吉林省松原市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）吉07民终49号 上诉人（原审被告）：松原市星泰房地产开发有限公司住所地：吉林省松原经济技术开发区。 法定代表人：郭云川，董事长。 委托诉讼代理人：赵成，吉林新锐律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：王艳杰，女，1965年10月16日出生，汉族，住吉林省松原市。 委托诉讼代理人：曲文学，吉林省松原市三江法律服务所，法律工作者。 上诉人松原市星泰房地产开发有限公司（以下简称星泰房地产公司）因与被上诉人王艳杰买卖合同纠纷一案，不服松原市宁江区人民法院（2019）吉0702民初5156号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月13日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人星泰房地产公司的委托诉讼代理人赵成，被上诉人王艳杰及其委托诉讼代理人曲文学到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 星泰房地产公司上诉请求：撤销松原市宁江区人民法院作出的（2019）吉0702民初5156号民事判决，改判驳回王艳杰的诉讼请求或发回重审；上诉费由王艳杰负担。事实和理由：根据合同约定及法律规定，星泰房地产公司未办理产权登记非因自身原因所导致，不构成违约。一审法院认定事实不清，适用法律错误。一、逾期将办理权属登记的资料报产权登记机关备案，星泰房地产公司无过错，根据双方合同约定不应承担违约责任。双方签订的《商品房买卖合同》已在不动产登记机关备案，系双方真实意思表示。该合同系建设部门制定的合同文本，并不是星泰房地产公司自行制定反复使用的格式合同。该合同第十五条约定“出卖人应当在商品房交付使用后，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第3项处理.....2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的0.5%向买受人支付违约金；3.协商解决”。依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任。”上述法律规定及合同条款均明确，只有因星泰房地产公司自身原因导致被上诉人不能如期取得房屋产权证书的，才需承担延期办证的违约责任，承担的是过错责任。根据“谁主张谁举证”原则，被上诉人无法举证证明星泰房地产公司对于其未能如期取得房屋权属证书存在过错，被上诉人应当承担举证不能的不利后果。第一，星泰房地产公司按照备案流程办理备案手续。根据星泰房地产公司所提交的松原市经济技术开发区于2019年5月20日作出《关于松原大禹·塞维利亚小区办理竣工验收备案证问题的情况说明》。该说明确认以下事实：1.大禹塞维利亚项目建设期间所需证照均按规定办理并取得；2.2012年6月至2014年4月，大****一、二、三期陆续取得规划验收合格证；3.2012年至2014年建设局分别对一、二、三期工程进行了验收，但因施工单位正在申请消防验收，故建设局未发放备案证；4.2014年7月7日，星泰房地产公司取得消防备案证，因松原市2013年10月份新的审批要求（《研究人防结建联审联批问题》的会议精神），大禹塞维利亚小区不满足竣工备案条件，建设局未出具竣工验收备案证；5.直至2017年7月13日，星泰房地产公司完善新审批要求后才取得备案证。上述事实足以说明星泰房地产公司按照备案流程积极办理备案登记，逾期备案星泰房地产公司主观无过错。第二，逾期办证是因部分业主违建造成的，星泰房地产公司没有过错，该责任不应由星泰房地产公司承担。根据松原市自然资源局的《国有建设用地验收审批会审表》“别墅区内合法建筑市规划局经济技术开发区分局已验收合格”和《建设用地联合验收单》“****小区内，别墅区存在较多私搭乱建违章建筑。考虑小区内违章建筑是业主个人所为，并非房地产开发企业违规建设，建议对小区整体土地使用权验收，出具整体验收手续，同时明确存在违章建筑房屋不予办理登记手续”，即星泰房地产公司取得竣工备案证后，积极向松原市自然资源局申请最终土地验收，因别墅区业主私搭乱建违章建筑，导致国土暂缓验收，并非星泰房地产公司的原因所导致。但经星泰房地产公司多方努力，相关部门最终决定以土地整体验收的方式解决违建问题，对违章建筑房屋不予办理产权登记，故在2019年4月24日土地验收通过并已办理初始登记。星泰房地产公司现有证据证明别墅区业主私搭乱建已被罚款，故因业主私搭乱建导致逾期报送产权资料，星泰房地产公司自身无过错。第三，补缴土地出让金是政策原因，而非星泰房地产公司未缴足原出让金，补缴土地出让金的原因系由于吉林省人民政府2015年对地下空间规划管理重点工作任务要求，并根据松政函[2016]254号《松原市人民政府关于公布实施新一轮松原市城区及乡（镇)基准地价更新结果的通知》文件，确定地下空间建设用地使用权征收土地出让金。星泰房地产公司根据国土部门测绘验收时确定补缴金额，已足额补缴土地出让金。星泰房地产公司提供证据已表明松原市规划局早已对大禹塞维利亚小区验收合格，松原市自然资源局同时认定小区内的违章建筑均系业主个人所为，答辩人没有任何违规建设。所以，补缴土地出让金并非答辩人欠缴、违规建设或违法占地而补缴。二、政府政策变化是导致逾期发放备案证的另一主要原因，星泰房地产公司不应承担责任。一审法院已经查明“2008年6月29日星泰房地产公司取得建设用地规划许可证。2008年11月18日星泰房地产公司取得建设工程规划许可证。2010年7月22日星泰房地产公司取得涉案小区部分建筑物的建筑工程施工许可证。2011年星泰房地产公司取得涉案小区土地使用证。2011年4月7日星泰房地产公司取得商品房预售许可证。”即案涉小区工程已经于2008年取得规划许可证，案涉小区规划已经通过验收。2013年7月10日，星泰房地产公司根据当时政府实际政策实施情况，根据要求向松原经济技术开发区人民防空办公室办公室交纳易地建设费10万元。之后政府政策发生化又要求星泰房地产公司在大禹塞维利亚项目中建设人防工程。但2013年10月起，依据《研究人防结建联审联批问题》的会议精神，松原市自2013年10月份起未予备案的小区无人防工程的不予备案登记，星泰房地产公司完成人防工程建设完成后，于2017年7月13日星泰房地产公司取得备案登记。据此，地下人防新政策（不可抗力）系导致建设局逾期发放备案证的直接原因，并不是星泰房地产公司自身的原因导致逾期办证，根据《合同法》第117条应免除星泰房地产公司责任。三、逾期备案并非星泰房地产公司原因导致，松原市人民政府已经予以认可。依据（松解遗办发[2019]54号）《关于“无籍房”申报和涉及的开发企业限期整改的通知》，2016年松原市解决“无籍房”问题启动以来，共受理了80个小区的“无籍房”申报，松原市政府将49个开发企业列入失信名单，星泰房地产公司不在名单之内。星泰房地产公司虽然没有为案涉小区办理备案登记，但自始没有欠缴土地出让金、税费，也不存在自身的瑕疵问题需要完善验收手续。未能办证的原因并不在于星泰房地产公司，对此政府是予以认可的，此点一审法院未予认可。四、即使支付违约金，在王艳杰受有损失的前提下，违约金应按已付房款的0.5%支付。违约金截止日也应为星泰房地产公司提供的资料报产权登记机关备案之日2019年5月14日。即使星泰房地产公司应当承担违约责任，在王艳杰有证据证明其因逾期办理产权而受有损失的前提下，违约金的计算应按照双方所签订已经备案的《商品房买卖合同》第十五条计算，一审法院未采信该合同以未约定为由适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款明显错误。星泰房地产公司与王艳杰签订商品房买卖合同约定，星泰房地产公司当在商品房交付使用后，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，星泰房地产公司的义务为将办理权属登记需由星泰房地产公司提供的资料报产权登记机关备案。星泰房地产公司已将大禹塞维利亚小区资料报送房产部门，该小区的整体项目所报送的资料也是仅仅是一套，房产部门于2019年5月14日向星泰房地产公司出具“不动产领证回执”即可以说明星泰房地产公司报送的资料合格并受理备案，星泰房地产公司的合同义务已履行完毕。并且星泰房地产公司取得初始不动产权登记证后，王艳杰迟迟不来办理不动产变更登记，因此产生的责任与星泰房地产公司无关。 被上诉人王艳杰辩称：1、双方签订的《商品房买卖合同》交付使用至今，合同是双方真实意思表示，合法有效，星泰房地产公司应协助王艳杰办理转移案涉房屋所有权证书。2、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款第三项规定:“商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同签订之日起90日”，而星泰房地产公司未在法定的时间内办理，属于逾期办证，应当承担相应的违约责任。双方经多次协商，没有达成一致意见，应视为没有约定违约责任、损失金额难以确定。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款规定:“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以参照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”3、****小区不能办理产权证责任完全在于星泰房地产有限公司，不在于政府，并且王艳杰没有阳光房，没有违章建筑，没能办理产权证与土地验收无关。4、星泰发地产开发公司提供的松原经济技术开发区建设局出具的《情况说明》证实了星泰公司新建防空地下室未达到防护标准、民用建筑人防专项验收不合格，也证明星泰公司具有过错。5、根据《人民防空工程建设管理规定》第48条、50条的规定，星泰公司不应以松原市出台新规定造成办证时间延误作为免责的理由，星泰公司也无法证明逾期办证非自身原因所致。 王艳杰一审诉称：依法判令星泰房地产公司支付逾期办理房屋产权期间的违约金暂定30000元，以购房款598026.00元为本金，自2014年6月24日至办理产权之日止按中国人民银行同期贷款利率计息。诉讼费用由星泰房地产公司承担。 一审法院认定事实：2013年7月18日原、被告签订商品房买卖合同，被告将其开发建设第41幢3单元607号房面积为145.86平方米以598026的价格出售给原告。商品房买卖合同第十五条约定出卖人应当在商品交付使用后365个工作日内，将办理权属登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能再规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第3项处理：1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起X日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的X％赔偿买受人的损失。2、买受人不退房，出卖人按已付房价款的X％向买受人支付违约金。3、协商解决。2014年3月24日原告办理入住手续。另查明，2008年6月29日被告取得建设用地规划许可证。2008年11月18日被告取得建设工程规划许可证。2010年7月22日被告取得涉案小区部分建筑物的建筑工程施工许可证。2011年4月7日被告取得商品房预售许可证。2011年被告取得涉案小区土地使用证。2017年7月13日涉案小区部分建筑物取得建筑工程竣工工程备案证，该备案证记载涉案小区部分建筑物竣工时间为2011年11月15日。2016年被告取得涉案小区人民防空工程竣工验收备案证书2019年5月20日松原经济技术开发区建设局出具关于松原****小区办理竣工验收备案证问题的情况说明。2019年4月被告建设用地进行联合验收。2019年5月至6月期间被告对涉案小区中6处建筑物办理不动产登记手续。 一审法院认为，原、被告于2013年7月18日签订的商品房买卖合同系双方当事人真实意思表示，合法有效应受法律保护。被告作为商品房买卖合同的出卖人不仅负有交付标的物房屋的占有使用之义务，且应协助移转标的物房屋的所有权与买受人原告，协助买受人原告办理房屋所有权证书的义务，这不仅为出卖人的合同义务，也是法定义务。双方当事人签订的商品房买卖合同第十五条约定，被告应当在商品房交付使用后365个工作日内，原告于2014年3月24日办理入住手续，因被告未在商品房买卖约定的时间内办理，属于逾期办证，应当承担相应的违约责任。关于如何承担违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生损失赔偿额的计算方法。”本案中双方当事人签订的合同中约定逾期办证处理方式为“协商处理”，但经双方当事人多次协商没有达成一致意见，买受人不能因此丧失了法定固有的权利，应视为没有约定违约责任且损失数额难以确定。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款规定：“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以参照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。”原告于2014年3月24日办理入住手续，原告于2019年7月10日提起诉讼，被告抗辩原告的请求超过诉讼时效，故被告应自2016年7月10日起至办理产权证资料备案之日为止按年利率支付给原告房屋逾期办证的违约金。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第四十条、第四十一条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，第一百三十条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，判决：被告松原市星泰房地产开发有限公司于本判决生效后立即给付原告王艳杰逾期办证违约金，自2016年7月10日起至办理产权证资料备案之日止，以购房款598026元为基数按照年利率6％计算的利息。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费275元，由被告负担。 本院二审期间,当事人围绕上诉请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。二审查明的其他事实与一审认定的事实基本一致。二审查明的其他事实与一审认定的事实基本一致。 本院认为，本案争议焦点为：王艳杰未能取得房产证是否因星泰房地产公司存在违约行为所致。王艳杰与星泰房地产公司签订的《商品房买卖合同》内容不违反法律强制性规定，双方在平等、自愿基础上协商确定，合法有效，合同缔约双方应各自行使权利并应承担义务。依据《商品房买卖合同》约定，星泰房地产公司应将办理权属登记所需资料报产权登记机关备案，目的之一是为了买受人及时取得物权登记证书。王艳杰未能如期取得《房屋所有权证书》的事实存在。 关于星泰房地产公司主张未办理产权登记非因自身原因所导致的问题。星泰房地产公司提供的松原经济技术开发区建设局出具的《情况说明》，证明其履约中无违约行为，但从《情况说明》载明内容理解其文意，“星泰房地产公司未及时办理审批手续，一是因为2012年5月至2014年11月无《建设工程竣工验收消防备案凭证》，二是因为开发企业新建防空地下室未达到防护标准或民用建筑人防专项验收不合格……导致2017年7月份后才将人防工程相关手续办理完毕，松原经济技术开发区建设局给予出证。”无论2013年本市是否下发新的政策性规定，依据《人民防空工程建设管理规定》第四十八条规定“按照规定应修建防空地下室的民用建筑，因地质、地形等原因不宜修建的，或者规定应建面积小于民用建筑面积首层建筑面积的，经人民防空主管部门批准，可以不修建，但必须按照应修建防空地下室面积所需造价缴纳易地建设费，由人民防空主管部门统一就近易地修建。防空地下室易地建设费的收取标准，由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同财政、人民防空主管部门按照当地防空地下室的造价制定。”《人民防空工程建设管理规定》第五十条规定“任何部门和个人无权批准减免应建防空地下室建筑面积和易地建设费，或者降低防空地下室防护标准。”可知，星泰房地产公司作为开发企业，无论建设防空地下室亦或缴纳易地建设费，均为其法定义务，不能因政府的政策性文件改变工程质量或缴费时间节点等，如本市新规定出台之时星泰房地产公司各项工程均达标，即不会造成因出台新规导致迟延办证的后果。因此，星泰房地产公司以松原市出台新规定造成办证时间延误作为免除责任的理由不能成立。星泰房地产公司二审提交的《2019松原市不动产权第00**号不动产登记证》、《松原市不动产登记中心关于大禹塞维利亚小区业主办理产权问题的请示》和《关于对大禹塞维利亚小区违章建筑予以认定的请示》三份证据亦不能作为免除责任的理由，本院不予支持。星泰房地产公司主张依据《关于“无籍房”申报和涉及的开发企业限期整改的通知》主张其不在失信开发企业名单之内，此证据与未办理产权证照违约行为无关联性，不予采信。关于逾期办证违约金的计算问题。经查本案备案的《商品房买卖合同》第十五条并未约定违约金的计算方法，故一审法院判决以购房款598026元为基数按照年利率6％支付利息并无不当，但利息计算截止日期应确定为星泰房地产公司所提供的资料具备办理房地产权属证书之日。 综上所述，星泰房地产公司的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费550元，由松原市星泰房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  牟凤桐 审判员  邰伟丽 审判员  王丽丽 二〇二〇年三月三十日 书记员  高松松