广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0106民初41103号原告：广州奈狮文化传播有限公司，住所地广州市天河区黄埔大道中260号1403房，统一社会信用代码914401013314058629。法定代表人：古嘉炜，总经理。委托代理人：黄永梅，系广东驰锐律师事务所律师。被告：广州甲乙广告有限公司，住所地广州市天河区珠江东路12号1301房之自编04、05房，统一社会信用代码9144010655238660X7。法定代表人：徐章烨，执行董事。委托代理人：陈冠成，系该司职员。原告广州奈狮文化传播有限公司（以下简称“奈狮公司”）诉被告广州甲乙广告有限公司（以下简称“甲乙公司”）委托合同纠纷一案，本案立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告奈狮公司的法定代表人古嘉炜及委托代理人黄永梅、被告甲乙公司的委托代理人陈冠成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告奈狮公司诉称：原、被告于2018年5月22日签订《神马专车系列视频》制作合同，约定被告委托原告制作神马专车系列视频，总制作费为357078.34元，被告应于拍摄前支付50%作为预付款，并于原告交付成片时支付余款。合同签订后，被告又要求追加拍摄内容，追加拍摄额外产生的制作费为46957.70元。2018年8月30日，原告通过邮件向被告交付制作成果，被告确认成片。然双方合作至今，被告仅支付了208539.17元预付款，其收到成片后至今仍未支付余款，原告屡次催告无果。为此，请求法院判令：1、被告向原告支付制作费195496.87元；2、被告向原告支付逾期付款滞纳金（以195496.87元为本金，按每日万分之五标准，自2018年9月25日计至付清为止）；3、被告承担本案诉讼费用。被告甲乙公司答辩称：不同意原告的诉讼请求。一、不存在追加拍摄额外产生的制作费46957.70元。首先，根据双方签订的制作合同第四条项目要求第2点约定“如甲方提出超出合同约定事项、服务以及双方事先确认的其他要求的，乙方应本着专业的态度尽可能满足甲方的要求，如因此产生新增费用的，乙方必须先征得甲方书面同意，否则，按执行前确认之要求和价格执行”可知，除合同以外的任何新增项目及产生新增费用，须经被告确认后方可生效，而从原告提供的证据二《神马专车护卫管家VCR跟拍报价20180813》、证据三《神马专车护卫管家VCR视频追加项目（含花絮拍摄及剪辑）报价单0813》中没有任何被告签字确认的痕迹，无法体现被告要求并认可追加拍摄制作的意思表示，该两份证据的真实性合法性关联性均不予确认。其次，原告提供的证据四《微信聊天记录重点摘录》关于被告代表的微信备注“甲乙广告、陈浩全jacky”的回复多为语音回复，仅从微信聊天截图无法直观明确得知被告代表真实完整的意思表示，涉及的追加拍摄额外产生的制作费46957.7元的聊天记录可以看出，该项目的落实及费用金额、费用由谁承担问题，双方一直处于初步洽谈阶段，因神马专车方没有拍板，被告由始至终未作出任何形式的最终确认。再次，根据双方签订的《神马专车系列视频》制作合同第五条交付与验收第3点约定“甲方由万立峰签字确认的验收函，验收乙方的工作成果”，这一点从《神马专车系列视频》制作合同落款处授权代表签字“万立峰”可以佐证，关于本合同的一切工作成果需经被告方授权代表万立峰验收，现有证据中没有任何证据可以证明被告已对原告所谓的追加拍摄工作完成验收。综上，原告提出追加拍摄额外产生的制作费46957.7元的诉讼请求，缺乏事实依据，其主张不能成立，因此，被告认为不存在追加拍摄额外产生的制作费46957.7元。二、被告无需支付利息。根据《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，被告未支付部分合同款，依法负有给付合同款的义务，但双方签订的《神马专车系列视频》制作合同上并未就逾期未给付合同款是否需要支付利息问题进行约定。而原告也未就因被告未支付合同款导致损失提供相关证据证明，因此原告提出要求支付利息的诉讼请求不能予以支持，被告无需支付利息。三、原告诉请的制作费金额有误。原告诉讼请求第一项要求被告支付制作费225496.87元金额是错误的，事实上，被告已于2019年7月2日通过银行汇款方式向原告转款30000元，该笔费用应在225496.87元中予以扣减，上述第一条被告已列明原告诉讼请求中追加拍摄额外产生的制作费46957.7元不应成立的理由，在此不再赘述，该笔费用也应在225496.87元中予以扣减，因此，实际应付：225496.87元-30000元-46957.7元=148539.17元。四、被告客户拖欠费用进而影响付款进度。在本次合同纠纷中，被告同样也是受害者，被告与贵州千禧绿色环保出租汽车服务有限公司（即本案提及“神马专车”运营商）签订合同，由被告承担神马专车广告推广业务，被告再与原告签订涉案的《神马专车系列视频》制作合同，将神马专车视频制作交由原告负责，但合同履行完结至今，贵州千禧绿色环保出租汽车服务有限公司从未向被告支付合同费用，被告客户贵州千禧绿色环保出租汽车服务有限公司未按约支付合同费用是影响本案合同付款进度的重要因素，关于追加拍摄的表述起到关键作用，影响本案判决，贵州千禧绿色环保出租汽车服务有限公司对本案的处理结果在法律上有重大利害关系。因此，为了方便法院查明案件事实、案情梳理以及维护被告与原告的合法利益，被告依据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条规定，向法院申请追加贵州千禧绿色环保出租汽车服务有限公司为本案有独立请求权第三人参与本案诉讼，恳请法院同意被告的申请。经审理查明：2018年5月22日，奈狮公司（乙方）、甲乙公司（甲方、授权代表万立峰）签订《神马专车系列视频制作合同》（以下简称“讼争合同”），约定：甲方委托乙方制作神马专车系列视频，制作内容为神马专车礼仪培训教学课程视频/护卫管家视频，制作形式为策划+拍摄+剪辑，甲方应于乙方安排的时间审查制成品，若制作之成品不符本协议内容或有任何瑕疵，乙方应在甲方规定的期限内予以改善。在乙方提供所有制成品予甲方且经验收合格确认后，即被视为乙方已完成本合同内所有制作项目，合同总金额为357078.34元，上述包干价，已经充分考虑了价格上涨、国家政策性调整风险、文字框架变更、预算漏项及误差等所增加的费用，该价款除非因甲方文字框架或制作要求出现具有根本性、方向性且结构性的变更，造成实际费用增加并经甲方书面确认外，乙方不得再向甲方索取或索赔任何增加费用。甲方分2次付款，第1次付款条件为拍摄前预付款50%，即178539.17元；第2次付款条件为提交成片时支付50%，即178539.17元。项目要求：如甲方提出超出合同约定事项、服务以及双方事先确认的其他要求的，乙方应本着专业的态度尽可能满足甲方的要求，如因此产生新增费用的，乙方必须先征得甲方书面同意，否则，按执行前确认之要求和价格执行等。交付与验收：整个制作，乙方应按约定时间将项目成果提交甲方负责人验收。制作完成，按本合同规定日期由甲方以甲、乙双方事先确认的制作方案为审核依据初审完成，并根据甲方提出的意见修改完成；双方确认交付日期为2018年6月28日；制作过程中，经甲方于最后一次制作会议上确认的文字框架或者其他经双方确认且甲方指定作为验收标准的书面制作要求文件，为本合同的组成部分，同时也是判断乙方工作成果是否符合本合同规定及甲方要求的依据和标准。若乙方提供服务、交付成果不符合合同约定或违反相关法律、规定要求。经甲方催告后在合理期限内仍未予纠正的，甲方有权选择：（1）要求乙方支付合同总金额30%违约金，并继续履行合同，按照约定标准重新提供服务、交付成果并不免除乙方逾期交付的责任；（2）要求乙方按合同总金额的30%支付违约金并返还甲方已支付的全部费用，并解除合同。甲方由万立峰签字确认的验收函，验收乙方的工作成果。违约责任：由于甲方支付款项延迟或确认工作内容延迟而导致的项目延迟，乙方不承担责任。甲方每逾期支付款项一天，需支付对应项目总金额的万分之五作为滞纳金；若由于乙方提供的服务不符合约定或要求时，甲方可扣除验收不合格部分的款项，并保留解除合同的权利，若甲方因此解除合同，则视为乙方原因造成合同终止。合同签订后，双方确认已付款为208539.17元。关于双方沟通情况。庭审时，奈狮公司法定代表人古嘉炜出示并当庭播放其与陈浩全的微信文字、语言记录、制作的视频文件，甲乙公司确认陈浩全为其公司的项目经办人，但抗辩决策权应由万立峰执行。从往来记录显示，古嘉炜于2018年5月11日起向陈浩全发出项目的文件、方案等，双方进行多方面沟通协商、安排进度等。其中：（2018年6月8日，古）租用临时特斯拉车一天8000、五名中国模特平面肖像权和拍摄费25000、一名外籍模特大赛平面肖像权和拍摄时费15000元，共48000元；（陈，语音）可否减低1.3万元？（2018年6月18日，古）发出“神马专车护卫管家VCR视频追加”文件；（2018年11月19日，古）我们到时候时候是一次性结算剩余的款吗？包括追加的；麻烦明天帮忙追下哈；（陈）放心、一定追；（2018年11月21日，古）发出“神马专车护卫管家VCR跟拍报价20180813.xls”文件、“神马专车护卫管家VCR视频追加。价单0813.xls”文件；（陈，语音回复）合同约定的金额再加4万多和5千多？（2018年12月11日，古）357078.34合同+41462.65追加+5495.05追加=404036.04；（陈，语音回复）要签订补充协议等。2018年8月30日，奈狮公司法定代表人古嘉炜通过电子邮件向陈浩全发送“神马专车管家培训确认版本.mp4”视频文件。2018年9月25日，奈狮公司法定代表人古嘉炜通过电子邮件向陈浩全发送“神马VCR_final_180925.mp4”视频文件。对于上述mp4视频文件，庭审时，甲乙公司表示已收到成品，但因其客户最终没有确认成果，万立峰也没有验收，不予确认为交付了成品。本院询问甲乙公司在收到视频文件时认为不符合合同约定、有否向奈狮公司提出异议？甲乙公司表示由于需要继续与客户商谈方案；奈狮公司则表示从未收到质量瑕疵异议。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。当事人签订《神马专车系列视频制作合同》，合同固定总价为357078.34元，现双方确认已付款为208539.17元，本院予以确认。合同约定甲乙公司的授权代表为万立峰，现甲乙公司确认陈浩全为其项目经办人，从奈狮公司出示的微信记录、电子邮件记录等充分反映奈狮公司与甲乙公司的项目经办人陈浩全就合同项目的全面履行进行协商、协调，进行安排等，甲乙公司已实际收到奈狮公司交付的成品，甲乙公司对陈浩全长期全面代表公司履行讼争合同是知情的，奈狮公司有理由相信陈浩全职务为甲乙公司的代理行为，依据表见代理的法律特征，奈狮公司主张陈浩全为甲乙公司的实际履约代表，予以采纳。关于应付款，讼争合同约定固定总价，奈狮公司就增加的项目范围征求陈浩全的意见，陈浩全对增加的项目内容无异议，奈狮公司在履行期间亦实际履行了该增加部分的项目并向甲乙公司发出清单要求确认，陈浩全仅作出需补签合同而非否认该增加项目，即该增加项目是双方真实意思表示，并无不当。甲乙公司以形式不符合增加约定否认该增加部分缺乏依据，有违诚信，不予采纳。甲乙公司在2018年8月30日、2018年9月25日先后收到奈狮公司交付的成品，若有质量瑕疵理应在合理期间提出，但其长期怠于行使权利，亦未行使合同赋予包括合同解除权的权利，有违交易常理。甲乙公司在收取成品后以其客户不满意、未付款等为由拒付款项，有违公平等价原则，亦有违合同相对性原则，于理无据，不予采纳。甲乙公司申请追加第三人缺乏依据，不予采纳。综上所述，奈狮公司已举证证实其履行讼争合同并与甲乙公司在合同履行期间就增加项目达成一致意见并实际履行，双方对增加的费用无异议，现其主张应付款为404036.04元，予以采纳。现奈狮公司主张余款195496.87元具有事实依据，予以支持。关于滞纳金，双方约定期付款按万分之五计算，奈狮公司主张滞纳金具有合同依据，予以支持。但从公平角度，滞纳金总额以未付本金195496.87元为限。另滞纳金起算时应自2018年9月26日起算。对奈狮公司主张的超出部分，予以驳回。综上所述，本院依照《中国人民共和国合同法》第六条、第四十九条、第六十条第一款，第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告广州甲乙广告有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告广州奈狮文化传播有限公司支付制作费195496.87元。二、被告广州甲乙广告有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告广州奈狮文化传播有限公司支付逾期付款滞纳金（以195496.87元为本金，按每日万分之五标准，自2018年9月26日计至付清为止；滞纳金总额以195496.87元为限）。三、驳回原告广州奈狮文化传播有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费4968元，由原告广州奈狮文化传播有限公司负担50元，由被告广州甲乙广告有限公司负担4918元；财产保全费1743元，由被告广州甲乙广告有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 员  谭巨文人民陪审员  应佳靓人民陪审员  杨蕉峰二〇二〇年三月三十日书 记 员  黄小格