北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0105民初87723号原告:沈阳深博科技有限公司，住所地沈阳市铁西区建设东路35号（2407）。法定代表人：李春侥，执行董事。委托诉讼代理人：赵巍，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。被告：荣成市万世得实业有限公司，住所地荣成市荷田东路89号。法定代表人：李海欣，经理。委托诉讼代理人：关赟，男，1969年12月13日出生，汉族，该公司员工。原告沈阳深博科技有限公司（以下简称深博公司）与被告荣成市万世得实业有限公司（以下简称万世得公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。深博公司委托诉讼代理人赵巍、万世得公司委托诉讼代理人关赟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。深博公司向本院提出诉讼请求：1、要求万世得公司支付货款168000元以及逾期利息（以168000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2017年12月7日计算至实际支付完毕之日止）；2、要求万世得公司支付质保金84000元及逾期利息（以84000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2018年10月26日计算至实际支付完毕之日止）。事实和理由：2017年2月21日，深博公司与万世得公司签订了《总装车间工具采购合同》，约定万世得公司自深博公司处购买手动工具、气动冲击扳手等货物，合同总价为840000元。付款方式为，合同签署完成后万世得公司支付合同总价款的30%，发货前支付合同总价款的40%，验收合格且相关资料完备的30个工作日内支付合同总价款的20%，标的物在质量保证期内运转正常支付合同总价款的10%。合同签订后，深博公司积极履行合同义务，按照约定将全部货物于2017年9月13日、10月26日送至万世得公司且正常运行。目前质量保证期已过，但万世得公司尚欠20%的货款以及10%的质保金。因此，深博公司起诉要求万世得公司支付剩余合同款以及逾期利息。万世得公司辩称：首先，根据合同约定，我公司支付20%的前提是设备验收合格，但设备至今未验收，不具备付款条件。其次，深博公司未按照合同约定交货，迟延交货198天，需承担违约金24.36万元。第三，因设备未进行验收，质量保证期还没有开始计算，质量保证金不应退还。本院经审理查明：2017年2月8日，万世得公司作为甲方与乙方深博公司签订《总装车间工具采购合同》，约定乙方负责万世得公司总装车间工具的供货，合同总价84万元；合同标的物质量保证期为12个月，从双方签署最终验收报告之日起计算。合同第七条约定了付款方式，在双方签署完合同后，甲方向乙方支付25.2万元；乙方发货前，甲方向乙方支付33.6万元；甲方对设备终验收合格，且相关的资料完备（包括提供终验收报告等）30个工作日内，甲方向乙方支付16.8万元；合同标的物在质量保证期内运转正常，且乙方按照双方签署的合同条款履行期义务，在质量保证期满30个工作日内甲方向乙方支付8.4万元。第八条约定交货时间为合同签署且生效后45日历日。第9.1条约定，合同标的物乙方发货前将预计的发货时间通知甲方，在得到甲方的确认后准备发货。第14.2条约定，乙方在工具全部送到业主指定的地点后进行自检，满足批量生产5000台或批量生产三个月后（以先到为准）提出正式的申请，进行验收。业主现场测试合格即可。第16.1条约定，甲方逾期付款的，交货期相应延长。第16.3条约定，由于乙方的原因，乙方不能按合同规定的期限交付，乙方应付延期交货违约金。甲方若同意推迟交货期或按进度节点交付，乙方须同意付款银行在支付进度货款时扣除违约金。违约金率按每七天合同金额的1%计算，不满七天以七天计算。如超过合同规定交货期30天后仍不能交货，甲方有权撤销合同，而乙方仍须立即付给甲方上述违约金并返回合同中规定的已付进度货款。万世得公司于2017年3月27日向深博公司支付货款25.2万元，于2017年6月6日支付货款33.6万元。深博公司分别于2017年9月13日、2017年10月26日向万世得公司交付了全部货物。深博公司称其在万世得公司支付第二笔款项后积极联系发货，但万世得公司称没有生产不着急使用，让深博公司9月份再发货。万世得公司对此予以否认。2018年3月19日，深博公司向万世得公司发送电子邮件，要求万世得公司支付第三笔合同款16.8万元。万世得公司于2018年3月20日回复称目前的情况不满足验收条款，无法办理付款申请。2018年3月22日，深博公司询问万世得公司批量生产的时间如何界定以及何时才能批量生产，并指出产品都是正常的标准产品，在使用过程中配合很好，要求万世得公司出具验收报告。庭审中，万世得公司称因汽车行业不景气，在收到设备后一直没有批量生产，2019年7月份终端用户曾生产过，但始终未达到批量生产五千台的要求。本院认为：本案的争议焦点之一为万世得公司第三笔款项及质保金的付款期限是否已经届满。虽然双方在合同中约定第三笔款项应当在验收合格之后支付，而验收以批量生产5000台或批量生产三个月（以先到为准）为前提，但自深博公司交付货物至今已经两年多，超过了合理的检验期限，而万世得公司作为掌握生产情况的一方未提交充分的证据证明因不可归责于万世得公司的客观原因，验收前提一直未满足。因此，本院考虑深博公司提出验收申请的时间以及所供货物的类型等因素，酌定检验期为6个月，也即货物在2018年4月25日验收合格。目前，第三笔款项及质保金的付款期限均已届满，深博公司要求万世得公司支付，于法有据，本院予以支持。关于逾期付款的违约金，根据本院认定的验收合格时间，万世得公司第三笔款项的应付款日期为2018年6月7日之前，质保金应付款日期为2019年6月6日之前，故本院将两笔款项逾期利息的起算时间调整至应付日期之次日。自2019年8月20日起，中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，取而代之的是全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，故本院对2019年8月20日之后的利息计算标准予以调整。关于深博公司是否存在逾期发货的违约行为，根据合同约定，深博公司在万世得公司延期付款的情况下可以延期发货。因万世得公司支付第二笔款项是在2017年6月6日，深博公司发货时间即便做相应延长，其在2017年10月26日交货也已经构成延期。深博公司称2017年9月才开始交货是基于万世得公司的要求，但未对此提交证据。而且，合同约定万世得公司在发货前交纳第二笔款项即可，若万世得公司要求深博公司延期发货，其无需在2017年6月付款。因此，本院对深博公司的抗辩不予采纳，深博公司应当承担延期交货的违约责任。本院考虑合同履行情况、万世得公司实际损失情况等因素，酌定深博公司承担违约金数额为8000元。该笔违约金，本院在万世得公司应支付的第三笔款项中抵扣。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七条之规定，判决如下：一、被告荣成市万世得实业有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告沈阳深博科技有限公司货款十六万元以及2018年6月8日至2019年8月19日的逾期付款利息（以十六万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；二、被告荣成市万世得实业有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告沈阳深博科技有限公司质保金八万四千元以及2019年6月7日至2019年8月19日的逾期付款利息（以八万四千元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；三、被告荣成市万世得实业有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告沈阳深博科技有限公司自2019年8月20日至实际付清二十四万四千元之日止的逾期付款利息（以二十四万四千元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；四、驳回原告沈阳深博科技有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定期间履行给付金钱的义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2660元，由原告沈阳深博科技有限公司负担180元（已交纳），被告荣成市万世得实业有限公司负担2480元（原告沈阳深博科技有限公司已垫付，被告荣成市万世得实业有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告沈阳深博科技有限公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  李瑶瑶二〇二〇年三月二十六日书记员  赵洪方