文书内容河南省襄城县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1025民初2501号原告（反诉被告）：许昌起源煤业有限公司，住所地：襄城县煤焦化循环经济产业园。法定代表人：李淑娟，该公司执行董事。委托诉讼代理人：王玉光，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：程宁杰，上海市海华永泰（郑州）律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：佛山丰汇环保工程有限公司，住所地：佛山市禅城区南庄吉利工业园新源二路B座第2仓。法定代表人：贾正文，该公司执行董事。委托诉讼代理人：时保强，广东辰锦律师事务所律师。原告（反诉被告）许昌起源煤业有限公司与被告（反诉原告）佛山丰汇环保工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，2019年7月19日向本院提起诉讼。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告许昌起源煤业有限公司委托诉讼代理人王玉光、被告佛山丰汇环保工程有限公司的委托诉讼代理人时保强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原、被告诉辩争议许昌起源煤业有限公司的诉讼请求：一、判令被告返还原告工程款9890000元，并拆除涉案设备（设备详见清单）；二、判令被告赔偿原告质量不合格违约金3200000元；三、判令被告承担延误工期违约金，以16000000元为基数，按日1‰自2018年12月20日起至判决生效之日止，截止2019年6月20日金额为2912000元；四、判令被告承担未开具全额履约保函违约金500000元；五、判令被告赔偿原告损失7369300元；六、本案的诉讼费用由被告承担。佛山丰汇环保工程有限公司的答辩意见：1、被告方认为原告方构成违约。原告存在未按合同约定支付工程款、土建基础未及时完成、地勘和地质资料未交付的违约行为，同时还存在没有按照合同第五条的甲方责任和义务中的1.2、1.5、1.6这三款约定向被告方提交有关现有窑炉烟气的详细参数、拟建烟气综合治理场地的地勘和地质资料、主厂房总平面布置图和拟建烟气综合治理场地的地形图。2、被告方不同意支付原告要求的违约金和损失，因为原告构成违约，并且原告先行解除合同找他人另做涉案工程给被告造成损失，导致被告垫付了巨额资金。佛山丰汇环保工程有限公司的反诉请求：一、赔偿反诉人因解除合同造成的损失3488152.48元（包括被反诉人应该支付的主体工程整体完成后70%的工程款11200000元，已经支付了9890000元，尚欠1310000元，已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料、工人工资以及其他合理费用、签订承包合同的期待利润等12068152.48元，实际垫付了2178152.48元）；二、判令被反诉人返还本属于反诉人公司用于生产经营的工机具（明细附后）；三、判令被反诉人向反诉人支付因资金不到位造成项目延期的违约金4208000元（以16000000元为基数，按照日千分之一自2018年12月20日起至判决生效之日止，截止到2019年9月11日金额为4208000元）；四、反诉费用由被反诉人承担。许昌起源煤业有限公司的答辩意见：1、主体工程未完工，不存在违约。2、被告证据不能证明存在损失。3、即使存在损失也是被告工期延误造成的，应该自己承担。本院查明的法律事实：2018年8月8日，许昌起源煤业有限公司（甲方）与佛山丰汇环保工程有限公司（乙方）签订许昌起源煤业有限公司焦炉烟气综合治理工程承包合同一份，双方约定：一、工程概况，1、工程名称：许昌起源煤业有限公司100000Nm3/h烟气治理工程。2、工程地点：许昌起源煤业有限公司厂内。二、承包方式和内容，乙方承担本工程的设计、施工、设备采购安装、调试等全过程（土建除外），详细工程内容见技术协议。三、合同金额及支付方式，1、合同金额为人民币：壹仟陆佰万元整（￥：1600万元整）（含16%增值税发票）；2、甲方在合同签订同时乙方开具履约保函后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为工程预付款，合同生效；3、人员、工机具及主体材料（主塔、反应器及罐体）进场经甲方确认无误后，甲方须在7个工作日内向乙方支付合同总金额的30%工程款；4、主体工程整体完成，甲方须再向乙方支付合同总金额10%的进度款；5、调试达到约定的技术参数后，甲方须再向乙方支付合同总金额10%的进度款；6、工程完工，提交竣工资料和竣工图纸、竣工结算报告，完成技术交接、培训且提供已付总金额的增值税发票并经甲方确认验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%验收款；7、剩余10%作为质量保证金，甲方在验收合格一年后15个工作日内一次性付给乙方；8、乙方按合同总价的20%即人民币叁佰贰拾万元整（￥：320万元整）开具履约保函作为合同的履约保证金。五、甲乙双方责任和义务，1、甲方责任和义务。1.2提供主厂房总平面布置图和拟建烟气综合治理场地的地形图。1.4负责工程土建、并按乙方提供的图纸施工；1.5提供现有窑炉烟气的有关详细参数；1.6提供拟建烟气综合治理场地的地勘和地质资料。2、乙方责任和义务，2.1合同签订后10日内，承包方向建设单位提供整个脱硫系统载荷数据及土建图纸；建设单位开始土建施工。2.6负责工地安全，负责工程物资的保管及未交工已完工程成品保护，如丢失、损坏自行承担。负责施工场地的整洁，按建设单位指定区域堆放物品，及时清理土方、施工垃圾。六、工程工期，总工期为120个日历日（合同生效之日计），在施工期间，由于不可抗力因素（如：台风、雷雨、地震等自然灾害）或由于甲方原因停误工所造成的工期延误，工期相应顺延。八、违约责任，1、因承包方原因造成项目延期完工的，逾期一天，每天赔偿给建设单位总金额的1‰作为违约金，直至调试符合合同约定技术参数时止；2、因建设单位资金不到位等原因造成项目延期完工的，逾期一天，每天赔偿给承包方单位总金额的1‰作为违约金。4、因甲方原因造成项目停止，乙方可要求甲方按照项目已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料以及其他合理费用予以赔偿。2018年9月7日，佛山丰汇环保工程有限公司与山东金柯工程设计有限公司签订关于许昌起源煤业有限公司焦炉烟气脱硫脱硝除尘综合治理项目建设工程设计服务合同。合同约定：。第六条，设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。6.2设计人于合同生效后10个工作日内向发包人提供塔基础施工图（含电子版总平面图）。6.3设计人于设计合同生效后15个工作日内向发包人提供塔设备施工图、设备订货条件。6.4设计人于合同生效后20个工作日内向发包人提供仪表订货资料。6.5设计人于合同生效后30个工作日内向发包人提供电气订货资料。6.6设计人于合同生效后60个工作日内完成全部设计图纸。第七条，费用，经双方协商确定，本合同的服务费为人民币壹拾伍万元整（￥150000.00元）。第八条，支付方式，8.1本合同签订后3日内，发包人支付人民币伍万元整（￥50000.00元）作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2区域总图、管道及仪表流程图（发包人确认版）、设备布置图（发包人确认版）、设备订货资料、电气订货图、仪表订货资料交付给发包人，发包人支付人民币伍万元整（￥50000.00元）。8.3设计人完成全部施工图时，发包人支付人民币伍万元整（￥50000.00元）。许昌起源煤业有限公司于2018年8月21日、2018年11月22日、2018年12月26日分别支付4890000元、2000000元、3000000元。2018年8月28日佛山丰汇环保工程有限公司提供1600000元的履约保函。2018年11月1日的项目进度表显示：工程进度：1、脱硝塔反应器预制完成等待吊装就位；（已吊装就位）2、脱硝塔钢架预制完成等待吊装就位；（已吊装就位）3、脱硝塔烟道预制完成等待吊装就位；（2018.12.2）/预计时间4、脱硫塔主体材料到场正在制作；（2018.12.10）/预计时间5、脱硫塔钢架材料到场正在制作；（2018.11.30）/预计时间6、脱硫塔烟道材料到场正在制作；（2018.12.25）/预计时间7、布袋除尘器材料到场正在制作；（2018.12.17）/预计时间。乙方（佛山丰汇环保工程有限公司）负责人郭光义签字并备注“根据现场施工进度，同意先支付10%工程款”。2019年3月24日的项目进度表显示：工程进度：1、脱硝塔反应器、钢架、烟道、催化剂已安装到位。2、脱硫塔反应器、钢架、烟道已安装到位。3、除尘器主体、附属设备安装就位。4、废灰库主体、钢架、附属设备已安装就位。5、石灰库主体、钢架、附属设备已安装就位。6、水泵、风机已安装就位。7、烟道除引风机后端未连接其他部位均安装就位（引风机后端冷调完成后对接）。8、DCS柜到货未安装（不具备安装条件）具备条件后2天完成。9、供料风机2台到货未安装（基础不具备安装条件）。10、所有仪表、桥架已到货预计15天安装完成。11、高压变频器、低压配电柜未到货（不具备安装条件）到货后5天安装完成。12、电缆未到货（不具备安装）到货后5天敷设完成。13、一个星期具后备临时电源分系统调试。甲方（许昌起源煤业有限公司）负责人签字：高压变频，低压柜，布袋除尘、电缆未到货，项目进度90%，具备全部试车条件约需20天左右。乙方（佛山丰汇环保工程有限公司）负责人郭光义于2019年3月25日签字“以上情况属实”。佛山丰汇环保工程有限公司自认于2019年4月1日单方停工。许昌起源煤业有限公司该涉案工程负责人之一是罗浩明，佛山丰汇环保工程有限公司该涉案工程负责人是郭光义。佛山丰汇环保工程有限公司在涉案工程施工过程中通过微信曾向罗浩明催要工程款及催促土建进度。许昌起源煤业有限公司于2019年6月12日向佛山丰汇环保工程有限公司发解除合同通知书，2019年6月17日佛山丰汇环保工程有限公司收到该通知书，佛山丰汇环保工程有限公司在庭审中同意解除与许昌起源煤业有限公司之间签订的合同。许昌起源煤业有限公司自认于2019年6月15日，已安排其他公司继续对涉案工程进行施工，目前该工程较于佛山丰汇环保工程有限公司退场前有增设行为。诉讼过程中，许昌起源煤业有限公司向本院申请司法鉴定。本院分别依法委托河南众惠工程鉴定服务有限公司、河南恒立资产评估事务所予以鉴定。2019年10月31日河南众惠工程鉴定服务有限公司作出司法鉴定委托不予受理通知书，内容为：贵院关于对被申请人佛山丰汇环保工程有限公司承建的许昌起源煤业有限公司焦炉烟气治理工程的运行情况、完工程度、工程质量进行司法鉴定的委托材料收悉。经对委托材料审查，该工程因故未能在当事人双方约定的工期内完成合同约定义务后停工。根据鉴定对证据材料的要求，本机构认为当前不具备鉴定的必备条件，我机构无法就委托事项作出鉴定意见。现决定不予受理。2019年11月5日河南恒立资产评估事务所作出许昌起源煤业有限公司与佛山丰汇环保工程有限公司施工合同纠纷导致产量损失案评估鉴定的退件函，内容为：本机构接到贵院的司法鉴定委托书，对委托的鉴定事项进行了认真分析，根据所提供的鉴定材料显示，申请人要求对2018年12月21日至2019年3月15日期间未能享受豁免错峰生产政策的产量损失进行鉴定。首先，根据河南省2018年10月下发的《河南省重点行业差异化错峰生产指导意见》有关内容的规定，焦化行业需达到GB16171-2012表6规定限值要求且焦炉炉体加罩封闭；熄焦方式为干熄焦才可享受豁免类政策。由于未提供工程施工合同，合同内容是否约定了工程完工即可达到享受豁免政策条件的相关条款是本次鉴定的关键。另外，产量损失鉴定较为复杂，需要申请人提供大量的客观、真实的生产经营辅佐材料，如：原材料（煤）耗用量进出库记录；电业部门出具的生产用电量凭证；焦炭的销售情况等，而现有材料仅为申请人的内部生产记录表（推焦计划表、炉加热记录表），部分生产记录无日期、无在岗工作人员签字，生产管理不规范，提供的材料无法采用。最后，产量损失的确认最终需要量化，但焦炉产焦量会因碳化室装煤的多少、煤饼水分的不同而不同，需要申请人提供更为详细的生产工艺及焦炉的参数指标信息等。根据评估鉴定对证据材料的要求，本机构认为当前不具备评估鉴定的必备条件。2019年8月23日，许昌起源煤业有限公司向本院申请财产保全，本院于2019年8月26日依法作出（2019）豫1025民初2501号民事裁定书，将佛山丰汇环保工程有限公司在中国农业银行股份有限公司佛山南庄支行账号为44×××28的银行存款5900000元予以冻结，冻结期限为一年。二、将佛山丰汇环保工程有限公司在许昌起源煤业有限公司处的机械设备（以查封清单为准）予以就地査封，查封期限为二年。许昌起源煤业有限公司交纳案件申请费5000元。本院判决理由和结果本院认为：2018年8月8日，许昌起源煤业有限公司（甲方）与佛山丰汇环保工程有限公司（乙方）签订许昌起源煤业有限公司焦炉烟气综合治理工程承包合同一份，许昌起源煤业有限公司于2019年6月12日向佛山丰汇环保工程有限公司发出解除合同通知书，2019年6月17日佛山丰汇环保工程有限公司收到该通知书，且佛山丰汇环保工程有限公司在庭审中同意解除与许昌起源煤业有限公司之间签订的合同。故本院确认双方之间签订的许昌起源煤业有限公司焦炉烟气综合治理工程承包合同于2019年6月17日予以解除。关于许昌起源煤业有限公司要求佛山丰汇环保工程有限公司返还工程款9890000元，并拆除涉案设备的诉讼请求。许昌起源煤业有限公司要求对涉案工程质量进行司法鉴定，根据鉴定对证据材料的要求，本院依法委托的鉴定机构认为当前不具备鉴定的必备条件，依据现有证据本院无法认定佛山丰汇环保工程有限公司已完成的工程是否存在质量问题。另许昌起源煤业有限公司自认于2019年6月15日已安排其他公司继续对涉案工程进行施工，目前该工程较于佛山丰汇环保工程有限公司退场前有增设行为。故本院认为许昌起源煤业有限公司要求拆除涉案设备并返还已付工程款的诉讼请求，证据不足，另现拆除涉案设备势必会继续扩大双方损失，不利于化解双方纠纷且造成资源浪费，故许昌起源煤业有限公司该项诉讼请求，本院不予支持。关于许昌起源煤业有限公司要求佛山丰汇环保工程有限公司赔偿质量不合格违约金3200000元的诉讼请求。许昌起源煤业有限公司认为质量不合格的依据是年产50万吨的焦化厂，需要建设200000Nm3/h的烟气治理工程，而佛山丰汇环保工程有限公司设计的只有100000Nm3/h的烟气治理工程。本院认为因双方签订的合同工程名称为“许昌起源煤业有限公司100000Nm3/h烟气治理工程”，故许昌起源煤业有限公司以此为由要求佛山丰汇环保工程有限公司赔偿质量不合格违约金3200000元的诉讼请求，本院不予支持。关于许昌起源煤业有限公司要求支付延误工期违约金的诉讼请求。因双方合同约定涉案工程的土建施工由许昌起源煤业有限公司负责，土建施工图纸由佛山丰汇环保工程有限公司提供，佛山丰汇环保工程有限公司提供的证据显示在涉案工程施工过程中该公司曾通过微信向许昌起源煤业有限公司涉案工程负责人罗浩明催要过工程款及催促土建进度。现许昌起源煤业有限公司提交的证据不能证明工期延误系佛山丰汇环保工程有限公司单方原因，故对许昌起源煤业有限公司要求支付延误工期违约金的诉讼请求，本院不予支持。关于许昌起源煤业有限公司要求佛山丰汇环保工程有限公司承担未开具全额履约保函违约金500000元的诉讼请求。双方在合同中约定“乙方按合同总价的20%即人民币叁佰贰拾万元整（￥：320万元整）开具履约保函作为合同的履约保证金”，佛山丰汇环保工程有限公司辩称该约定与法律规定相抵触，佛山丰汇环保工程有限公司已经履行了合同总价的10%的履约保函，故佛山丰汇环保工程有限公司不存在违约。依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十八条规定：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。故佛山丰汇环保工程有限公司该辩称符合法律规定，本院予以采纳，许昌起源煤业有限公司要求佛山丰汇环保工程有限公司承担未开具全额履约保函违约金500000元的诉讼请求，本院不予支持。关于许昌起源煤业有限公司要求佛山丰汇环保工程有限公司赔偿损失7369300元的诉讼请求。诉讼过程中，许昌起源煤业有限公司要求对2018年12月21日至2019年3月15日期间未能享受豁免错峰生产政策的产量损失进行鉴定。本院依法委托河南恒立资产评估事务所进行鉴定，该所回复称：首先，根据河南省2018年10月下发的《河南省重点行业差异化错峰生产指导意见》有关内容的规定，焦化行业需达到GB16171-2012表6规定限值要求且焦炉炉体加罩封闭；熄焦方式为干熄焦才可享受豁免类政策。由于未提供工程施工合同，合同内容是否约定了工程完工即可达到享受豁免政策条件的相关条款是本次鉴定的关键。另外，产量损失鉴定较为复杂，需要申请人提供大量的客观、真实的生产经营辅佐材料，如：原材料（煤）耗用量进出库记录；电业部门出具的生产用电量凭证；焦炭的销售情况等，而现有材料仅为申请人的内部生产记录表（推焦计划表、炉加热记录表），部分生产记录无日期、无在岗工作人员签字，生产管理不规范，提供的材料无法采用。最后，产量损失的确认最终需要量化，但焦炉产焦量会因碳化室装煤的多少、煤饼水分的不同而不同，需要申请人提供更为详细的生产工艺及焦炉的参数指标信息等。根据评估鉴定对证据材料的要求，本机构认为当前不具备评估鉴定的必备条件。故在本次诉讼中许昌起源煤业有限公司提交的证据不能证明其损失是否存在、损失的数额以及如果有损失，损失与佛山丰汇环保工程有限公司的关系，故许昌起源煤业有限公司要求佛山丰汇环保工程有限公司赔偿损失7369300元的诉讼请求，本院不予支持。关于佛山丰汇环保工程有限公司反诉要求许昌起源煤业有限公司赔偿其因解除合同造成的损失3488152.48元（包括被反诉人应该支付的主体工程整体完成后70%的工程款11200000元，已经支付了9890000元，尚欠1310000元，已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料、工人工资以及其他合理费用、签订承包合同的期待利润等12068152.48元，实际垫付了2178152.48元）的诉讼请求。诉讼过程中许昌起源煤业有限公司认可佛山丰汇环保工程有限公司已完成工程量为60%，佛山丰汇环保工程有限公司辩称已完成工程量为70%，2019年3月24日的项目进度表中甲方（许昌起源煤业有限公司）负责人签字：高压变频，低压柜，布袋除尘、电缆未到货，项目进度90%，具备全部试车条件约需20天左右。乙方（佛山丰汇环保工程有限公司）负责人郭光义于2019年3月25日签字“以上情况属实”。佛山丰汇环保工程有限公司自认于2019年4月1日单方停工。在鉴定机构无法鉴定工程量的情况下，本院依据2019年3月24日双方签字认可的项目进度表，酌定许昌起源煤业有限公司应支付佛山丰汇环保工程有限公司69%的工程款，即16000000元（合同总金额）×69%－9890000元（已付款）=1150000元，故许昌起源煤业有限公司应再支付佛山丰汇环保工程有限公司工程款1150000元。关于佛山丰汇环保工程有限公司要求的已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料、工人工资以及其他合理费用、签订承包合同的期待利润等损失的诉讼请求，双方合同约定“因甲方原因造成项目停止，乙方可要求甲方按照项目已采购、已加工、已安装的成品、半成品、原料以及其他合理费用予以赔偿”，佛山丰汇环保工程有限公司自认于2019年4月1日单方停工，涉案项目的停工，佛山丰汇环保工程有限公司亦负有责任，现佛山丰汇环保工程有限公司要求按照该约定赔偿损失不符合合同约定，且许昌起源煤业有限公司与佛山丰汇环保工程有限公司之间的合同并未完全履行，佛山丰汇环保工程有限公司在“起源工地成本明细”中亦自认部分货物未进场、未提货、部分货物款项未付清。综上，佛山丰汇环保工程有限公司提交的证据不足以证明该主张，故本院不予支持。关于佛山丰汇环保工程有限公司要求返还本属于该公司用于生产经营的工机具的诉讼请求。因佛山丰汇环保工程有限公司工机具进场时无许昌起源煤业有限公司签字确认，依据双方合同约定，佛山丰汇环保工程有限公司负有“负责工程物资的保管及未交工已完工程成品保护”的责任，现许昌起源煤业有限公司对佛山丰汇环保工程有限公司提交的“许昌起源煤业有限公司脱硫脱硝工程进场工机具清单”不予认可，佛山丰汇环保工程有限公司提交的信邦建设集团有限公司及河南中工国际建设工程有限公司工机具清单仅加盖公司印章，均无出具人签名，另佛山丰汇环保工程有限公司未提交证据证明工机具清单与涉案工程之间的关系，佛山丰汇环保工程有限公司又无其他证据予以证明其主张，故本院以许昌起源煤业有限公司申请财产保全提交的“工具清单”为准，即许昌起源煤业有限公司应按照其申请财产保全时提交的“工具清单”内容将工具返还给佛山丰汇环保工程有限公司。关于佛山丰汇环保工程有限公司要求许昌起源煤业有限公司支付因资金不到位造成项目延期的违约金4208000元（以16000000元为基数，按照日千分之一自2018年12月20日起至判决生效之日止，截止到2019年9月11日金额为4208000元）的诉讼请求。双方签订的合同约定“人员、工机具及主体材料（主塔、反应器及罐体）进场经甲方确认无误后，甲方须在7个工作日内向乙方支付合同总金额的30%工程款”，佛山丰汇环保工程有限公司未向本院提交人员、工机具及主体材料进场经许昌起源煤业有限公司确认的相关证据，本院无法确定该30%工程款应支付的具体时间节点。依据2018年11月1日的项目进度表显示，佛山丰汇环保工程有限公司同意许昌起源煤业有限公司根据现场施工进度先支付10%工程款，本院认为双方在合同履行过程中对付款时间又另有协商。另双方之间的合同未完全履行，涉案工程未完工，现佛山丰汇环保工程有限公司要求依据合同约定“因建设单位资金不到位等原因造成项目延期完工的，逾期一天，每天赔偿给承包方单位总金额的1‰作为违约金”计算因资金不到位造成项目延期的违约金4208000元的反诉请求，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、原告（反诉被告）许昌起源煤业有限公司于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）佛山丰汇环保工程有限公司损失1150000元。二、原告（反诉被告）许昌起源煤业有限公司于本判决生效之日起十日内返还被告（反诉原告）佛山丰汇环保工程有限公司工机具（工机具明细详见判决书后附表）。三、驳回原告（反诉被告）许昌起源煤业有限公司的诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）佛山丰汇环保工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费161156元，反诉案件受理费32837元，财产保全费5000元，共计198993元，由原告许昌起源煤业有限公司负担171060元，被告佛山丰汇环保工程有限公司负担27933元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于许昌市中级人民法院。期满不上诉，则本判决即发生法律效力。当事人必须自觉履行，如一方不履行，对方当事人有权申请人民法院强制执行。当事人应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条中规定的期间内申请执行。逾期不申请，本院将视为放弃权利。审 判 长  安静珂审 判 员  薛宝龙人民陪审员  张亚伟二〇二〇年三月二十六日书 记 员  侯又可            工具清单                  一              序号              名称              规格              单位              数量              备注                  1              定滑轮                                          3                                2              气割                            套              7              含枪、表                  3              焊把线              单根30米              根              17                                4              电缆              185平方              米              150                                5              电缆              50平方              米              130                                6              电缆              30平方              米              80                                7              电缆              25平方              米              30                                8              电缆              16平方              米              75                                9              电缆              6平方              米              70                                10              电缆              1.5平方              米              200                                11              倒链              10吨9米              挂              2                                12              倒链              5吨6米              挂              1                                13              倒链              3吨6米              挂              3                                14              倒链              2吨3米              挂              3                                15              组合脚手架                            付              10                                16              架板              3米*0.4米              块              20                                17              氧气瓶、乙炔瓶                            个              24                                18              大锤                            个              1                                19              手锤                            个              3                                20              角尺                            个              1                                21              钢板尺                            个              1                                22              扳手                            个              1                                23              千斤顶                            个              2                                24              钢板夹                            个              2                                25              灭火器                            个              1                                26              10米卷尺                            个              1                                27              5米卷尺                            个              2                                28              焊钳                            把              5                                29              活扳手                            把              1                                30              1米板夹                            个              1                                31              拐尺                            把              2                                32              手钳                            个              3                                33              30割枪                            把              1                                34              气管                            盘              3                                35              配电箱                            个              1              含空开、电表                  工具清单                  二              序号              名称              数量              单位              备注                  1              台钻              2              台                                2              C02保护焊机              1              台              送丝机2台                  3              空气压缩机              1              台                                4              潜水泵              1              台              消防水管50米                  5              铜焊把线              100              米                                6              铝焊把线              300              米                                7              2芯电缆              150              米                                8              3芯电缆              160              米                                9              4芯电缆              200              米                                10              手拉倒链              2              挂              2t                  11              磨光机              1              台                                12              手枪钻              1              台                                13              扳手              20              支                                14              移动脚手架              6              套                                15              电焊机              1              台                                16              手提电焊机              1              台                                17              仓壁振动器              1              台                    以下空白。            工具清单                  三              序号              名称              规格              单位              数量              备注                  1              直流焊机                            台              17                                2              二氧化碳保护焊机              30米送丝机              台              2                                3              等离子切割机              10米自动爬车              台              1                                4              卷扬机              2吨              台              1                                5              卷板机                            台              1                                6              气泵                            台              2                                7              切割机                            台              1                                8              电动扳手                            个              2                                9              角磨机                                          5                                10              冲击钻                                          1                                11              焊烟净化器                                          2                                12              焊条烘干箱                            台              1                                13              水准仪                                          1                                14              水泵                                          1                                15              不锈钢热水桶                                          1                                16              焊条保温桶                                          3                                17              排气扇                                          1                                18              LED灯                                          3                                19              油漆喷枪                                          1                                20              办公室板房                                          1                                21              工具箱                                          3                                22              3吨叉车                                          1                                23              撬杠                                          3                                24              安全带                                          26                                25              钢板立、平卡子                                          9                    以下空白。            工具清单                  四              序号              名称              规格              数量              单位              合计数量              合计单位              备注                  1              钢管架杆              6米/支              130              支              780              米                                2              钢管架杆              5米/支              100              支              500              米                                3              钢管架杆              4.5米/支              200              支              900              米                                4              钢管架杆              2米/支              8              支              16              米                                5              钢管架杆              1米/支              150              支              150              米                                6              扣件              十字扣件              800              个                                                            7              扣件              接头扣件              100              个                                                            8              扣件              竹耙              100              块                                                            9              钢管架杆              3-4米/支              80              支                                                            10              钢管架杆              1-2米/支              60              支                                                            11              扣件              接头扣件              70              个                                                            12              扣件              木板              20              块                                                            13              电动提升机                            2              台                                                            14              滑轮                            2              台                                                            15              施工电缆                            300              米                                                此附件共4页。二〇二〇年三月二十六日