河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫03民终7266号上诉人（原审被告）：河南亚明照明科技有限公司，住所地：偃师市岳滩镇产业集聚区，统一社会信用代码：91410381072671954Q。法定代表人：高文林，该公司总经理。委托诉讼代理人：高红军、陈治亮，河南航星律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：洛阳映德照明设备安装有限公司，住所地：洛阳市西工区凯旋西路24号院1幢808，统一社会信用代码：91410303058759570N。法定代表人：卢斌，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：谈健、刘元甫，江苏政泰律师事务所律师。上诉人河南亚明照明科技有限公司（以下简称河南亚明公司）因与被上诉人洛阳映德照明设备安装有限公司（以下简称洛阳映德公司）买卖合同纠纷一案，不服河南省偃师市人民法院(2018)豫0381民初3504号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。河南亚明公司上诉请求：1、撤销偃师市人民法院(2018)豫0381民初3504号民事判决；2、依法改判为驳回洛阳映德公司诉讼请求；3、诉讼费由洛阳映德公司承担。事实和理由：一审法院认定事实有误，请求二审法院重新对事实进行认定，并做出判决。一、根据双方签订的《购销合同》中载明“附件：《通辽市大青沟地质公园马头琴景观路灯项目灯具制作及运输进度计划表》”，对于洛阳映德公司具体备货时间应当听河南亚明公司书面通知，然而洛阳映德公司在未接到书面通知的情况下，自行备货，对于其因备货产生的损失，不应当由河南亚明公司承担。二、洛阳映德公司虽然进行备货，但其中的配件是可以再利用的，不应当作为废弃物进行处理。洛阳映德公司主要的经营范围是“照明设备的安装及销售；LED显示屏的安装及国内广告发布；建筑材料、装饰材料、家用电器、办公用品、电子产品、矿山机械设备的销售”。根据双方签订的合同显示，合同涉及的产品配件为：1.装饰底座、广告箱，2.马头、回纹，3.灯壳，4.电池，5.电池板，6.按钮、音箱、报警器。这些配件中只有“2.马头、回纹”属于特定产品，其他产品属于配套产品，洛阳映德公司均可以用于其他业务的生产销售。洛阳映德公司的损失仅有生产“2.马头、回纹”的损失，然而一审法院将全部配件损失计算在内，明显与事实不符。请二审法院依法查明事实，公平公正判决。三、关于本案涉及的产品是适用于大青沟项目，目前该项目是否能够继续施工，并不明了，是否能够继续履行合同尚不明确。在庭审中，洛阳映德公司并未提交证据证明河南亚明公司不具备履行合同的能力，也未提交证据证明河南亚明公司向其发出任何通知，不再履行合同，该合同不具备解除的条件。综上，请求二审法院依法对事实重新作出认定，驳回洛阳映德公司的诉讼请求。洛阳映德公司辩称：1、我们双方签订了买卖合同，在合同中明确约定了交货时间为一个月以及迟延交货的违约责任，故洛阳映德公司备货的行为并非是河南亚明公司所称的自行备货，而是为了按约履行合同。在此过程中河南亚明公司也并未通知过洛阳映德公司该合同不能继续履行，或是向洛阳映德公司表示过解除合同的意愿。2、原审法院在作出判决时已经对相应的货物残值以及没有发生的运费部分予以扣减，且合同中并非只有马头是特定，其电池等无论从功率大小都是为了定制该路灯而定做，没有办法用作他处。3、关于合同能不能继续履行，是否达成解除的条件，洛阳映德公司在一审中已经申请证人出庭，且实际上大青沟项目工地不仅停工，且河南亚明公司已经安装的第一批货物也全部被拆除，若法庭认为洛阳映德公司应当继续提供相应证据，洛阳映德公司可以按法庭要求前往项目现场举证，也可申请法庭前往项目现场调查取证。综上，请求驳回河南亚明公司的上诉请求，维持原判。洛阳映德公司向一审法院起诉请求：1.解除洛阳映德公司、河南亚明公司之间的“20170812河南亚明采购材采001号购销合同”；2.河南亚明公司赔偿洛阳映德公司经济损失600万元；3.由河南亚明公司承担洛阳映德公司的律师代理费用60000元；4.由河南亚明公司承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：2017年8月12日，河南亚明公司作为甲方、买方，洛阳映德公司作为乙方、卖方，双方在偃师市××××1份编号为20170812河南亚明采购材采001的《购销合同》。双方主要约定：一、产品标的名称、型号及价格5000套100*100*S4型3.5米马头琴路灯，按图纸、送样制作的六种配件为：1.装饰底座、广告箱，2.马头、回纹，3.灯壳，4.电池，5.电池板，6.按钮、音响、报警器，每套金额为3272元，总金额为16360000元，该价格含17%的增值税，并已包含不限于包装、运费、装卸等其他费用，该总金额为乙方履行本合同而甲方应向乙方支付的全部款项，除甲方书面确认外，乙方无权要求甲方支付其他费用或者补偿。二、交、提货时间、地点1、交货时间：见附件供货计划表（随货需附上送货清单、检验标准及规格书）；2、交货地点：通辽市大青沟地质公园。……四、付款条件1、合同签订后,甲方需支付合同总金额的30%作为预付款，即人民币肆佰玖拾万捌仟元整(付款前乙方需开具等额发票到甲方),乙方收到预付款后组织生产并按附件的进度表交货；货到工地每满1000套,甲方支付该1000套产品40%的货款,每次支付人民币壹佰叁拾万零捌仟捌佰元整(每笔款项支付前乙方需开具等额发票到甲方)；2、自甲方验收所有货物后90日内,甲方支付至合同总额的95%,即再支付乙方人民币肆佰零玖万元整(支付前乙方需开具合同总额30%的增值税专用发票并送达甲方,开票金额：人民币肆佰玖拾万捌仟元整)；3、剩余5%质保金(人民币捌拾壹万捌仟元整),甲方在以上所有货物验收合格满一年后10个工作日内支付。……七、违约责任……2、延期交货和不能交货：(1)延期交货：乙方每逾期交货壹天,应按逾期交付产品总价千分之伍的比例向甲方支付违约金。(2)不能交货：乙方如果不能交货,应将不能交货的情况立即通知甲方,并应承担不能交货部分产品总价百分之叁拾的违约金,同时甲方有权解除合同并要求赔偿损失。乙方逾期交货超过30天的视为不能交货。……6、延期付款：甲方应按合同约定时间向乙方付款,逾期每日甲方支付乙方应付合同款的千分之五作为违约金,但总计不超过应付总款的百分之二十,超过后乙方有权解除合同。……十、争议的解决甲乙双方因履行本合同发生争议的,应通过友好协商解决；协商不成的,任一方有权向合同签订地人民法院起诉。由败诉方承担因诉讼产生的全部费用,包括但不限于法院诉讼费用、律师费等。十一、合同修改和解除甲方有权在交货期前三日内提出需修改本合同数量、单价、金额、交货期限，经双方协商书面确认后生效。……十三、其他1、本合同经甲乙双方各自授权代表签字并加盖合同专用章后生效(合同扫描及传真件有效)。2、本合同的附件为本合同不可分割的组成部分。与本合同具有同等法律效力。3、本合同含附件一式四份,双方各执二份。合同附件为《通辽市大青沟地质公园马头琴景观路灯项目灯具制作及运输进度计划表》、《施工图》和《效果图》。《通辽市大青沟地质公园马头琴景观路灯项目灯具制作及运输进度计划表》载明：“8月11日到8月16日，采购光源；8月17日到8月20日，生产第一批1000套灯具模块；8月21日，第一批1000套灯具模块发往江苏灯杆厂进行组装；8月21日到8月24日，生产第二批1000套灯具模块；8月25日第二批灯具模块发往江苏灯杆厂组装，同日第一批1000套灯具组装完毕从江苏灯杆厂发往通辽市施工现场；8月25日到8月30日，生产剩余3000套灯具模块；8月31日剩余3000套灯具模组发往江苏灯杆厂进行组装，同日第二批灯具组装完毕从江苏灯杆厂发往通辽市施工现场；9月8日，剩余3000套灯具组装完毕从江苏灯杆厂发往通辽市施工现场”。为履行上述合同做准备，洛阳映德公司向扬州君煜照明电器有限公司采购了5000套3.5M的马头琴照明路灯。2017年9月18日洛阳映德公司与扬州君煜照明电器有限公司签订了《马头琴灯购销合同》，约定马头琴灯每套单价为3062元，总金额为15310000元（含增值税及运费），交货时间为自2017年9月18日起30个工作日内全部发货，交货地点为通辽市大青沟地质公园。2017年8月24日至30日，扬州君煜照明电器有限公司通过签订合同方式向其他多家供应商采购了5000套压铸铝马头装饰件、10000套灯具、5000套广告箱、底座、5000组锂电池、音响5000只、太阳能板10000个、T8灯管10000只、按钮开关5050套、电子蜂鸣器5000只等，委托他人加工广告布10000块。从2017年8月28日开始至2018年4月21日，洛阳映德公司按照河南亚明公司的指示，陆续向通辽市大青沟地质公园供应2000套马头琴照明路灯以及其他配件，具体包括2000套灯杆、2182只马头、4000只灯具、2000只连接回纹、2449个底座、2109个广告箱、3260组锂电池、7512个太阳能板、2492只音响、5050套按钮开关、电子蜂鸣器5050只、10100只灯管、10100块广告布、4000只广告布固定框、2000块广告箱侧板、油漆3听以及配套螺丝等。2017年8月30日河南亚明公司支付洛阳映德公司货款4408000元。2017年9月11日河南亚明公司支付洛阳映德公司货款500000元。2017年10月9日河南亚明公司支付洛阳映德公司货款300000元。2017年10月10日河南亚明公司支付洛阳映德公司货款400000元。2017年11月3日河南亚明公司支付洛阳映德公司货款608800元。2017年12月29日河南亚明公司支付洛阳映德公司货款500000元。2018年1月11日河南亚明公司支付洛阳映德公司货款400000元。2018年2月2日河南亚明公司支付洛阳映德公司货款200000元。上述8笔货款共计7316800元。在洛阳映德公司与河南亚明公司履行2017年8月12日双方所签订的《购销合同》过程中，通辽市大青沟地质公园路灯工程因其他原因停工，河南亚明公司曾多次通知洛阳映德公司延期交货。洛阳映德公司为降低损失，没有加工剩余3000套马头琴灯的灯杆。截止2018年9月6日洛阳映德公司起诉前，通辽市大青沟地质公园路灯工程仍处于停工状态，河南亚明公司仍未告知洛阳映德公司具体供货日期。洛阳映德公司以河南亚明公司的行为给其造成巨大损失为由，于2018年9月6日向一审法院提起诉讼，要求解除合同，判决河南亚明公司赔偿洛阳映德公司损失。洛阳映德公司为准备本案诉讼，与江苏政泰律师事务所签订《聘请律师合同》，支出律师代理费60000元。2018年9月6日洛阳映德公司申请诉讼保全，另支出保全申请费5000元。审理中，洛阳映德公司申请对2017年8月30日涉案马头琴路灯（灯杆除外）的市场单价进行价格评估，经一审法院委托，2019年7月2日洛阳市蓝诚价格评估事务所有限公司作出蓝评报字[2019]第87号价格评估报告书，其评估意见为：马头琴路灯（灯杆除外）的市场单价在评估基准日2017年8月30日的评估价格为人民币3033.00元。该报告书第三项“评估范围和对象”载明：“评估范围：根据委托书的要求,评估的范围为涉案马头琴路灯(灯杆除外)。评估对象：本次评估对象以偃师市人民法院《司法鉴定委托书》为依据在法院工作人员和有关当事人的参与下现场确认评估对象为：1、马头,装饰件：数量1个。2、广告箱：数量1个。①按钮1个;②蜂鸣器1个;③灯管2根;④广告布1块。3、灯具:数量2个。4、音响:数量1个。5、太阳能板:数量2块。6、锂电池:数量1块。7、底座:数量1个。”为此，洛阳映德公司支出鉴定评估费2000元。审理中，洛阳映德公司申请将其第2项诉讼请求变更为“河南亚明公司赔偿洛阳映德公司经济损失8326200元”，但洛阳映德公司在一审法院指定期限内没有补交相应的诉讼费用，一审法院认定洛阳映德公司没有变更其第2项诉讼请求。一审法院认为：2017年8月12日洛阳映德公司与河南亚明公司所签订的马头琴路灯《购销合同》系双方当事人的真实意思表示，合法、有效，对双方当事人均具有法律约束力，双方当事人应严格按照合同约定履行各自的合同义务。从合同附件《通辽市大青沟地质公园马头琴景观路灯项目灯具制作及运输进度计划表》可以看出，河南亚明公司要求洛阳映德公司从2017年8月11日至9月8日即大约30日的时间完成5000套马头琴路灯的生产和供货，履行期限较短。洛阳映德公司为履行合同作出充分准备，向其他灯具供应商采购路灯配件，委托他人加工广告布，符合常理。在合同履行中，洛阳映德公司、河南亚明公司经协商一致对供货进度、付款进度进行了一定程度的变更，洛阳映德公司实际交付2000套马头琴路灯以及其他配件，河南亚明公司支付洛阳映德公司货款7316800元。从表面看，洛阳映德公司交货的价值与河南亚明公司所付货款基本相当。但洛阳映德公司、河南亚明公司所签订的《购销合同》约定，洛阳映德公司每逾期交货1天,应按逾期交付产品总价5‰的比例向河南亚明公司支付违约金；洛阳映德公司逾期交货超过30天的视为不能交货，洛阳映德公司应承担不能交货部分产品总价30%的违约金,同时河南亚明公司有权解除合同并要求赔偿损失。故洛阳映德公司为避免向河南亚明公司支付较大金额的违约金或者赔偿金，就必须做好剩余大约3000套马头琴路灯的生产和供货。因通辽市大青沟地质公园路灯工程因其他原因停工，河南亚明公司多次通知洛阳映德公司延期交付剩余约货物。截止2019年7月31日本案法庭辩论终结前，河南亚明公司仍未告知洛阳映德公司具体供货日期，致使洛阳映德公司无法供货，无法实现合同目的。关于洛阳映德公司诉请解除2017年8月12日洛阳映德公司、河南亚明公司所签订的马头琴路灯《购销合同》能否成立的问题。《中华人民共和国合同法》第九十三条规定：“当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”第九十六条第一款规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”第一百二十一条规定：“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。”本案中，洛阳映德公司、河南亚明公司所签订的马头琴路灯《购销合同》仅约定河南亚明公司延期付款总计超过应付总款的20%后，洛阳映德公司有权解除合同，但没有关于因工程停工，河南亚明公司一直不让洛阳映德公司交货，洛阳映德公司如何处理的相关约定，在这种情况下，应适用法律规定。通辽市大青沟地质公园路灯工程因其他原因停工，河南亚明公司一直不让洛阳映德公司交货，从2018年4月21日洛阳映德公司最后一次供货至本案法庭辩论终结前，时间长达15个月有余，河南亚明公司明显存在违约行为，该行为导致洛阳映德公司不能实现售出货物，收回成本并获取一定利润的合同目的。现洛阳映德公司诉请解除合同，符合法律规定，一审法院予以支持。河南亚明公司辩称不同意解除合同，要求洛阳映德公司继续履行合同，但未提供证据证明案涉马头琴路灯《购销合同》具备继续履行的条件，一审法院对该抗辩意见不予采纳。关于洛阳映德公司诉请河南亚明公司赔偿其经济损失600万元能否成立的问题。《中华人民共和国民法通则》第一百一十五条规定：“合同的变更或者解除，不影响当事人要求赔偿损失的权利。”《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”第一百一十三条第一款规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”从上述法律规定可知，当事人一方或双方存在违约行为是合同解除的原因之一，在出现合同约定或法律规定当事人可以行使解除权解除合同的违约行为的情况下，守约方实际面临两种利益抉择，其一是选择继续履行合同，其二是选择解除合同。而合同解除后必然涉及恢复原状、采取其他补救措施、赔偿损失等问题。可得利益是合同履行后可以获得的利益，是对债务不履行的赔偿，法律规定可得利益的目的主要在于通过加重当事人的违约成本，以期遏制违约行为的发生，督促当事人诚信履约，保护守约方的信赖利益，并弥补守约方因对方违约而造成的实际损失。如在因违约方违约导致合同解除的情况下，将损害赔偿范围仅限定于守约方因对方违约而产生的损失，不将可得利益损失纳入其中，显然将会在一定程度上鼓励甚至纵容当事人违约行为的发生，亦不符合合同法关于赔偿可得利益损失的立法初衷。因而，可以并且应当将可得利益纳入合同解除后的损失赔偿范围，但应以不超过违约方在订立合同时预见或应当预见违反合同可能造成的损失为限。本案中，洛阳映德公司为避免因延迟交货或者不能交货等违约行为向河南亚明公司承担较大金额的违约金或者赔偿金，即使在通辽市大青沟地质公园路灯工程停工，河南亚明公司多次通知洛阳映德公司延期交货情况下，也要随时准备好剩余约3000套马头琴路灯的供货，且洛阳映德公司生产的马头琴路灯及其配件，都是按照河南亚明公司所提供图纸、送样的要求进行制作的，交货地点为内蒙古自治区通辽市，具有鲜明的民族特色，应属于特定物；在时间长达15个月以上不能实现正常交货，路灯工程复工条件不具备的情况下，洛阳映德公司诉请解除合同，并要求河南亚明公司赔偿经济损失，符合法律规定。至于洛阳映德公司损失的具体数额，如前所述，如案涉马头琴路灯《购销合同》得以完全履行，洛阳映德公司将可以获得该合同约定的收益。在案涉马头琴路灯《购销合同》未履行完毕，并因河南亚明公司违约而解除的情况下，洛阳映德公司的可得利益损失客观存在。本案审理中，洛阳映德公司申请对2017年8月30日涉案马头琴路灯（灯杆除外）的市场单价进行价格评估，经一审法院委托，洛阳市蓝诚价格评估事务所有限公司作出了蓝评报字[2019]第87号价格评估报告书，其评估意见为：马头琴路灯（灯杆除外）的市场单价在评估基准日2017年8月30日的评估价格为人民币3033.00元。河南亚明公司对该评估报告的三性均无异议。洛阳映德公司已交付河南亚明公司2000套马头琴路灯的价值为6544000元（3272元/套×2000套）。河南亚明公司已付洛阳映德公司货款7316800元。洛阳映德公司已准备的剩余3000套马头琴路灯（灯杆除外）的价值为9099000元（3033.00元/套×3000套）。根据评估价格、案涉马头琴路灯《购销合同》约定的单价、总金额，并综合考虑市场变化、扣除货物残值等因素，一审法院酌情认定河南亚明公司应赔偿洛阳映德公司赔偿500万元。关于洛阳映德公司诉请河南亚明公司承担洛阳映德公司的律师代理费用60000元能否成立的问题。因案涉马头琴路灯《购销合同》明确约定，洛阳映德公司、河南亚明公司双方因履行本合同发生争议协商不成的,任一方有权向合同签订地人民法院起诉，由败诉方承担因诉讼产生的全部费用,包括但不限于法院诉讼费用、律师费等，本案马头琴路灯《购销合同》因河南亚明公司违约而解除，河南亚明公司还要依法赔偿洛阳映德公司的经济损失，故河南亚明公司为败诉方，现洛阳映德公司依合同约定诉请河南亚明公司承担其律师代理费用60000元，理由正当，一审法院予以支持。综上所述，洛阳映德公司的诉讼请求能够部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百一十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：一、解除2017年8月12日洛阳映德照明设备安装有限公司与河南亚明照明科技有限公司所签订的编号为20170812河南亚明采购材采001的《购销合同》；二、河南亚明照明科技有限公司于判决生效之日起10日内赔偿洛阳映德照明设备安装有限公司经济损失500万元；三、河南亚明照明科技有限公司于判决生效之日起10日内支付洛阳映德照明设备安装有限公司律师代理费用60000元；四、驳回洛阳映德照明设备安装有限公司的其他诉讼请求。如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费53800元，保全申请费5000元，鉴定评估费2000元，共计60800元，由洛阳映德照明设备安装有限公司负担8878元，河南亚明照明科技有限公司负担51922元。二审中，双方当事人对一审查明事实均无异议，本院对一审查明的事实予以确认。另查明：二审审理中，河南亚明公司提出其向洛阳映德公司供应了5000块灯具模块，洛阳映德公司仅交付了2000套成品灯具，剩余的3000套灯具模块应予返还。洛阳映德公司认可灯具模块使用了2000套，剩余的3000套可由河南亚明公司另案诉讼或自行取走，但相关的运费应由河南亚明公司承担。另，河南亚明公司称不再主张继续履行合同，同意解除合同。本院认为，2017年8月12日河南亚明公司与洛阳映德公司签订《购销合同》，在履行合同的过程中，洛阳映德公司已经按照合同约定交付2000套产品，河南亚明公司已支付货款7316800元，后因通辽市大青沟地质公园路灯工程因其他原因停工，致使剩余的3000套产品无法继续履行，洛阳映德公司主张解除合同，河南亚明公司亦同意解除合同，故一审判决解除上述合同，予以维持。根据双方合同约定，产品每套价值3272元，洛阳映德公司已实际交付的2000套产品货款应为6544000元，河南亚明公司已实际支付货款7316800元，多支付了772800元。由于双方均同意解除合同，已经履行的2000套产品已实际交付，货款也已经支付完毕，双方对此均无异议；剩余的3000套产品终止履行。故在合同解除后，河南亚明公司多支付的货款772800元，洛阳映德公司应予以返还。由于河南亚明公司的违约行为致使双方合同解除，洛阳映德公司主张河南亚明公司赔偿经济损失，于法有据，应予支持。关于损失的具体数额，经洛阳映德公司申请，一审法院委托，对于涉案产品的市场单价进行评估，根据评估机构做出的评估意见，剩余未履行的3000套马头琴路灯（灯杆除外）价值为9099000元，一审法院根据评估价格、双方合同约定的单价、总金额、并综合考虑市场变化、扣除货物残值等因素，酌定洛阳映德公司的损失数额为5000000元，并无不当。故河南亚明公司应支付洛阳映德公司经济损失5000000元，洛阳映德公司应返还河南亚明公司多支付的货款772800元，扣除772800元之后，河南亚明公司应再支付洛阳映德公司4227200元。关于河南亚明公司要求洛阳映德公司返还剩余3000套模块的主张，洛阳映德公司同意由河南亚明公司自行取回或另行主张，因双方对于模块的返还无明确约定，一审中河南亚明公司亦未主张，二审中双方就此未能达成调解，双方可另行解决。综上所述，河南亚明公司的上诉请求部分成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）、（二）项规定，判决如下：一、维持河南省偃师市人民法院(2018)豫0381民初3504号民事判决第一项、第三项及一审受理费、保全费、鉴定评估费负担部分；二、变更河南省偃师市人民法院(2018)豫0381民初3504号民事判决第二项为：河南亚明照明科技有限公司于本判决生效之日起10日内赔偿洛阳映德照明设备安装有限公司经济损失4227200元；三、撤销河南省偃师市人民法院(2018)豫0381民初3504号民事判决第四项；四、驳回洛阳映德照明设备安装有限公司的其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审案件受理费53800元，由上诉人河南亚明照明科技有限公司负担50000元，被上诉人洛阳映德照明设备安装有限公司负担3800元。本判决为终审判决。审判长  王惠谦审判员  王 睿审判员  蔡美丽二〇二〇年三月四日书记员  王洋洋