，且每发生一次，承包人应向发包人承担违约金10万元。 2016年11月底，双方因合同履行事宜发生纷争，致使案涉项目第一次停工。 2017年春节前，在广元市利州区劳动和社会保障局（以下简称利州区劳动局）的主持下，被告建联公司支付民工工资50万元。 2017年3月3日，原告与被告协商一致并签订《合同解除协议书》，主要内容为：1.解除双方于2016年4月5日签订的“《建联·香颂湾31#-34#楼及地下室建设工程施工合同》及备案合同”中的33#、34#施工合同，同时31#、32#楼施工合同执行原合同；2.由此给双方造成的损失双方各自承担，同时发包人保留因33#、34#楼延迟交房造成损失的权利。 2017年3月22日，被告委托律师向原告去函，主要内容为：1.因案涉项目于2017年1月21日起停工，要求原告在2017年3月31日前复工及项目经理杜丹到施工现场履行职责，同时赔偿被告损失。2.如不按第1条履行，被告将依法解除双方签订的《建设工程施工合同》，并追究原告因停工而给被告造成的损失。该函件于当日以邮寄的方式向原告进行送达，该邮件退件显示“原址查无此人”“地址欠详”被退回。2017年4月8日，第三人王瀚生签收前述律师函。 2017年4月14日，原告向被告建联公司出具《委托书》，载明：“兹委托王瀚生（身份证号码：5108241977××××××××）全权代表我公司与你公司商洽我公司承建的建联香颂湾31-32号楼建设工程施工合同王翰生建联·香颂湾‘31-32’号楼修建项目收尾工程相关事宜，并负责处理与该工程项目有关的一切事宜。特此委托！” 2017年4月17日，被告王瀚生代表原告与被告建联公司就“建联·香颂湾31-32号楼修建项目”事宜再次协商，最终形成会议纪要。主要内容为：1.原告成希公司欠周鑫工程款180万元、欠周凤工程款60万元，由被告建联公司在支付原告成希公司的工程款中直接扣除该两笔费用支付给周鑫、周凤本人。2.本项目的劳务工程款，经原告成希公司结算后，由被告建联公司按照原、被告签订的《建设工程施工合同》约定的进度支付给吴海林，具体内容为抵香颂湾住房壹套，其余支付现金。3.本项目水电工程款支付方式同第2项，支付给方友烈，具体内容为抵香颂湾住房壹套，其余支付现金。4.原告承诺除前述约定的工程款外，其余工程款，由原告负责支付，与被告建联公司无关。该纪要没有实际履行。 2017年4月20日，第三人王瀚生向被告建联公司作出承诺，主要内容为：1.我承建的建联香颂湾31-32号楼修建项目保证在你公司处理好我公司关于周鑫、周凤工程款转移支付的相关事宜后7日内开工；2.如果本工程项目再出现无故停工情况，我公司愿意无条件解除与你公司签订的建设工程施工合同，并承担一切违约损失。 2017年7月25日，被告建联公司委托律师第三次向原告去函，主要内容为：1.要求原告收到函件后二日内全面恢复施工。2.如不复工，将向原告主管部门反映并请求调查处理及赔偿损失。 2017年7月底，案涉项目重新开工。 2017年11月5日，原告与被告建联公司再次就31#、32#号修建工程进行协商。被告认为双方达成一致意见并形成会议纪要，但该纪要没有原告方签字确认，且原告当庭否认相关内容。 2018年1月20日，案涉项目再次停工，未再复工。 2018年2月，在利州区劳动局主持下，被告建联公司支付案涉项目民工工资5万元，第三人王瀚生支付民工工资12万元。 2018年3月15日，广元市住房和城乡建设局对原告作出扣26分的处罚，对外公示网页显示，该公司在承建的广元市建联.香颂湾31#-32#及地下室项目过程中，项目班子管理人员不到岗履职，不履行施工合同义务，涉嫌出借资质承揽工程，不配合行业主管部门监督检查，在施工过程中拖欠农民工工资，导致2018年春节前发生集访事件，造成不良社会影响。 2018年5月31日，被告建联公司委托成都市建工质量检验测试站对“建联香颂湾31#、32#楼”进行质量检测。该检测站出具编号为JD20180096、97的两份《建筑工程结构质量鉴定报告》，鉴定结论均为：质量合格，可进行后续施工。共用鉴定费43000元。 另查明，庭审过程中，原告对被告所举的《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》第4页、第53页，《合同解除协议书》《委托书》中所加盖原告公司的印章印文申请鉴定，本院依法委托成都清源司法鉴定中心对此进行鉴定。该鉴定中心于2019年7月29日作出《成清司鉴字[2019]第264号司法鉴定意见书》，鉴定结论为：1.送检《建设工程施工合同(GF-1999-0201)第4页，《合同解除协议书》上的原告公司印文与样本印文是同一印章盖印；2.送检《建设工程施工合同(GF-1999-0201)第53页上的原告公司印文与样本印文不是同一印章盖印；3.送检《委托书》上的原告公司印文不具备鉴定条件。共用鉴定费41560元。 在诉讼过程中，原、被告双方一致同意委托四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司（以下简称勤德公司），对原告所做工程进行造价鉴定。勤德公司于2019年12月10日作出川勤德价鉴（2019）389号《工程造价鉴定意见书》，主要内容为：1.案涉工程的施工时间为2015年9月到2016年11月底；2017年7月第二次施工至2018年1月20日。2.鉴定工程具体为多层框架结构，总建筑面积8302.21平方米，其中地下室一层，地下室地面结构标高为-5.55米，地下室顶板标高为-1.65米，建筑面积3090.26平方米；地上两栋，6+1层，层高3米，建筑面积5211.95平方米。3.双方一致确认原告完成鉴定项目的基础挖填土、钢筋砼结构、地上的部分砖砌体和二次结构。在第一次施工期间，完成了主体框架结构；第二次施工期间，完成后续的砌体和二次结构。4.经双方一致确认，本次鉴定执行未备案版本合同（合同封面编号为JG20120926）。5.鉴定结论为“建联·香颂湾31#、32#楼”已完工程：（1）可确定造价鉴定金额为6600339.71元；（2）无法确定造价鉴定金额为安全文明施工费121709.29元，该费用原告认为应该计入，被告认为不应该计入，是否纳入案涉工程造价由法官裁决。6.本鉴定中，单列了“四川成希公司施工部分”和“成都三建施工部分”两个单项工程，并以“四川成希公司施工部分”的工程造价扣减“成都三建施工部分”的工程造价形成本鉴定报告的鉴定结论。 再查明，被告建联公司认为其向原告方支付下列费用： 1.原告认可转款及被告建联公司通过利州区劳动局共计65万元。（1）原告认可被告转款10万元；（2）2017年春节前，在利州劳动局的主持下，被告建联公司支付民工工资50万元；（3）2018年2月，在利州区劳动局的主持下，被告建联公司支付民工工资5万元。 2.加盖原告公司印章领款140906元。（1）600000元，王瀚生于2017年1月23日签字确认的领取工程款，同时加盖了原告的公章（经与被告多次核对，该笔款项中50万元通过利州劳动局支付民工工资，在第1笔中已经计入，此处仅计剩余的10万元）。（2）40906元，经手人为蒋海军于2015年11月出具的收据，并加盖有原告公司印章。 3.王瀚生签字领款共计1055500元。（1）535500元，王瀚生于2016年9月30日签字确认领取工程款、并附有原告委托转入个人账户的委托书及转款凭证；（2）500000元，王瀚生于2016年10月10日签字确认领取工程款，并附有电汇凭证；（3）20000元，王瀚生于2016年12月12日签字确认领取工程款。 4.王瀚生签字确认以房款抵工程款2312715元。分别为：（1）340000元，王瀚生于2016年8月31日签字确认的领款单，备注为25#6-2号房首付款抵扣工程款，并附有购房合同；（2）170476元，王瀚生于2016年8月31日签字确认的领款单，备注为29#3-1号房首付款抵扣工程款，并附有购房合同；（3）402239元，王瀚生于2016年11月23日签字的领款单，备注为31号楼1-602号房款抵扣工程款，并附有购房合同；（4）1400000元，王瀚生于2016年11月10日签字的领款单，备注为12#103号房款抵扣工程款，并附有购房合同。 5.此项为两部分构成，共计1390758.51元（详见本判决附件二）。其中一部分为贵商银行扣划被告账户金额，被告举证认为因王瀚生、吴海林、张延海等人按揭房屋后未按期支付按揭款，被告代为偿还的本息，折抵为工程款；另一部分为案外人在被告处借款、领款、收款，建联公司所举证据中，仅仅为转款凭证或者是借条，既没有原告及王瀚生签字确认，亦没有其委托代为收款的相关证据。 6.特别说明的几笔款项。（1）600000元，王瀚生于2017年1月23日签字确认领取工程款，该单据上注明，转至劳动局监察大队账户用于支付民工工资。经与被告核对，此笔款项中的50万元通过利州劳动局支付了案涉工程的民工工资，与其举证的劳动局监察大队说明上载明的50万元系同一笔。（2）100000元，唐晓辉于2016年8月22日向被告签字确认领款，被告所举的领款单上注明收款账户为原告账户，该领款的附件为被告向原告转款10万的凭证，该10万元已在第1项中计入，不再单列。（3）被告主张部分转款的时间和金额与其所举证据不相符合，本院以其所举转款凭证上载明的时间和金额为准。 7.被告单方面计算的电费（详见本判决附件三）。（1）2015年9月到2016年11月的电费为97850.91元，2017年7月至2018年1月的电费为10137.29元，合计107988.2元。（2）2016年12月到2017年6月的电费为21159.78元，2018年2月到4月电费为11504.95元，合计32664.75元。 上述这些款项，原告只同意第1笔在本案工程款中进行品迭之外，其余款项均不予认可。 还查明，双方一致同意按照双方实际履行的《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》，封面编号为JGL20120926的合同内容作为本案的裁决依据，原告诉请解除的亦是该份合同。 上述事实，有原告所举的身份信息、中标通知书、承包单位资格报审表及公司营业执照、资质证书、安全生产许可证等证照和工程相关人员资格证书、施工总承包合同备案表、建筑施工现场安全监督备案登记书、质量监督报监登记书、质量安全文明施工责任书、建设工程施工许可证及附件、《建联·香颂湾31#-34#楼及地下室建设工程施工合同(GF-2013-0201)》、建设过程中的系列资料、银行电子回执、两份鉴定报告及鉴定费票据、另案庭审笔录等证据，被告建联公司所举《委托书》《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》、转账凭证、领款单、抄电表记录等证据在卷佐证，并经庭审举证、质证以及双方当事人陈述，足以认定上述事实。 本院认为，本案的争议焦点为：一、原、被告双方于2016年4月5日所签《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》是否应当解除；二、欠付工程款数额应如何认定；三、被告主张违约金120万元是否应当支持；四、原告需向被告移交案涉工程相关资料的具体项目；五、被告反诉主张的损失赔偿是否应该支持；六、被告反诉主张开具税务发票是否应当支持；七、案涉鉴定费如何承担。 一、原、被告双方所签《建设工程施工合同》是否应当解除。双方于2016年4月5日所签的《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》经过招投标程序,且不违反法律、行政法规的强制性规定,为有效合同。原告诉请解除，被告亦同意解除。本院尊重双方意愿，案涉合同于被告同意解除之日的2019年12月13日解除。 二、欠付工程款数额应如何认定 （一）案涉工程款的数额。案涉工程造价经双方一致同意鉴定，双方亦对鉴定结论予以认可，故案涉工程价款，本院采纳鉴定结论及数额。其中可确定造价鉴定金额为6600339.71元。另，鉴定结论显示“无法确定造价鉴定金额为安全文明施工费121709.29元”。该费用是否计入工程款的问题。首先，尊重双方在合同中的约定。合同中关于安全文明施工费是否计入工程价款，有两处约定。一是，合同第23.2.1条中“经发包人核实确认后的施工图预算税前总价在扣除规费、安全文明施工措施费后，并且按多层下浮3%优惠后，作为本合同的合同价款。”二是，合同第23.3（1）b条中“相关规定（除规费、税金外，安全文明施工费、施工措施费等其他费用均不再单独计取），并下浮3%后计算调整增减价款。”该约定不违反法律、行政法规的强制性规定,系双方当事人的真实意思表示，双方均应遵照执行。故此，鉴定结论中的安全文明施工费121709.29元，不再计入案涉工程价款。综述，案涉工程款为6600339.71元。 （二）被告已付工程款数额 1.被告通过银行转款和利州区劳动局支付共计65万元。其中转账的10万元，原告予以认可；另55万元的支付，有利州区劳动局出具的说明为证，足以认定其真实发生。故，此项65万元计入被告向原告支付的工程款。 2.加盖原告公司印章领款140906元。原告认为，该二份领款条据上所加盖的印章，系王瀚生、蒋海军伪造而成，而非原告公司印章，不予认可。本院认为，王瀚生系原告公司在案涉工程中的特别授权委托人，蒋海军系王瀚生聘请的现场管理人员，因案涉工程而领款，即使其出示的领款单系加盖伪造原告公司的印章，被告也有足够理由相信系原告方的真实意思表示而发放案涉工程款。故，此处140906万元计入被告向原告支付的工程款。 3.王瀚生签字领款共计1055500元。原告认为双方签订合同中明确约定工程款需转入合同中载明的账户，被告违背付款方式，不予认可该笔款项。但，原告向被告出具的《委托书》中载明“第三人王瀚生全权代表原告公司与被告签订案涉项目的施工合同，并负责处理与该工程项目有关的一切事宜。”另一方面，王瀚生亦系原告在案涉项目中受原告委托的现场施工人。被告基于这两方面原因而支付工程款，虽存在瑕疵，但不足以否定其正当性和真实性。故此，该笔款项计入被告向原告支付的工程款。 4.王瀚生签字确认以房款抵工程款2312715元。原告认为该笔费用系被告与王瀚生及案外人之间的买卖合同关系，与原告之间没有法律关系而不予认可。该笔费用均附有王瀚生签字的领款单，能够证实王瀚生领取了对应的工程款，其性质与前述第3点一致，本处不重复论述。另一方面，被告付工程款，王瀚生等人用该工程款购买被告的房屋，确属两种不同的法律关系。一是，被告因履行建设工程施工合同而向原告（王瀚生）支付工程款；二是，王瀚生等人向被告购买房屋而支付购房屋款。该两种法律关系均系各方当事人对自己权利义务的处分和履行，并未违背法律之规定；更不能因为存在房屋买卖合同关系就否定因建设工程施工合同所付工程款的正当性。故此，该笔款项计入被告向原告支付的工程款。 5.此项为两部分构成，共计1390758.51元。其中一部分为贵商银行扣划被告账户金额。建联公司认为这些款项的扣划，系因王瀚生、吴海林、张延海未及时支付房屋按揭款而代为支付，应折抵工程款。但，在建联公司所举银行出具的对账单上均显示为“个人贷款”。另一方面，这些款项，并没有原告或者王瀚生表示作为对应工程款进行品迭的意思。该部分款项系银行与被告及购房人之间的法律关系，与本案争议的工程款，缺乏关联性。故此，本笔费用，原告认为不予认定工程款的质证意见，于法有据，本院予以采纳，不予计入案涉工程款。 另一部分为案外人在被告处借款、领款、收款。被告认为系其代为支付的工程款，但其所举证据中，没有原告及王瀚生签字确认，亦没有其委托代为收款的相关证据。这些款项均系被告向案外人或者案外人与案外人之间的付款、转款和借款。被告亦未举出这些付款行为与案涉工程款之间存在法律关系的证据，在案涉工程的现场负责人王瀚生未到庭的情况下，无法进一步核实。应由主张折抵款项的被告承担举证责任。故，这些款项不予认定为案涉工程款。 6.被告单方面计算的电费107988.2元。原、被告签订的《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》第7.1（2）条约定水电费由承包人承担。据建设工程施工过程中，关于电费收取的惯常模式。一般为，使用发包人水电的,电费由发包人按照规定的计费办法代为缴纳,并按规定和现场计量结果从工程款中扣回。因案涉工程中途停工，现双方亦同意解除合同，电费亦未进行最终结算。被告主张纳入工程款中进行品跌，符合案情需要和双方约定。另一方面，无论是在鉴定过程中，还是在庭审的调查中，双方一致确认案涉工程的施工时间段为：第一阶段为2015年9月至2016年11月；第二阶段为2017年7月至2018年1月20日。故，这两个阶段的电费共计107988.2元（详见本判决附件三），计入被告应向原告支付的工程款中。原告主张的其他时段的电费，与案涉工程停工的事实不符，本院不予支持。 综上，被告应向原告支付工程款6600339.71元，现已付工程款4267109.2元（650000元+140906元+1055500元+2312715元+107988.2元）元，还应付工程款2333230.51元。 三、被告主张违约金120万元是否应当支持 据《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，被告认为,因原告原因导致工程停工,应承担违约金120万元。原告认为被告未按时付款，无法进行修建，不得不停工，其不构成违约。本院认为，双方在案涉合同第24条约定本工程无预付款；第26条约定，按工程形成进度节点付款，工程款通过银行转账方式支付。一期工程：主体完工后支付已完工程量的70%（工程量按照每两幢主体完工进行计算），竣工验收后30天内支付前期完成工程量的95%。在原告所出示的鉴定报告中载明：案涉工程的施工时间为2015年9月到2016年11月底；2017年7月第二次施工至2018年1月20日。在第一次施工期间，完成了主体框架结构；第二次施工期间，完成后续的砌体和二次结构。即，在第二次施工过程中，进行主体工程的后续砌体，可以证实案涉工程在原告第一次停工的2016年11月底之前并没有完成案涉项目的主体工程。在还不完全具备支付工程款条件的情况下，被告已支付工程款上百万元。原告认为因不支付工程款而停工的观点，与事实不符，不能成立。 其次，据双方签订的合同第8.1（9）g、h条约定承包人保证承包项目在合同工期内完成；承包人必须按节点工期计划执行，节点工期每滞后一天罚款20000元。任一节点完成时拖延60天以上，发包人有权终止合同，承包人赔偿发包人损失并承担违约责任。在合同中并未明确案涉项目的交付时间，但在合同中约定了案涉项目31#-34#楼的工期为420天，建筑面积约150000平方米。在履行合同的过程中，双方自愿解除了33#、34#楼，本案仅涉及31#、32#楼的工期。据案涉工程造价鉴定报告显示，原告修建的总建筑面积为8302.21平方米，约占总面积的55%（8302.21÷150000），折算工期为232天（420天×55%）。案涉工程于2015年9月开始施工建设，经计算案涉工程最迟应于2016年6月交付。即使按照合同签订日期2016年4月5日计算，案涉工程也应在2016年12月5日之前交付。但原告并未在约定的合同期间内完成案涉工程，而是多次停工，原告构成违约。被告主张按照合同中约定的“承包人必须按节点工期计划执行，节点工期每滞后一天罚款20000元。任一节点完成时拖延60天以上，发包人有权终止合同，承包人赔偿发包人损失并承担违约责任。”被告仅按延期60天计算，即120万元，符合双方在合同中的约定。 再次，在合同中还约定了“承包人应及时、足额发放人工工资，采取切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，不得以任何理由拖欠与扣留人工工资。若未能按时足额支付工人工资，致使工人采取停工、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，且每发生一次，应向发包人承担违约金10万元。”因原告未及时支付民工工资，发生了上述约定情形，被告在利州劳动局的主持下代为支付了两次人工工资。按此约定，原告应承担20万元违约金。 最后，双方在合同中约定“工程款（进度款）支付的方式和时间：按工程形成进度节点付款，工程款通过银行转账方式支付。”被告仅仅通过合同中的账户向原告支付10万元，而其他方式支付上百万元，特别是以房屋抵偿工程款高达2312715元，占比达三分之一以上，严重违反双方在合同中约定的付款方式，构成违约。另一方面，承建方在2018年1月完成案涉工程的主体工程，而被告支付工程款426万余元，仅达到工程款的64%，而非约定的70%。亦构成违约。 综上，据过错及损益相抵原则，因被告在履行合同的过程中亦有违约情形，应酌情减轻原告违约责任的承担。被告主张120万元违约金，本院根据双方违约的严重程度，酌定支持50万元。 四、成希公司需向建联公司移交案涉工程的相关资料具体项目。 建联公司反诉要求成希公司移交案涉工程所涉资料（具体内容见本判决附件一），成希公司当庭表示愿意移交相关资料，但反诉状中附件所列的31项系针对所有项目的资料，具体到本案中根本不需要。故，清单第1、3-15、18、23、24、28项，能够提供，其余不能提供。对于成希公司表示能移交的资料，本院予以确认。对于其余资料，建联公司并未举证证实这些资料在案涉工程中真实存在，且存放于成希公司处，本院无法予以支持。故，成希公司需向建联公司移交工程的相关资料为：本判决附件一中的第1、3-15、18、23、24、28项。 五、被告反诉主张的损失赔偿是否应予支持。 （一）被告反诉赔偿缺陷工程修复费用121709.29元是否应当支持。 在庭审过程中，原、被告一致同意，被告主张的缺项工程修复费进行庭外鉴定，同时被告撤回对该项的鉴定申请。在本院规定时间内，被告并未提供任何鉴定结论。同时亦未提供足以采信的证据证实案涉工程是否存在缺陷工程、是否产生被告所称缺陷工程修复的费用，应由建联公司承担举证不利的责任。其次，在案涉工程的造价鉴定过程中，鉴定报告中载明：“‘四川成希公司施工部分’的工程造价扣减‘成都三建施工部分’的工程造价形成本鉴定报告的鉴定结论。”原告的该项损失在案涉工程造价的鉴定中已予以了充分考虑并扣减。再次，在建联公司所举的案涉工程的鉴定报告中，显示原告所建工程为合格，未提及缺陷问题。故，该项诉请，本院不予支持。 （二）被告反诉承担工期延误导致延期交房损失1076416元是否应当支持。 在庭审过程中，被告仅仅举出了三份与案外人达成的赔偿协议来证实其该项诉请成立。反诉原告主张损失赔偿，应以已实际发生为原则。本案中，反诉原告未举出任何证据证实其已经支付这些费用，以证实该损失已实际发生；另，亦未举证证实其所称的损失与原告行为之间的因果关系。本案中，已支持了其违约金的主张，亦是对其损失的弥补。且在合同履行过程中，被告亦存在违约情形。故，该项主张因举证不力，本院不予支持。 （三）被告反诉主张合同解除后工程继续承建，该公司因工程款上浮8%导致损失465081.2元是否应当支持。 被告要求原告承担合同解除后案涉工程继续承建，因其与成都三建公司之间约定工程款上浮8%（建联公司与成希公司约定工程款结算下浮3%，建联公司与成都三建公司约定工程款结算上浮5%，上下浮合计为8%），致使其损失。原告认为该项损失在工程造价鉴定中已经充分予以考虑，不应支持。该笔费用是否应予支持。本院认为，在民商事活动中，应该充分尊重当事人的意思自治。被告所诉的两次（一次为原告与被告之间；一次为被告与成都三建公司之间）关于合同价款的约定，均系各方真实意思表示，且符合法律规定。原告以其与合同相对方自愿约定的价格，要求承建方承担赔偿责任，实属于法无据。故，该项诉请，本院不予支持。 六、被告反诉主张开具税务发票是否应当支持。 据双方合同第23.2条、第23.3条中关于税金的约定为“经发包人核实确认后的施工图预算税前总价在扣除规费、安全文明施工措施费后，并且按多层下浮3%优惠后，作为本合同的合同价款。”“除规费、税金外，并下浮3%后计算调整增减价款。”可知，双方在合同明确约定了被告所支付的工程款中并不包含税金。另一方面，众所周知，能开具税务发票的机构为国家税务机关，且仅有在纳税主体缴纳税金后，方能开具。故，被告要求原告开具，于法无据，本院不予支持。 七、案涉鉴定费如何承担 1.原告方支付的鉴定费。（1）原告方在诉讼过程中申请的印文鉴定共用鉴定费41560元，该鉴定结论并未改变举证方的证明观点。应由申请鉴定方的原告自行承担。（2）案涉工程造价鉴定，原告支付鉴定费13万元。原、被告双方在履行合同的过程中，发生争议，未能进行结算，确定工程造价，双方均有过错，各承担50%，即6.5万元。 2.被告支付的案涉工程质量鉴定费43000元。案涉工程因双方互有违约而停工，被告不得不再次发包给其他建筑公司继续承建，而进行工程质量鉴定，具有必要性，该鉴定因双方违约而引起，双方均有过错，各承担50%，即21500元。 故，案涉鉴定费共计214560元，原告承担128060元；被告承担86500元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第九十一条第二项、第九十三条第一款、第九十七条、第一百零七条、第二百六十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条第二款、第六十四条第一款、第七十六条之规定,判决如下: 一、解除原告（反诉被告）四川成希建设工程有限公司与被告（反诉原告）四川建联实业开发有限公司于2016年4月5日所签的《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》。 二、被告（反诉原告）四川建联实业开发有限公司向原告（反诉被告）四川成希建设工程有限公司支付工程款2333230.51元，于本判决生效之日起十五日内履行完毕。 三、原告（反诉被告）四川成希建设工程有限公司向被告（反诉原告）四川建联实业开发有限公司移交涉案工程的相关资料（具体为本判决附件一中的第1、3-15、18、23、24、28项），于本判决生效之日起十五日内履行完毕。 四、原告（反诉被告）四川成希建设工程有限公司向被告（反诉原告）四川建联实业开发有限公司支付违约金50万元，于本判决生效之日起十五日内履行完毕。 五、驳回原告（反诉被告）四川成希建设工程有限公司的其他诉讼请求。 六、驳回被告（反诉原告）四川建联实业开发有限公司的其他反诉请求。 如果未按判决确定的期限履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费60027.00元,由原告（反诉被告）四川成希建设工程有限公司承担38835.00元,由被告（反诉原告）四川建联实业开发有限公司承担21192.00元;反诉案件受理费16729.00元,由原告（反诉被告）四川成希建设工程有限公司承担3345.00元，由被告（反诉原告）四川建联实业开发有限公司13384.00元;鉴定费214560.00元（原告垫付171560.00元，被告垫付43000.00元）,由原告（反诉被告）四川成希建设工程有限公司承担128060.00元,由被告（反诉原告）四川建联实业开发有限公司承担86500.00元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省广元市中级人民法院。 审 判 长  何启蓉 人民陪审员  周海英 人民陪审员  任坤秀 二〇二〇年三月三十日 法官 助理  奉 俐 书 记 员  曹明辉 附件一 反诉原告建联公司诉请移交案涉工程的 相关技术资料清单 1.中标通知书； 2.工程治商、图纸会审、设计变更、技术核定的纪要、通知； 3.工程概况信息表； 4.五方责任主体项目责任人安全质量终身信息档案(会议纪要、授权书及承诺书、现场管理人员名册等)； 5.工程项目管理机构(施工)负责人及管理人员名单； 6.见证试验检测汇总表(检测报告核定单)； 7.工程开工(报告)、复工报审表； 8.工程定位(放线)测量记录、建筑物垂直度、标高、全高测量记录，基槽开挖线测量成果、报审表； 9.钢材、钢筋焊接、水泥、砂、石、防腐材料、轻集料、沥青出厂质量证明、复试试验报告、报审表、汇总表； 10.砂浆、混凝土强度评定、抗压试验报告及汇总表； 11.砂浆、混凝土抗渗试验报告； 12.商品混凝土出厂合格证、复试报告、送达记录； 13.回弹法检测混凝士、砂浆抗压强度报告； 14.地基处理文件:地基钎探记录及布点图、地基验槽记录、桩基施工记录、地基回填(换填)施工记录及检验报告、桩基工程质量验收报告、地基处理工程质量验收报告； 15.建筑工程隐蔽检查记录(基础、主体)； 16.沉降抄测记录； 17.防水工程(地下室)抗渗试验记录、水压、电阻测试报告； 18.分部工程(基础、主体)质量验收记录、报审表； 19.竣工图签证表； 20.总平面布置图； 21.结构竣工图； 22.CAD竣工图光盘； 23.地基与基础分部工程质量验收报告； 24.主体结构分部工程质量验收报告； 25.单位(子单位)工程质量控制资料核査记录； 26.单位(子单位)工程安全和功能检验资料核査及主要功能抽查记录； 27.单位(子单位)工程观感质量核查记录； 28、施工总结； 29、房屋建筑工程和市政基础设施工程质量保修书（涉及主体部分）； 30、开工前原貌、施工阶段照片； 31、工程建设过程的录音、录像资料。 附件二 贵商银行扣划被告账户金额及案外人在被告处借款、领款、收款表                                                                                                                                                                        序号             举证顺序                       时间                       转款人                       收款人                       领款事由                       金额                       备注                               1                       2017.2.28                       张莎6222082309000531830                       吴海林6230829902000839863                                               3,160.00                       回单                                2                       2016.12.14                       赵珩君6222082309222465849                       王瀚生6230829902000862055                                               529,094.00                       回单                                3                       2017.3.21                       张莎6222082309000531830                       吴海林6230829902000839863                                               3,200.00                       回单                                4                       2017.8.16                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       划扣吴海林个人贷款                       3,029.35                       对账单                               5                       2017.8.18                       赵珩君6222082309222465849                       李全林6222022309002554338                                               100,000.00                                                       6                       2017.8.9                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                        代扣王瀚生个人贷款                       4,792.33                       对账单                               7                       2017.8.9                       建联公司28810126360000037                        贵商村镇银行                       扣划吴海林个人贷款                       3,178.12                       对账单                               8                       2017.9.19                       张莎6222082309000531830                       吴海林6230829902000839863                                               7,000.00                                                       9                       2017.9.28                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                        扣划王瀚生个人贷款                       4,551.74                       对账单                               10                       2017.9.28                       建联公司28810126360000037                                               扣划张廷海个人贷款                       5,063.40                       对账单                               11                       2017.11.1                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划张廷海个人贷款                       ¥5,107.67                       对账单                               12                       2017.11.1                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划吴海林个人贷款                       ¥2,519.78                       对账单                               13                       2017.11.1                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划王瀚生个人贷款                       ¥4,784.69                       对账单                               14                       2017.11.23                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划张廷海个人贷款                       ¥5,086.13                       对账单                               15                       2017.11.23                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划吴海林个人贷款                       ¥3,166.04                       对账单                               16                       2017.11.23                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划王瀚生个人贷款                       ¥4,775.04                       对账单                               17                       2017.12.22                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划张廷海个人贷款                       ¥5,073.76                       对账单                               18                       2017.12.22                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划王瀚生个人贷款                       ¥4,773.97                       对账单                               19                       2017.12.22                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划吴海林个人贷款                       ¥3,165.12                       对账单                               20                       2018.3.6                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划张廷海个人贷款                       ¥5,064.89                       对账单                               21                       2018.3.6                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划吴海林个人贷款                       ¥3,168.86                       对账单                               22                       2018.3.7                       建联公司28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划王瀚生个人贷款                       ¥4,786.84                       对账单                               23                       2018.4.3                       建联公司 28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划吴海林个人贷款                       ¥3,173.86                       对账单                               24                       2018.4.3                       建联公司 28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划王瀚生个人贷款                       ¥4,786.83                       对账单                               25                       2018.4.3                       建联公司 28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划张廷海个人贷款                       ¥5,053.63                       对账单                               26                       2018.4.25                       建联公司 28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划张廷海个人贷款                       ¥5,032.21                       对账单                               27                       2018.4.25                       建联公司 28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划吴海林个人贷款                       ¥3,167.46                       对账单                               28                       2018.4.25                       建联公司 28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划王瀚生个人贷款                       ¥4,777.19                       对账单                               29                       2018.4.17                       建联公司 2309008019020115206                       张廷海                       还张廷海贷款                       ¥554,816.20                       业务回单                               30                       2018.8.17                       建联公司 2309008019020115206                       张廷海                       还张廷海贷款                       ¥15,209.14                       业务回单                               31                       2018.9.25                       建联公司 28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划吴海林贷款本息                       ¥12,817.97                       对账单                               32                       2018.9.25                       建联公司 28810126360000037                       贵商村镇银行                       扣划王瀚生贷款本息                       ¥19,332.11                       对账单                               33                       2019.1.21                       建联公司                       贵商村镇银行                       王瀚生个人贷款归还欠款                       ¥8,829.01                       回单                               34                       2019.1.22                       建联公司                       贵商村镇银行                       吴海林个人贷款归还欠款                       ¥4,731.67                       回单                               35                       2019.2.28                       建联公司                       贵商村镇银行                       吴海林个人贷款归还欠款                       ¥1,562.95                       回单                               36                       2019.2.29                       建联公司                       贵商村镇银行                       吴海林个人贷款归还欠款                       ¥2,926.55                       回单                                 37                       2018.4.4                         建联公司                        吴海林                                             ¥30000.00                       借条                                                     合计：                       ¥1390758.51                               说明：上述表格分两部分，一部分为贵商银行扣划建联公司账户金额，建联公司认为因王瀚生、吴海林、张延海等人按揭房屋后未按期偿还，其代为偿还的本息；另一部分为案外人在建联公司处借款、领款、收款，其所举证据中，既没有原告及王瀚生签字确认，亦没有其委托代为收款的相关证据。两部分共计1390758.51元。                                           附件三             建联公司主张折抵工程款的电费                               序号                       举证名称及顺序                       时间                       户名                       金额                       备注                               1                       第十七组                       2015年10月                       小蒋                       ¥2,734.00                                                       2                       第十八组                       2015年11月                       31#工地办公室                       ¥261.00                                                       3                       第十九组                       2015年11月                       小蒋                       ¥8,558.21                                                       4                       31#工地办公室                       ¥1,886.02                                                       5                       第二十组                       2015年12月                       小蒋                       ¥13,391.08                                                       6                       31#工地办公室                       ¥243.53                                                       7                       第二十一组                       2016年1月                       小蒋                       ¥26,827.70                                                       8                       第二十二组                       2016年2月                       小蒋                       ¥10,017.30                                                       9                       第二十三组                       2016年3月                       小蒋                       ¥9,696.42                                                       10                       第二十四组                       2016年4月                       小蒋                       ¥3,790.19                                                       11                       第二十五组                       2016年5月                       小蒋                       ¥3,307.65                                                       12                       第二十六组                       2016年6月                       小蒋                       ¥2,911.27                                                       13                       第二十七组                       2016年7月                       小蒋                       ¥4,195.48                                                       14                       第二十八组                       2016年8月                       小蒋                       ¥3,800.81                                                       15                       第二十九组                       2016年9月                       小蒋                       ¥2,763.24                                                       16                       第三十组                       2016年10月                       小蒋                       ¥1,594.25                                                       17                       第三十一组                       2016年11月                       小蒋                       ¥1,872.76                                                                             合计：                       ¥¥97,850.91                               18                       第三十二组                       2016年12月                       小蒋                       ¥3,362.42                                                       19                       第三十三组                       2017年1月                       小蒋                       ¥5,132.65                                                       20                       第三十四组                       2017年2月                       小蒋                       ¥3,272.56                                                       21                       第三十五组                       2017年3月                       小蒋                       ¥3,310.51                                                       22                       第三十六组                       2017年4                       小蒋                       ¥1,997.16                                                       23                       第三十七组                       2017年5月                       小蒋                       ¥2,049.33                                                       24                       第三十八组                       2017年6月                       小蒋                       ¥2,035.15                                                                                             合计:                       ¥¥21,159.78                                                                                   25                       第三十九组                       2017年11月                       小蒋                       ¥1,817.24                                                       26                       第四十组                       2017年12月                       小蒋                       ¥3,808.57                                                       27                       第四十一组                       2018年1月                       小蒋                       ¥4,511.48                                                                             合计:                       ¥¥10,137.29                               28                       第四十二组                       2018年2月                       小蒋                       ¥5,473.86                                                       29                       第四十三组                       2018年3月                       小蒋                       ¥3,633.73                                                       30                       第四十四组                       2018年4月                       小蒋                       ¥2,397.36                                                                             合计:                       ¥¥11,504.95                                                                                                         说明：1.2015年9月到2016年11月的电费为97850.91元；2017年7月(2017年7月至10月，被告所举证据显示其数额为空白)至2018年1月的电费为10137.29元。共计107988.2元。 2.2016年12月到2017年6月的电费为21159.78 元；2018年2月到4月电费为11504.95元。共计32664.75元。