河南省郑州市管城回族区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0104民初121号原告（反诉被告）：河南海纳暖通设备有限公司，住所地郑州市郑东新区商都路22号A12号楼1层109号。法定代表人：李帅帅，总经理。被告（反诉原告）：河南东新御缘酒店管理有限公司，住所地开封市金明大道与金祥路交叉口天玺小区2号楼一层局部至八层。法定代表人：崔平新，总经理。委托诉讼代理人：朱志涛，河南世纪行律师事务所律师。原告河南海纳暖通设备有限公司（以下简称海纳公司）与被告河南东新御缘酒店管理有限公司（以下简称东新御缘酒店）买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告海纳公司法定代表人李帅帅、被告东新御缘酒店的委托诉讼代理人朱志涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海纳公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付空调款412500元及违约金（以412500元为基数，自2019年9月7日起至实际支付工程款时止按照日千分之一计算）；2.判令本案诉讼费、保全费、执行费由被告承担。事实和理由：2019年3月31日，原、被告签订《酒店中央空调合同书》。合同约定：总价款1650000元。被告应于空调调试运行甲方营业一个月后支付第四笔合同款412500元。被告逾期支付合同款每日按欠款的千分之一向原告支付违约金。根据合同约定，原告配合甲方装修进度完工，施工完毕后被告未支付原告第四笔空调款。被告于2019年8月6日开业，自付款日2019年9月6日至今为86天，违约金共计35475元。经原告多次催要，被告拒不支付。原告为维护其合法权益，故诉至法院。东新御缘酒店辩称，原告不按合同约定的质量标准供货，违反合同约定的完工期，损害其合法权益和商业信誉。1.合同约定完工期为2019年5月17日之前，但原告实际完工期为2019年9月28日，共计逾期133天，给被告造成严重的经济损失。2.在施工过程中，原告方的施工人员违反安全操作流程，被告对其进行了处罚，至今原告未缴纳罚款。3.原告称我方于2019年8月6日开始营业，但竣工时间为2019年9月28日。答辩人地处河南省开封市，经营餐饮和住宿，8月正是炎热时期，没有空调无法经营。被告经营范围属特种行业，其特种行业许可证于2019年12月20日发放，消防安全检查合格证于2019年11月15日发放，被告一直合法经营。原告起诉时被告尚不应支付第四笔价款。4.原告安装的空调不符合技术要求，均不能正常使用。合同约定保修期为6年，但原告拒绝履行保修义务，给被告造成经济损失。东新御缘酒店向本院提出反诉请求：1.判令被反诉人承担违约责任，向反诉人支付违约金219450元；2.判令被反诉人支付反诉人未按操作规程施工的罚款6200元；3.判令被反诉人承担本案所有诉讼费用。事实和理由：2019年3月31日，反诉人与被反诉人签订《酒店中央空调合同书》。合同约定，反诉人向被反诉人订购三菱中央空调，被反诉人负责该空调的安装与调试，合同总价款1650000元。反诉人按约支付合同价款，但被反诉人未按约定日期完工，给反诉人造成严重经济损失。合同约定每逾期完工一天被反诉人应向反诉人按照价款总额1‰支付违约金。合同约定2019年5月17日之前竣工，但实际竣工日期为2019年9月28日，逾期共计133天。在施工过程中，被反诉人的施工人员违反安全施工操作流程，反诉人对其进行处罚，被反诉人至今未缴纳各项罚款。该工程竣工后，反诉人多次与被反诉人沟通如何支付合同款项的问题，被反诉人一直推脱不予配合。因空调存在质量问题不能正常使用，反诉人多次要求被反诉人维修护理，但被反诉人不予理睬。反诉人为维护其合法权益，特提出反诉。海纳公司辩称，1.反诉人主张错误，合同约定2019年5月17日之前完成前期管道连接工程并验收，完成设备安装及系统的调试运转，而非反诉人所称2019年5月17日完工。中央空调的安装系隐蔽工程，需酒店装饰工程的配合，反诉人酒店的装饰进度无法满足中央空调施工要求时，中央空调无法正常调试和竣工。故合同未约定竣工日期，仅约定前期安装及调试的时间节点。2.合同并未有关罚款的约定，反诉人无权对其进行罚款。3.被反诉人自2019年10月下旬与反诉人沟通付款事宜，反诉人一直推脱未支付。4.被反诉人在反诉人酒店安装中央空调50多部，都是独立系统，一部系统故障不影响其他空调的正常使用，且被反诉人在空调出现故障后积极配合反诉人排除故障。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年3月31日，东新御缘酒店（甲方）与海纳公司（乙方）签订《酒店中央空调合同书》，该合同约定：工程总价款为1650000元，分五次支付，第一次付款在合同签订后三个工作日内，付合同款30%，即495000元。第二次付款在室内设备材料进场后三个工作日内，付合同款20%，即330000元。第三次付款为室内隐蔽工程近乎结束，付合同款20%，即330000元。第四次付款应于空调调试运行、甲方营业一个月后付合同款25%，即412500元。第五次付款约定为空调设备运行无问题，质保期两季过后付合同款5%。2019年5月17日之前，完成前期管道连接工程施工并验收，完成设备安装及系统的调试运转。如遇以下情况，工期应相应顺延。任何一方应及时通知对方发生顺延的原因，双方需以书面形式确定顺延期限。具体事项由甲乙双方协商确认。（1）因甲方未准备好施工现场或因项目所在地物业公司原因导致无法正常施工的。如遇甲方未准备好施工现场导致无法正常施工的。甲方未能按合同约定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如果乙方未按合同约定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。合同签订后，海纳公司于2019年4月2日开始进场施工，东新御缘酒店支付前三期工程款1025000元。2019年5月17日，海纳公司向东新御缘酒店发送工作联络函，该工作函上主要内容为：1.东新御缘酒店变更方案，导致空调安装出现返工内容，经双方确认，工期顺延五天；2.酒店二至七层均加装机器；3.室内机到场后数天东新御缘酒店才支付合同进度款，使工程进度受到影响；4.施工过程中，海纳公司的工人受伤住院，东新御缘酒店相关人员协调此事承诺工期再顺延五天；5.东新御缘酒店主机基础与电源刚做好，并且空开尚未预留，未为海纳公司预留足够的施工时间;6.由于非海纳公司的原因，导致海纳公司2019年5月17日前未能完成前期双方约定的工作量。该工程竣工后，双方进行了验收，竣工报告上显示竣工日期为2019年9月20日，施工工期为按甲方要求配合装修进度完成，主要工程内容为空调、新风系统设备、管道及室内风口安装，室内电源线、室内外信号线、空调、新风系统调试等，整体完工。庭审中，海纳公司称，东新御缘酒店自2019年8月6日起营业，按照合同约定，该酒店应于2019年9月7日支付其第四笔工程款。为证明其主张，海纳公司提交东新御缘酒店的微信公众号截图，该公众号推送的内容显示其2019年8月6日开业。东新御缘酒店辩称，其2019年12月20日开始营业，并提交发证日期分别为2019年11月15日、2019年12月20日的公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证和特种行业许可证。本院认为，原、被告双方签订的《酒店中央空调销售安装合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按约履行。根据原、被告的陈述及双方提交的证据，本案争议焦点为：1.合同是否约定了完工期限；2.第四笔工程款（412500元）被告应于何时支付。关于第一个争议焦点，原告认为合同没有约定完工期限，被告认为合同约定的完工时间为2019年5月17日。本院认为合同未明确约定涉案工程完工期限，理由如下：一、合同约定的2019年5月17日系完成前期工程和安装、调试的期限，而非涉案工程的完工时间；二、从《工作联络函》的内容可以看出，2019年5月17日是双方约定的完成前期工作的时间节点，而非被告所辩称的完工时间；三、竣工报告显示了实际的竣工时间，但未显示合同约定的竣工时间，该竣工报告不仅未显示原告存在违约行为，反而显示的是原告按照被告的要求配合装修进度完成，说明了原告在施工期限上不存在违约行为。关于第二个争议焦点，原告认为被告于2019年8月6日开业，第四期工程款应于其开业后的一个月内支付，提交了被告的载有开业宣传内容的微信公众号截图。被告认为其于2019年12月20日开始营业，提交了公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证和特种行业许可证。本院认为，原告主张被告2019年8月6日开业，但竣工报告显示2019年9月20日完成空调、新风系统的安装及调试，在空调、新风系统未完成调试的情况下开业，有违常理。被告所提交的合格证和许可证，虽然发放日期为2019年11月和2019年12月，但不能够证明被告于2019年12月20日开始营业。故原、被告提交的证据均不足以证明各自所主张的开业时间。被告开业的时间虽无法认定，但被告应在原告完成相应工程后合理期间内支付原告工程款，根据双方合同的约定、工程实际竣工的时间等，本院认为被告应在竣工后一个月内即在2019年10月20日之前支付原告第四笔工程款412500元，逾期则视为被告违约。综上，被告未在2019年10月20日前支付原告第四笔工程款412500元系违约行为，应自2019年10月21日起承担相应的违约责任。原告按照日1‰计算违约金，但该约定过高，故本院酌定按照年利率24%计算违约金，原告主张超出部分，本院不予支持。被告辩称，酒店空调存在质量问题一直不能正常使用，且原告未履行保修义务。本院认为，涉案工程已经双方签字验收，被告未对原告提出异议且已使用，同时诉讼中被告未提供充分证据证明空调存在质量问题导致不能使用，故对被告该项辩称，本院不予采纳。根据上述分析，因原、被告双方对完工时间未明确约定，被告亦未提交证据证明原告违约，故其反诉要求被告承担违约责任，本院不予支持。关于被告主张的罚款，本院认为，被告未提供双方关于罚款约定的证据，该罚款无依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告河南东新御缘酒店管理有限公司于本判决生效之日起支付原告河南海纳暖通设备有限公司工程款412500元，并自2019年10月21日起至实际支付之日止，按照年利率24%计付违约金；二、驳回原告河南海纳暖通设备有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告河南东新御缘酒店管理有限公司的反诉请求。案件受理费8020元，减半收取计4010元，案件反诉费2343元，由原告河南海纳暖通设备有限公司负担249元，被告河南东新御缘酒店管理有限公司负担6104元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于郑州市中级人民法院。审判员 李 楠二〇二〇年三月二十七日书记员 尚明启