天津市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2019）津03知民初1026号原告：天津市创聚变科技有限公司，住所地天津经济技术开发区信环西路19号泰达服务外包园8号楼2层2297房间。法定代表人：王飞，该公司总经理。被告：天津瀚芃德投资管理有限公司，住所地天津华苑产业园海泰发展6道6号楼海泰绿色产业基地F座3门602室。法定代表人：张炳荣，该公司经理。委托诉讼代理人：王金亮，男，该公司员工。原告天津市创聚变科技有限公司（以下简称创聚变公司）与被告天津瀚芃德投资管理有限公司（以下简称瀚芃德公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院于2019年10月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告创聚变公司的法定代表人王飞，被告瀚芃德公司的委托诉讼代理人王金亮，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告创聚变公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付原告《网络技术服务合同》（项目名称：小犀金融公众号后台开发）余款20163元整；2.判令被告支付原告软件后台开发中另外加入的获取电话信息功能3000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年8月3日，原告与被告签订《网络技术服务合同》（项目名称：小犀金融公众号后台开发），原告与被告系商业合作服务关系。被告委托原告的网络开发服务已完成，根据合同条款，被告应支付原告合同尾款20163元整，自开发项目完成至今，被告以超期为由不予结款。被告严重损害了原告的合法权益，依法应当承担违约责任。被告瀚芃德公司辩称，不同意原告的诉讼请求，原告没有按规定时间完成软件开发，且软件经多次修改仍然不能使用。另外我方请求原告退回我方已经给付的款项，我方将另案起诉。在之前的诉讼期间我方提出了反诉，我公司当时的联系人与原告之间有金钱方面的交易，对当时签订的合同条款我方提出质疑，该案已经由天津市和平区人民法院判决过了，原告的诉讼行为属于浪费司法资源。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了庭审质证。原告创聚变公司提交如下证据：第一组证据：网络技术服务合同书（项目名称：小犀金融公众号后台开发）一份，证明目的：证明原告与被告签订合同的所有内容；第二组证据：光盘及光盘内容文字及打印件，包含：1被告公司联系人与原告录音及文字版，证明目的：原、被告公司联系人的联系情况，整体事件发生的过程以及对于开发软件被告是否验收和验收标准，以及后期不结尾款的情况；2.开发软件在被告公司公众号内上线并正常使用的录屏，证明目的：被告公司已经将开发软件在公众号内上线；3.软件前后台截图，证明目的：软件含收集、统计、预约登录、后台登录、后台资源分配及预约日期功能；4.开发后台数据库截图，证明目的：开发软件上线的测试时间，以及被告当时使用的状况，被告已经使用软件，包括文件修改的时间点，后台软件程序修改的时间点。第三组证据：微信聊天记录，证明目的：软件验收及上线情况，我方向被告联系人卢家明要了公众号账号和密码，要求对方管理员确认登录。被告瀚芃德公司质证意见：对合同书真实性没有异议，但通过原告提供的录音证据可以证明原告在签订合同初期与我公司联系人有金钱方面的交易，故对合同效力表示质疑；对录音以及文字版真实性、合法性、关联性没有异议，该录音也证明软件开发处于没有完成的阶段；对录屏证据，我方对上线正常认可，对正常使用不予认可；对于软件截图，我方看不清时间，对截图时间表示质疑，质疑原告相关行为未在合同有效期内进行；对微信聊天记录的真实性不予认可。被告瀚芃德公司未提交证据。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年8月3日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《网络技术服务合同》（项目名称：小犀金融公众号后台开发），约定：“……三、平台开发建设执行时间约定：1.乙方时间的约定：1.1乙方在风格确认之日起35个工作日之内完成平台开发建设工作，并提供测试版给甲方验收，依据甲方提出的修改意见而发生的修改时间不包含在此工作日内。2.甲方时间的约定：2.1甲方在收到乙方设计风格确认通知的三个工作日内进行书面确认反馈。2.2甲方在收到乙方平台开发验收通知的三个工作日内进行书面确认反馈。3.乙方工作内容：3.1乙方在本协议约定的时间内完成甲方平台开发的开发建设，具体项目如下：3.1.1平台开发页面设计制作；3.1.2后台程序开发：根据甲方建站需求进行开发。3.2在平台开发建设期内，乙方负责甲方平台开发的储存管理和后台维护，甲方有权进行监督。3.3当项目完成并经过甲方验收后，乙方应配合甲方进行平台开发上线发布工作。3.4乙方协助甲方进行平台开发主机的注册备案工作。3.5乙方须通过必要的技术手段保证甲方平台开发具有良好的安全性能。4.变更指令：平台开发建设过程中，甲方可以书面向乙方提出修改功能需求的请求。如果此变更使乙方履行协议义务的费用或时间明显增加或减少，甲乙双方需对协议的价款和完成时间进行公平的调整，并签订《补充协议》。如果甲方提出的需求变动超出《平台开发建设需求书》的范围，且修改幅度较大，可由甲乙双方协商作为第二期的平台开发建设项目。四、付款方式：1.本协议所涉及的项目总费用为人民币四万零三百二十六元整(即￥40326元，及以下报价均为含税)。1)合同签署之日，甲方向乙方支付合同预付款，即合同总金额50%，计人民币20163元整(含域名、服务器)服务器1000元/年，大写：两万零一百六十三元整，乙方收到预付款后开始制作甲方平台开发，即时开启平台开发域名的备案工作。2)项目验收之日，甲方依据合同验收合格后，甲方向乙方支付平台开发交付款，即合同总金额的40%，计人民币16130元整，大写：一万六千一百三十元整，乙方收到余款后将甲方平台开发上传至为甲方指定的服务器。3)自乙方将甲方平台开发上传指定服务器之日起，30个自然日内，甲方向乙方支付平台开发所有余款，即合同总金额的10%，计人民币4032元整，大写：四千零三十二元整。2.乙方谨此特别申明，甲方务必要将款项直接汇入乙方公司账户而非乙方工作人员的私人账户；若甲方以现金方式付款，甲方需确认乙方提供的盖章正式发票以确保发票金额与甲方所付金额一致。否则乙方将视为甲方未付款而拒绝提供相关产品或服务，因此产生的一切后果，乙方不负任何法律责任。五、甲方权利及义务：1.甲方承认本协议中甲方联系人即为甲方在本协议履行过程中的授权代表，有权代表甲方与乙方签署相关文件(包括但不限于协议履行过程中提出或确认的有关平台开发修改意见的文件)，甲方在签订本协议时默认其联系人签署与本协议有关的文件的法律效力。2.甲方应及时提供乙方制作平台开发所需的相关公司内容资料，并保证资料合法、完整、真实、以及文字与图片清晰。3.在平台开发开发阶段，甲方提出有关该平台开发制作的明确、具体、可执行的书面技术修改需求，只要属协议范围内的，乙方均可为甲方制作。4.甲方有义务对乙方工期及提供的开发成果进行审定，并由甲方授权的本协议联系人形成书面反馈，签字确认后反馈乙方。甲方对项目开发过程中的所有修改意见均应以书面文件或电话会议的形式传递给乙方；甲方对乙方制作完成的首页方案认可后，应以书面文档的形式向乙方出具确认函。5.甲方有权对乙方平台开发建设的质量和进度进行监督检查。甲方有义务在乙方进行平台开发建设过程中提供必要的配合。6.甲方根据项目阶段完成情况对乙方提交的书面报告进行意见签署和书面确认。若阶段开发结果不符合双方约定，需要双方协商对开发内容进行修改后再进行后续开发。7.平台开发交付甲方使用后，若甲方使用其修改权限自行修改网页所造成的平台开发文件损坏，乙方须协助甲方进行数据恢复。8.平台开发建设完成并经甲方验收合格后且乙方收到整站确认款项后，平台开发文件、开源源代码、版权及管理权均归甲方所有，且平台开发上线后，乙方将设计文件，制作文件和程序文件拷贝给予甲方。六、乙方权利及义务：1.在签订本协议时，乙方必须向甲方提供其身份证明文件，并提供其有效并加盖公章的营业执照副本复印件或组织机构代码证。2.乙方保证用于制作平台开发的技术、工具不会侵犯任何第三方的知识产权，否则由此引起的一切后果由乙方自行承担。3.乙方根据甲方的要求，进行平台开发的开发，包括首页的设计及创意，首页的3张banner图片，内页的设计及创意，前端的效果制作及兼容性，后台程序管理的操作，功能与安全性。4.乙方在收到甲方支付的本协议约定款项和平台开发制作所需资料后，开始平台开发制作工作，甲方在收到乙方平台开发风格设计测试的通知后5个工作日内，可对平台开发首页风格提出修改意见；5.乙方在甲方签署《网络技术服务合同书》之日起35个工作日之内完成平台开发建设工作，并提供测试版给甲方验收，但根据甲方提出的修改意见而发生的修改的时间不包含在此工作日内。6.平台开发制作过程中，如因甲方原因造成制作周期延长，乙方向甲方提交网页设计和测试版的日期则相应延长。7.若对“翻译”无特别约定，乙方不提供平台开发资料的翻译服务。8.乙方可在平台开发开发完成后加入“技术支持：###”的说明作为乙方开发及售后服务的标识。9.乙方所开发的平台开发需兼容IE7与IE8，360浏览器，谷歌浏览器，搜狗等主流浏览器。七、质量要求及技术标准：1.乙方应保证其为甲方开发的本协议约定的平台开发达到甲方建站要求，且平台开发无病毒、无错误。2.若乙方所开发的协议项下的项目同甲方在平台开发建设初期所要求的软、硬件存在兼容性问题，乙方有义务无偿配合甲方进行修改；若双方无法解决上述兼容性问题，则由乙方提出修改方案直到能够兼容为止。八、试运行及验收：1.平台开发在试运行期间发生因程序问题导致的足以影响正常运行的故障或错误，乙方应排除平台开发故障或修改错误。2.各阶段验收是否通过，原则上以甲方书面确认为准；最终验收合格确认，原则上以《网络技术服务合同书》为准。若协议双方事先没有确定各阶段验收标准或验收标准不明确，由双方另行协商解决。甲方应在约定的验收期间出具书面验收合格确认书或书面修改意见，否则逾期则视为项目验收合格。九、协议变更1.订立本协议所依据的法律、行政法规、规章或订立本协议所依据的客观情况发生重大变化时，乙方可以对本协议相关条款加以变更，变更后协议自变更通知通过电子邮件发出并电话通知甲方，非因上述原因对本协议相关条款进行变更的，须双方协商确定，否则视为无效。当发生争议时，均以最新的条款内容为准。……”合同附件1为平台开发建设服务内容，具体内容为：“一、服务内容：1.页面及后台开发：页面含收集功能、页面含统计功能、后台含登陆功能、后台含资源分配及预约日期功能。1.1对页面进行内容更新：如公司简介、联系方式等页面内容更新(注：由甲方提供电子文档资料)。1.2可对页面上错误链接进行更正。1.3累计更新页面量不超过10页。1.4添加平台开发备案号、工商许可证(需提供备案号码和工商许可证正确的链接地址)。1.5取回平台开发管理平台账户与密码(需提供FTP信息)。1.6在原有BANNER的基础上对于文字信息的修改调整。1.7保持原有风格和框架的基础上对于公司名称的修改调整。2.内容维护：2.1信息录入：提供年总计80条信息免费录入服务(含平台开发制作期间的信息录入)，由甲方提供电子文档，乙方协助完成相关图片的处理及上传更新工作。3.程序维护：3.1修正页面程序运行错误，对原功能做细节的调整。3.2程序漏洞检查，确保程序正常运行。3.3安全性检测。平台开发制作完成后可提供超值的免费培训，包括：4.1平台开发管理后台的管理操作方法。4.2基础图片处理技巧及网页制作技巧等平台开发相关基础知识培训。4.3培训形式：至甲方处培训或是电话远程指导方式。4.4项目完成后，乙方有关技术人员针对平台开发开发的思路，对甲方的管理人员经行培训，确保甲方人员能够熟练掌握使用平台开发后台。二、附加说明：1.维护对象为乙方所建设的平台开发。2.页面维护是在原页面风格和模板不变的情况下进行维护。3.程序功能维护是在原有功能无增加或大的改动的情况下进行维护。4.综上所述均为平台开发内容及程序功能的维护(不含空间及域名维护)。5.其它未列出的服务内容需视具体情况收取相关费用。6.乙方在平台开发交付后，测试完成后，免费上传至甲方指定服务器。7.乙方需提供甲方平台开发建站全部资料、源文件、文件目录结构说明。8.对于甲方提出的修改需求，超出原平台开发功能范围的，甲乙双方协商收取一定费用，另行约定。9.对与甲方提出的修改需求，在原平台开发功能范围内的，但所需工作量超出一天的，需要按照实际情况协商收取一定费用，一个工作日之内，乙方免费维护修改。10.工程验收合格之日起，提供免费售后服务工作，(程序属于终身免费维护)，页面维护如需乙方继续维护的，甲乙双方协商收取一定费用。”原告法定代表人王飞与被告公司联系人卢家明2019年1月16日通话记录中包括：“卢：我先给你讲个好消息，嗯，今天我把你做那个东西给大树那个渠道用了，而且出来的跟那个记审的结果是一模一样，就是东西很不错，老板今天问起来了这事怎么处理……王：嗯，嗯，好……卢：我估计差不多，你这差不多，这事儿基本上要结了，就估计你的钱可以结下来了，因为我今天才回公司，我当着他们的面看吧，就把这个东西拿给大树的渠道需用了……”2019年1月3日通话记录中包括：“王：嗯，你不说跟老板吃饭吗。卢：这两天晚上吃饭了，吃完饭他是这么回我的，他是说我原话，跟你说一下他是说基本上东西做完了，因为那天晚上喝了酒之后，把你做的东西拿给他看，是做完的，而且他用了他觉得嗯行，我跟他讲，就不停的强调，不停跟他讲嘛……”。2019年12月30日通话记录中包括：“卢：说我没用过啊，现在我把我的那个方案说出来了，他们也没给我回馈，昨天开会了啊，他们就是这样子。因为我是按合同，你是按合同你合同来说的，他们是想让你不弄了，就也不给钱……王：这需要你整吗。我活干完了，不论后面干不干啊，我后面也不想跟你们干了，这样我受不了知道吗，我活干完了，赶紧把钱结过来就完事了，都跨年了，你如果说不想结款有不想结款的办法，我就不结了，我就赖着，这么大公司。我一开始我认为这么大公司还能还能赖这点钱吗？卢：我也是这么想的，我现在比你还烦，另外那个亮哥他就一直在讲，你拖延时间了。可是我说，明明没有拖延时间，因为合同上面有写着修改日期不是在合同内，括弧是你自己写的，你知道吧……王：人家应该不会见我得。这个事我只能问你，你只能在从中去协调……卢：我不停不停的跟亮哥不停的去协调，我说就是你找他索赔，他也没有理由索赔，把合同说了几万遍了。他就是因为当初他是跟大树（业务机构名称）对接的，确实那是我们损失要挺多钱的。那时跟大树对接时没用上这个……王：你损失多少钱？卢：我第一次跟你说这个啊。他是那时候对接大树的，所以他对这个东西就不是很感冒。王：那后面怎么办呢。即使现在不找我索赔，不找我打官司的话，时间这么往后拖的话也得找我打，因为他解决不了，你那边不能悬着，我这边也不能悬着对吧……”。2019年12月27日通话记录中包括：“卢：……我就原话原说，我们没有要简版的东西对吧……东西是做完的，他们一直按着拿着合同说话，就觉得你太磨蹭了，明白我的意思吗……王：这个东西不是他们拿嘴说的事儿，也不是说他们想象的事……王：我这个活我什么时候干完的。这个活为什么说是，十月初干完，为什么到这个时候，你应该很清楚中间的过程是啥。卢：我是是很清楚的。王：所以说这整个这个事儿不能说他们说什么是什么，就是你们那边没有什么可讨论的。卢：等今天晚上下午行在开会，我再把这个事拿出来提一下，反正今天就是这礼拜之内要解决这个事情。王：我这其实就是，这样说吧，其实我不接受我职责以外的事……卢：嗯啊。反正大概意思就是这个意思，这个礼拜肯定会解决清楚啊。王：怎么解决，就是现在有你在场他们还不明白里边什么事儿吗？卢：这我说了呀。我完完整整完完全全的说了，亮哥就是拿着合同说事，现在他不是管这个事儿吗。他就是拿着合同说事。王：合同有什么可说事的。卢：他就是说时间明白吗。王：你听我说，时间也没事，其中一条，给他看了……就是修改的时间不包含我是修改里面的这个程序逻辑问题……”。2019年12月10日通话记录中包括：“卢：你先把这个做完，我先把这个东西拿给老板看，我去和他商讨，要不要加直客这个事情？王：现在这样说，你也。卢：我是第一次听说，加直客这个事情，我不知道这个事情。王：因为咱一直都是说的做渠道，说白了，做直客比做渠道要简单，为什么我要绕一圈？不把你该干的事情干了呢？卢：嗯。王：我费劲给你们把渠道做完了，现在你要个直客，直客东西其实不难，比这个渠道要简单……卢：先问一下，王哥，是想接，还是不想接？王：我肯定是想接。卢：想接那今天是怎么商量的呢？王：想接归想接的，但是现在我需要资金，咱们把第一次的事儿谈妥了，我才能考虑后面的事儿，如果第一次没谈妥，那我考虑后面那不远点吗？卢：今天就说要加一个直客版的，是吧？王：对。卢：涉及到我们二次开发了，是吧？王：现在没谈二次开发，他们认为直客版也在第一次里面。卢：那第一次里面那就加钱。王：加钱？我连现在的钱都结不回来，我还跟他谈加钱。卢：肯定得加钱啊。王：我给你做没关系，直客版很容易，直客版大约一周之内肯定能做出来。卢：咱们先想解决办法，你先按我所说的把那个，公众号的公司背景介绍，这个体系呀。王：有资料，明天就能看得见。卢：嗯。王：今天说的是这样，不叫完活，把直客版的东西加进去，才叫完活。卢：你直接跟他讲，加直客版的体量不是这个体量要加钱。王：现在啊，对于你们公司那边，这叫各执一词，他们认为合同里就应该加入直客版……卢：其实这个事儿你是做完了呀？王：其实这个事儿在我印象中怎么能变得这么复杂？卢：亮哥，是怎么说的？张细纹又怎么说的？每个人说的是什么样的？王：亮哥，他什么都不懂，亮哥，在跟我纠结合同。卢：嗯，西文就反过来说一个别的东西。王：因为亮哥就说这个活儿，没干完，你们用不了？我说这个活我干完了她说你微信上用不了啊！卢：然后呢？王：就说微信上用不了的话，怎么才能用？卢：哦，你先把渠道版交到公众号里面，要什么东西，你就和他们要，到简版的时候，等我回来，我拿到这些东西和老板谈。王：你们公司等了我这么长时间吗？卢：怎么不能等？两个月都等了，你知道大树都是手打的。王：今天你们给我的态度是你们等不了这么长时间，你们非常急。卢：那你就先做嘛。王：其实我也等不了这么长时间，按理说这帐早就该结了卢：嗯。王：我等了两个月，我也挺了这两个月。卢：你现在逼我没有用啊！第一是我不再管这个事情，第二点是西文，他又冒出来一个东西。王：你尽管不再管这个事情了，但是我认为做事情不得有始有终嘛，第二次你不管你不得把第一次了结了吗？卢：对我得把第一次结给你。王：嗯。卢：你的意见反馈是这个意思，我在给你回馈一遍啊！公司的意思是第一有一个直客版，才算把这个事情。王：直客还能推广。卢：这是公司的事情，你的事情是，把这个帐结了，直客版不在里面，不再第一次合同里面，就是这个意思，如果有二次开发，能进行，我会接着做。王：我说的这个没错吧？卢：嗯，没错，我给老板回馈一下啊，你等一下……”。原告提供的后台管理系统截图显示，2018年9月7日存在员工注册记录。原告提供的其法定代表人王飞与被告公司联系人卢家2018年10月26日的微信聊天记录显示：“王：9号到现在我已经给了你们足够的时间去测试是否还有问题……卢：我的原因，我管的这事，我最近忙自己的事就忘了……”。2018年11月5日聊天记录显示，原告法定代表人王飞要求被告公司联系人卢家明提供账号、密码。本院认为，原、被告于2018年8月3日签订的《网络技术服务合同》有双方的签字盖章，系双方真实意思表示，不违反法律行政法规禁止性规定，合法有效。双方均应按照合同约定行使权利、履行义务。根据该合同约定的条款，双方履行义务的顺序如下：1.合同签订日被告向原告支付预付款；2.原告向被告发出风格确认通知，被告三日内书面确认反馈；3.风格确认之日起35日内，原告完成开发、提供测试版供验收；4.原告向被告发出验收通知，被告三日内书面确认反馈；5.验收合格被告支付合同总金额的40%，即16130元；6.原告配合被告进行平台开发上线发布工作，原告将平台开发上传至被告指定服务器；7.上传至被告指定服务器之日起30个自然日，被告支付10%余款，即4032元。双方合同履行的具体进展情况应根据双方证据来认定。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第一百零八条规定，对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。法律对于待证事实所应达到的证明标准另有规定的，从其规定。本案中，原告主张双方于2018年8月25日确定前台风格、2018年9月7日进行第一次交付测试、2018年10月8日完成最终修改、2018年11月5日正式上线，原告针对上述事实提交了录音、录屏、截图等证据，初步可证明上述事实存在，从软件已经上线的事实以及录音证据均可推断，涉案软件开发已经完成并验收，双方合同履行到支付余款的环节。被告认可涉案软件已经上线，不认可原告陈述的其他事实，但被告并未明确其所主张的原告履行合同中存在违约行为的具体时间节点，且未提供任何证据证明，应当承担举证不能的法律后果。根据上述法律及司法解释的规定、双方在庭审中的陈述及举证情况，本院对被告主张原告未能按期完成开发的抗辩意见，不予支持。对于被告提出的软件经修改仍无法使用的抗辩意见，经当庭询问，被告仍不能明确软件存在何种问题，故对该抗辩意见，本院亦不予支持。原告已经完成软件开发并上线，被告应依照合同约定支付余款。关于原告主张的软件后台开发中另外加入的获取电话信息功能3000元的费用，因无合同约定，也无证据证明双方在履行合同中就该增加费用达成了一致，故针对原告该项诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百零八条之规定，判决如下：一、被告天津瀚芃德投资管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告天津市创聚变科技有限公司合同余款20163元；二、驳回原告天津市创聚变科技有限公司其他诉讼请求。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费392元，由原告天津市创聚变科技有限公司负担58元，被告天津瀚芃德投资管理有限公司负担334元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。审判长 裴 然审判员 王颖鑫审判员 刘雪峰二〇二〇年三月三十日法官助理庞海龙书记员张梦凝附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。3.《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《最高人民法院关于适用的解释》第一百零八条对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。对一方当事人为反驳负有举证证明责任的当事人所主张事实而提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，认为待证事实真伪不明的，应当认定该事实不存在。法律对于待证事实所应达到的证明标准另有规定的，从其规定。