广西壮族自治区龙州县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂1423民初126号 原告：龙州县艺涵装饰设计工作室，住所地广西壮族自治区崇左市龙州县龙州镇独山机耕路31号龙州国际小区12-12、13、15号商铺，统一社会信用代码92451423MA5N61UY17。 经营者：陆艺涵，女，1989年4月27日出生，壮族，广西龙州县人，个体户，户籍所在地广西壮族自治区崇左市龙州县，现住龙州县。 委托诉讼代理人：黄新民，崇左市龙州县法律服务所法律服务工作者。 被告：李梦诗，女，1990年8月4日出生，壮族，广西龙州县人，个体户，户籍所在地广西壮族自治区崇左市龙州县，现住龙州县。 委托诉讼代理人：孔德驰，广西志遥律师事务所专职律师。 原告龙州县艺涵装饰设计工作室（以下简称艺涵工作室）与被告李梦诗装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月25日立案后，依法适用简易程序于2019年3月12日公开开庭进行审理，因案情复杂转为普通程序，于2020年3月24日再次公开开庭进行了审理。本案因鉴定扣除审限262天，现已审理终结。 艺涵工作室向本院提出诉讼请求：判令李梦诗向艺涵工作室支付装修工程款137000元。事实和理由：2018年9月5日，艺涵工作室与李梦诗签订《装饰装修工程承包合同》，合同约定李梦诗因在龙水路龙庭一品9栋15#、16#、17#商铺经营“桃花里音乐酒吧”，将酒吧装饰装修工程施工项目承包给艺涵工作室施工，承包方式为包工包料，工期为2018年9月1日至2018年10月20日共50天，工程总造价202000元（以最后实际工程量结算为准），付款方式为签订合同时付款50%，工程进行到一半时支付40%，余款于工程竣工验收交付使用后一次性付清，合同还约定了双方其他权利和义务。合同签订后艺涵工作室依约进场施工，但在施工中由于李梦诗严重违约未依约支付应付款项，导致艺涵工作室资金困难不能进购材料，工程延期至2018年10月30日竣工，经现场核算工程款实际为192000元，并已交付使用，李梦诗已于2018年11月份开业经营，但至今只支付装修款55000元，尚余137000元未付。艺涵工作室经多次催付未果，为此提起诉讼。 李梦诗辩称，一、艺涵工作室未按合同约定履行义务，违约在先。合同签订后，因艺涵工作室未能准时开工，并且装修进度缓慢，2018年10月4日双方协商确认后，将舞台等部分装修工程转交由其他公司进行装修，该部分工程量造价为53025元，应当从艺涵工作室的工程总价中扣减。二、因艺涵工作室未能按照合同约定按时施工，且李梦诗多次对工程质量、装修进度及所使用的装修材料提出异议，应艺涵工作室要求，部分装修材料系李梦诗自己购买，并且李梦诗已向艺涵工作室支付了二楼厨房及一楼卫生间的瓷砖费用8330元。三、双方签订的《装修工程施工合同》未对工程款的付款方式进行约定，艺涵工作室诉称的付款方式没有任何事实及法律依据，其剩余的工程款应当在经双方确认后支付，如双方无法就工程款达成一致，应当在进行司法评估鉴定后再予以确认支付。另外，李梦诗对已支付艺涵工作室的55000元工程款予以确认。本案鉴定费用7030元应由艺涵工作室承担。 艺涵工作室围绕诉讼请求依法提交的证据材料有：（1）《装修工程施工合同》，以证明双方意思真实表示；（2）工程项目报价表及结算表、付款清单，以证明李梦诗尚欠工程款数额；（3）微信聊天截图，以证明艺涵工作室并非进行大部分装修工程后因产生纠纷而退场，招牌及过道装修费用并不包含在《装修工程施工合同》的项目范围内，酒架上的红酒瓶确实由艺涵工作室提供，被拆除的“桃花里”背景墙，施工前已经针对排版、字体等均和李梦诗确认过，后因施工效果与预估有差异，李梦诗决定拆除重建；（4）工程费用支出单据截图，以证明实际工程造价与鉴定意见书结论偏差太大。 李梦诗在举证期限内提交的证据材料有：1、微信聊天记录截图，以证明（1）艺涵工作室施工进度缓慢致使工期严重逾期违约在先，且一直未向李梦诗提供确认装修材料清单；（2）因艺涵工作室施工进度缓慢，经双方协商同意后，李梦诗将部分装修项目发包给其他公司施工；（3）艺涵工作室承认装修工程由几个大项目不是由其完成，装修款应减少几万；（4）李梦诗已支付二楼厨房及一楼卫生间的瓷砖款8330元；（5）艺涵工作室承认装修款应当为10多万；（6）因艺涵工作室装修质量问题造成李梦诗开业期间停电造成经济损失；（7）艺涵工作室自己承认装修失误并愿意赔偿损失。2、效果图及照片，以证明（1）经李梦诗多次催促，艺涵工作室才出具一张“桃花里”字组装修效果图，但实际装修效果与其提供的效果图严重不符致使李梦诗返工重新装修；（2）吧台装修实际效果与其提供的效果图严重不符，致使李梦诗返工重新装修。3、装修材料采购截图，以证明李梦诗返工重新装修的施工材料一部分由李梦诗自己购买，其余由其他公司购买并装修。4、送货单，以证明艺涵工作室聘请外人为李梦诗装修水电，但因其购买的线路长度不足无法施工，李梦诗为加快装修进度先行向装修工人垫付购买线路款770元，装修手工费2800元。5、施工结算明细单、业务单、欠款协议，以证明艺涵工作室施工进度缓慢，以双方协商同意后，李梦诗将部分装修项目发包给其他公司施工项目清单及费用。6、发货清单、安全门订货单、送货单、微信转账记录，以证明除已支付的装修款外，李梦诗于2018年11月29日又支付3330元、2018年12月19日支付5000元，属于二楼厨房及一楼卫生间的瓷砖款。7、微信转账记录，以证明李梦诗于2018年9月20日向艺涵工作室支付480元垃圾清理费。 本案审理过程中，李梦诗于2019年6月24日申请对案涉工程量及其造价进行鉴定。受委托机构广西五衡建设咨询有限公司于2020年3月6日出具《工程造价鉴定意见书》，结论为双方共同确认的工程量造价为123557.77元，双方未共同确认的工程量造价为2299.39元。 经过开庭质证，李梦诗对艺涵工作室提交的《装修工程施工合同》无异议，对双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 对有争议的证据，双方当事人的质证意见和本院的认定意见如下：一、对于艺涵工作室提交的其他证据材料，李梦诗认为工程项目报价表及结算表、付款清单系对方单方制作，没有经其核对确认，其只认可已支付给艺涵工作室6万元工程款；微信聊天截图与本案无关联性，与事实不符；工程费用支出单据截图系艺涵工作室的单方行为，其不予认可。本院认为，工程项目报价表及结算表、付款清单未经李梦诗签字认可，其真实性不能确认，故不予采纳；微信聊天截图及工程费用支出单据截图无其他有效证据印证，其真实性不能确认，故不予采纳；二、对于李梦诗提交的证据材料，艺涵工作室认为微信聊天记录截图的大部分内容被篡改，对其真实性不认可；效果图照片、装修材料采购截图、送货单不符合事实，不予认可；施工结算明细单、业务单、欠款协议是其他广告公司所做，与本案无关；发货清单、安全门订货单、送货单、微信转账记录该部分款项是艺涵工作室代垫支后李梦诗支付的款项，清理费部分亦是开工前李梦诗必须清场产生的费用，均不在本案工程结算范围内。本院认为，微信聊天记录截图、效果图照片、装修材料采购截图、送货单、发货清单、安全门订货单、送货单、微信转账记录均无其他有效证据加以印证，其真实性不能确认，故不予采纳；施工结算明细单、业务单、欠款协议与本案无关联性，本院不予采纳。三、对于《工程造价鉴定意见书》，李梦诗认可其鉴定结论，但认为其中部分项目并非由艺涵工作室施工制作，部分款项也已支付，应从总价款中扣减；艺涵工作室认可鉴定书的工程量结论，但对其价款不认可，认为其中的隐蔽工程未能作出鉴定。本院认为，该鉴定意见书是具有专业资质的鉴定机构所作出的审查意见，其中的工程量亦由双方当事人当场核实，内容客观真实，与本案相关联，本院予以采纳。双方当事人的质证意见不成立，不予采纳。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年9月5日，李梦诗作为甲方，艺涵工作室作为乙方，双方签订《装饰装修工程承包合同》，约定李梦诗因在龙州县龙州镇龙水路龙庭一品9栋15#、16#、17#商铺经营“桃花里音乐酒吧”，将门店装饰装修工程施工项目发包给艺涵工作室施工，承包方式为包工包料，工期自2018年9月1日至2018年10月20日共50天，工程总造价为202000元，工程增减项目经双方签字同意后，按实际工程量结算，未明确约定工程款支付方式；其中对于违约责任，约定“未经办理竣工验收手续，甲方擅自进场使用，视作验收合格，当即结算工程款”，未明确约定其他违约责任。合同签订后，艺涵工作室依约进场施工，后因工程款支付及工程进度问题，双方产生纠纷，艺涵工作室于2018年10月4日退场，李梦诗将后续工程交由第三方继续施工，2018年11月10日竣工，次日投入使用。李梦诗仅于2018年10月向艺涵工作室支付工程款55000元，其余工程款一直未结算和支付，艺涵工作室为此提起诉讼。诉讼过程中，李梦诗于2019年6月24日申请对案涉工程量进行鉴定，为此预付鉴定费7030元。受委托机构经现场勘查后，于2020年3月6日出具《工程造价鉴定意见书》，结论为：双方共同确认的工程量造价为123557.77元，其中包含李梦诗原有排风管道系统（DN110）490.34元；双方未共同确认的工程量造价为2299.39元。 本案的争议焦点为：一、李梦诗尚应付给艺涵工作室多少工程款；二、艺涵工作室应否承担工程逾期违约责任；三、鉴定费应由谁承担。 本院认为，李梦诗与艺涵工作室签订的《装饰装修工程承包合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应按照合同约定全面履行义务。艺涵工作室进场部分施工结束后，李梦诗未经结算进场使用，依照合同约定视为验收合格，李梦诗应支付相应工程款。案涉工程经鉴定，扣减原有排风管道系统（DN110）490.34元，双方共同确认的工程量实际造价为123067.43元；双方未共同确认的工程量部分，未经合同确认，也未按合同约定经由双方签字同意增加工程量，该部分工程价款不能确认，故本院不予支持。综合上述意见，李梦诗应向艺涵工作室支付工程款123067.43元，扣除已支付的55000元，李梦诗尚应付68067.43元；艺涵工作室主张的工程款超出部分无事实和法律依据，本院不予支持。李梦诗主张艺涵工作室施工逾期违约，以及已支付其他工程款项或扣减相应工程项目款项，因未提供其他有效证据佐证，故不予支持。对于鉴定费7030元，本院结合本案实际情况，酌情认定艺涵工作室承担3500元，李梦诗承担3530元。以上款项两相抵扣后，李梦诗尚应向艺涵工作室支付款项64567.43元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下： 一、李梦诗向龙州县艺涵装饰设计工作室支付尚余工程款项64567.43元； 二、驳回龙州县艺涵装饰设计工作室的其他诉讼请求。 上述金钱给付义务，义务人应于本案判决生效之日起二十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限内最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费3040元，由龙州县艺涵装饰设计工作室负担1530元，由李梦诗负担1510元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于崇左市中级人民法院。 审 判 长  黄立光 人民陪审员  冯 哲 人民陪审员  黄五星 二〇二〇年三月三十日 法官 助理  苏香花 书 记 员  黄玥宁 附相关法律条文和司法解释： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。