文书内容黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院民 事 判 决 书（2019）黑0202民初2491号原告（反诉被告）：齐齐哈尔亚威经贸有限公司，住所地齐齐哈尔市龙沙区龙华街北侧地下一层地上3-10层。法定代表人：韩巍，该公司执行董事。委托诉讼代理人：杜婧雯，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告（反诉原告）：北京盛世一统木业有限公司，住所地北京市大兴区隆华大街53号院25号楼3至4层25-306。法定代表人：徐娜，该公司经理。委托诉讼代理人：刘军波，该公司员工。委托诉讼代理人：徐忠亮，该公司员工。被告：刘军。原告（反诉被告）齐齐哈尔亚威经贸有限公司（以下简称亚威经贸公司）与被告（反诉原告）北京盛世一统木业有限公司（以下简称盛世一统公司）、被告刘军买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月15日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）亚威经贸公司的委托诉讼代理人杜婧雯与被告（反诉原告）盛世一统公司的委托诉讼代理人刘军波、徐忠亮、被告刘军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）亚威经贸公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告盛世一统公司退还原告超额支付价款7,452.00元（已付价款1,053,520.00元-应到货金额1,100,948.00元%2B缺货金额54,880.00元））；2.判令被告盛世一统公司退还因其家具材质不符合约定的差价43,221.00元（已付价款1,053,520.00元-超额支付7,452.00元-现有质量均价1,002,847.00元）；3.判令二被告继续履行合同，对产品色差、钉裸露等质量问题进行修复；4.判令二被告赔偿原告延期开业损失937,411.00元（客房均价337.00元×95间=每日满房营业收入32,015.00元，32,015.00元×五月出租率73.96%×31天=734,027.00元，32,015.00元×六月出租率79.41%×8天=203,384.00元）5.判令二被告赔偿窝工费及维修费82,230.00元，以上全部合计1,070,314.00元；6.被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2018年10月15日，原告与案外人黑龙江国光建筑装饰工程有限公司签订《装饰工程施工承包合同》，将原告经营的位于龙沙区龙华路的维纳斯酒店装饰工程发包给国光公司，被告刘军作为国光公司的代表在合同上签字，2018年10月19日，刘军又以齐齐哈尔维纳斯国际酒店装饰工程国光装饰项目部名义与被告盛世一统公司签订《木制品定制生产销售合同》，合同中约定总价款1,140,000.00元，工期为2018年10月20日至12月20日，共60日，合同签订后向被告支付合同总价款40%的定金，固装家具到场后原告支付合同总价款的30%，被告收到该款后开始安装，原告在活动家具发货前支付合同总价款的27%，留3%作为保证金，安装完毕一年后支付。刘军、盛世一统公司与原告签订《协议书》，其中明确：刘军为项目总承包方，负责对盛世一统公司进行监督，原告作为使用人，仅负责向盛世一统公司拨款，不负责刘军和盛世一统公司之间的质量问题，出现问题由刘军和盛世一统公司负责。2018年10月30日，黑龙江国光建筑装饰工程有限公司请求解除了与原告签订的《装饰工程施工承包合同》并撤出施工现场，黑龙江国光建筑装饰工程有限公司撤场后应由刘军继续履行其与盛世一统公司签订的合同，但刘军拒绝履行合同义务，原告接手后发现，刘军与盛世一统公司确认的汇总表中房间数与实际要求不符，产品样式与图纸不符，盛世一统公司还以各种理由拖延量尺及生产，原告已多次为盛世一统公司顺延工期，直至2019年4月30日仍有大量家具未到场，根据合同约定盛世一统公司应当于2018年12月底便完工。2019年4月26日，原告按合同约定扣除3%质保金后已支付全款1,053,520.00元，但被告工程已超过交工日期四个月，2019年4月30日，原告向盛世一统公司发出催告，通知酒店已定于2019年5月8日开业，所有工程应在2019年5月6日前完工，但因盛世一统公司家具迟延到货、质量不符合约定等问题，致使原告于2019年6月8日才仓促开业，给原告造成重大损失。原告为维护自身权益，故诉至法院。被告（反诉原告）盛世一统公司辩称，公司与原告没有合同，只是与齐齐哈尔市维纳斯国际酒店装饰工程国光装饰项目部有合同，委托代理人是刘军，原告只是负责给被告拨款。黑龙江国光建筑装饰工程有限公司撤场被告是不清楚的，施工当中被告只跟原告的项目上的委托代理人联系，进行技术对接，工期上被告与原告相互没有约束，被告与黑龙江国光建筑装饰工程有限公司签订合同时还没施工，只是将合同签了。被告刘军辩称，原告诉求与事实不符。一、被告刘军从未收到原告给付的任何工程款项，也从未参与原告和被告盛世一统公司的一切钱款往来，从未得知原告给付被告盛世一统公司工程款的数额，被告刘军于2018年10月30日已经与原告方解除了齐齐哈尔维纳斯国际酒店装修合同（合同解除后原告就再也没有联系过刘军本人），刘军不再承担该装修合同中提到的任何装修义务同时也不是该装修项目的负责人。二、刘军不是与盛世一统公司签订的合同，是原告在办公室经过韩巍的同意，刘军才以项目部的名义与被告盛世一统公司签订的合同。盛世一统公司收到的任何一分钱都不是刘军转的，刘军撤场之后已经丧失了对施工现场的领导权监督权及施工的权利。被告（反诉原告）盛世一统公司向本院提起反诉请求：1.判令反诉被告亚威经贸公司向反诉原告盛世一统公司支付款项217,680.00元；2.反诉费用由反诉被告承担。事实和理由：2019年10月15日，反诉原告同案外人刘军经反诉被告介绍认识，并向反诉原告采购木门和家具，反诉原告同刘军签订了《木制品定制生产销售合同》，按商品价格打98折后，双方在合同中约定总价款1,140,000.00元，并同时与反诉被告、刘军共同签订了三方协议，约定由反诉被告向反诉原告支付款项，后反诉被告单方面要求反诉原告对家具款式进行更改，反诉原告明确告知反诉被告，原合同中的图片跟其要求的不一样，新款式工艺比原合同中的款式复杂，比原合同中的贵，反诉被告同意产生价差增项。在生产过程中，反诉原告按照反诉被告的要求，并增加会议室木饰面等一系列增项，总货款为1,271,200.00元，反诉被告共计付款1,053,520.00元，尚欠反诉原告217,680.00元，经反诉原告多次催要，反诉被告拒不支付，故诉至法院。原告（反诉被告）亚威经贸公司辩称，亚威经贸公司是于2018年10月15日与黑龙江国光建筑装饰工程有限公司签订的大包合同。2018年10月19日刘军与盛世一统公司签订木制品合同，该合同是刘军以个人名义签订的，而非黑龙江国光建筑装饰工程有限公司的名义签订的，签订之前盛世一统公司已将图纸交给刘军以及黑龙江国光建筑装饰工程有限公司，而在其后刘军与盛世一统公司签订的和合同中将家具款式进行更改，制作成品后的样式与盛世一统公司前期制作的样板间不相符，故更改是盛世一统公司所为。原告均按照合同履行义务，现盛世一统公司供货不足且质量不符合约定，已多付货款七千余元，盛世一统公司无权要求亚威经贸公司继续支付款项。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下:原告（反诉被告）亚威经贸公司提交的证据1.维纳斯酒店工程图纸，证实家具的样式及尺寸；2.撤场请求，证实2018年10月30日，国光公司与原告解除承包合同，其中说明刘军作为项目经理单独核算与施工，由此能够证明是刘军挂靠国光公司个人承揽此项目，同时该证据中约定如项目在施工中和结算中出现一切违约事项的后果由刘军承担；3.2018年12月至2019年2月期间与原告与盛世一统公司梁经理的微信聊天截图及测量尺寸，证实盛世一统公司从2018年12月份开始拖延量尺，拒绝履行合同义务，直至2019年2月仍未得出生产尺寸，原告测量部分尺寸后发给盛世公司；4.2019年3月微信记录截图，证实盛世一统公司再次拖延测量公共区域尺寸，又以工厂放假和交通管制为由拖延，此时已经构成违约；5.2019年4月微信记录截图及通知。证实盛世一统公司在施工中存在裸露有色差等多数问题，现仍未进行修复，截止至4月30日，仍有大量家具未到现场。原告向其发出通知进行催告，酒店已定于5月8日开业，工程需在5月6日完工；6.2019年5月2日—5月24日微信记录截图，证实2019年5月22日仍有家具未到场，到货椅子不是成品，盛世一统公司承诺家具到齐后对家具进行美容；7.样板间录像截图，证实盛世一统公司施工标准与所做样板间不符。家具到货样式虽与图纸及样板间相符，但刘军签订的汇总表样式及数量与原告要求不符。致使盛世一统公司以此要求多支付价款；8.维也纳酒店验收表，证实验收标准规定门、电视柜、写字桌、茶几应无色差；9.货物质量问题统计明细及照片，证实盛世公司制作的家具质量不符合约定，均达不到酒店验收标准；10.检测报告以及甲醛治理难点说明，证实家具造成室内空气甲醛严重超标，致使原告花费更多的时间和费用进行治理；11.维也纳酒店南马路店OA系统截图、原告房间定价，证实参考同意去团内酒店的出租率计算原告2019年5月、6月1日至8月的营业损失。12.误工申请单及收据，证实因盛世一统公司家具迟延到货造成其他工程误工及后期维修，为此亚威经贸公司额外支出82,230.00元。盛世一统公司对以上证据质证意见为：证据1、2表示不清楚。证据3、4、5、6真实性没有异议，但合同中并未约定工期，拖延发货是因为亚威经贸公司没有按照施工进度来拨款。盛世一统公司先后三次测量，测量完之后让甲方负责人签字确认，却没有任何人回复。证据7证实问题有异议，酒店已经开业且用的都是盛世一统公司家具。证据8证实问题有异议，盛世一统公司每次发货都有收货单，如果亚威经贸公司认为货物不符，可以拒绝收货。证据9证实问题有异议如果家具有问题我们可以负责维修更换，但亚威经贸公司没有给付货款的情况下不能要求我们继续履行合同。证据10真实性有异议。证据11与我方无关。证据12与盛世一统公司无关。刘军对以上证据质证意见为：证据1表示没见过。证据2真实性无异议，但刘军表示其为公司项目经理，不属于挂靠，因未协商一致后提出撤销请求，亚威经贸公司也同意了。证据3至12不清楚，因为刘军已经撤场。被告（反诉原告）盛世一统木业提交的证据：1.家具签收单，证实工期并不是盛世一统公司延误，是因为现场不具备条件，甲方并没有按合同履行给付货款。产品如果存在问题，我们可以维修，但是原告必须先拨款，改款增项费用作为增减项将工程款付清。2.维纳斯酒店活动家具房间数量及增项确认函、发货清单、改款及增减项目明细，证实实际加工与合同中家具款式不符，房间数量也有变更，家具改款存在差价。3.价格更改汇总表及明细表，证实更改后数量价格应以该组证据为准。原告（反诉被告）亚威经贸公司对以上证据质证意见为：证据1真实性无异议，但对证明问题有异议，该份证据无法证明现场不具备条件及存在改款增项等事宜，恰能证明盛世一统公司仍有部分家具未发货。证据2有异议，该组证据中并没有亚威经贸公司签字，合同履行期间没有变更家具样式，并无更改。证据3有异议，为盛世一统公司单方制作，没有亚威经贸公司签字确认。被告刘军对盛世一统公司提交的证据质证均表示不清楚。本院经审核对认为，亚威经贸公司证据1为单方出具打印件，且盛世一统公司、刘军均不认可，真实性本院不予确认。证据8亚威经贸公司欲证问题无其它证据相佐证，本院不予确认。证据9中照片真实性予以确认，统计表为单方制作且无对方确认，本院不予确认。证据10齐齐哈尔市康仁世博消毒杀虫服务有限责任公司为亚威经贸单方委托，且未提供相关证据予以证实该公司具备检测资质，故对该证据不予采信。证据11与本案关系性不予确认。证据2、3、4、5、6、7、12本院予以确认。对盛世一统公司提交证据1与亚威经贸公司提交收货单相印证，对真实性予以确认，但无法体现存在改款增项等内容，故对欲证实问题不予采信。证据2中的确认函盛世一统公司在微信群中发送过，双方均无异议，但未经亚威经贸公司确认，故对盛世一统公司欲证问题不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月15日，被告刘军代表黑龙江省国光建筑装饰工程有限公司与原告（反诉被告）齐齐哈尔亚威经贸有限公司签订《装修工程施工承包合同》，黑龙江省国光建筑装饰工程有限公司承包齐齐哈尔维纳斯国际酒店的建设、施工方式为包工包料，不包税费合同价为10,000,000元，承包范围包括房间及所有公区家具家私和木饰面、五金、酒店一楼大堂内外双层拉丝不锈钢门、空调系统、暖风系统等内容。2018年10月19日，刘军（甲方）与被告（反诉原告）盛世一统公司（乙方）签订《木制品定制生产销售合同》，合同加盖齐齐哈尔维纳斯国际酒店装饰工程国光项目部公章，合同约定乙方负责齐齐哈尔维纳斯国际酒店的木门、家具、窗套安装工程，约定价格1,140,000.00元（按商品价格打98折后）。合同第四条约定物品质量及技术要求：1.所用材料必须符合国家相关要求。2.内部必须符合双方协定的要求。3.如因产品质量问题，导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方的损失。4.所有产品需要符合维也纳验收标准，符合酒店验收标准。合同第五条约定甲方需保证严格按照工程工期进度表上所标的节点时间，将符合测量标准的作业面提供给乙方，如果因甲方原因不能保证如期提供符合标准的作业面给乙方测量，工期以甲方实际交付的时间顺延。乙方测量完毕后，甲方需在双方确定的图纸上签字确认，并以此为生产开工日期计算标准。开工日期为2018年10月20日，完工日期为2018年12月20日，工期为60日。如甲方原因导致发生变化，完工日期根据实际开工日期相应顺延。第六条约定货款的结算，因定制产品的特殊性，第一笔款合同签订后甲方向乙方支付合同总金额的40%定金；乙方在收到全部款项后开始生产并计算工期。第二笔款为家具到场，甲方支付合同总金额的30%，乙方在收到款项后开始安装。第三笔款为所有活动家具在工厂装车发货前，甲方支付合同总金额的27%。第四笔款3%为安装完毕后366天支付。合同附产品汇总表，客房数量合计101间，其中标单A为69间、标双A为25间、套房6间、公区1处。合同商品汇总表            种类              客房数量              总价              商品               单价              数量              总计      数量                  标单A              69              10940              3M床屏连接床头柜饰面              960              1              69                                                            床屏背景线条              330              1              69                                                            床头柜              420              2              138                                                            写字椅              420              1              69                                                            电视柜              590              1              69                                                            1.2米写字台              650              1              69                                                            行李架              550              1              69                                                            茶几              420              1              69                                                            贵妃椅              860              1              69                                                            衣柜连茶水台              2400              1              69                                                            卫生间窗套              420              1              69                                                            卫生间门              1100              1              69                                                            入户门              1400              1              69                  标双A              25              11070              4M床屏连接床头柜饰面              990              1              25                                                            床屏背景线条              370              1              25                                                            床头柜              420              2              50                                                            写字椅              420              1              25                                                            电视柜              590              1              25                                                            1.2米写字台              620              1              25                                                            行李架              550              1              25                                                            衣柜连茶水台              2400              1              25                                                            茶几              420              1              25                                                            围椅              460              2              50                                                            卫生间窗套              420              1              25                                                            卫生间门              1100              1              25                                                            入户门              1400              1              25                  套房              6              18130              3M床屏连接床头柜饰面              960              1              6                                                            床屏背景线条              330              1              6                                                            床头柜              420              2              12                                                            写字椅              420              1              6                                                            1.2米写字台              650              1              6                                                            电视柜              590              2              12                                                            行李架              550              2              12                                                            衣柜连茶水台              2400              1              6                                                            茶水台              1200              1              6                                                            茶几              420              1              6                                                            贵妃椅              860              1              6                                                            卫生间门              1100              1              6                                                            入户门              1400              2              12                                                            多位沙发1+3              2400              1              6                                                            长几              600              1              6                                                            边几              450              2              12                  公共                                          客房楼层过道门              1300              14              14                                                            会议室双扇门              2550              2              2      2018年10月19日，刘军（甲方）与盛世一统公司（乙方）、亚威经贸公司（丙方）三方在维也纳齐齐哈尔国际酒店装修施工过程中，对一些特殊事项进行协商，签订一份《协议书》，协议加盖齐齐哈尔维纳斯国际酒店装饰工程国光装饰项目部、亚威经贸公司、盛世一统公司公章。协议约定：一、三方身份明确定义，甲方为项目总承包方，乙方为项目中木制品家具单项承包方，丙方为项目使用方，最终使用人。二、三方的责任与权利，甲方负责对乙方进行监督，现场与乙方对接、协调、保证整体质量。乙方负责木制品的工期、质量，与甲方对接，现场测量安装。丙方负责按照甲乙双方签订的（木制品安装合同）的进度向乙方拨款，此款项从甲方的总合同款中扣除，丙方不负责甲乙监督甲乙双方之间的质量问题，如果出现问题由甲乙双方负责。三、其它，如果甲乙双方之间产生纠纷，由甲乙双方进行调解或者诉讼，与丙方无关。如甲乙双方发生司法诉讼，乙方需将丙方支付的款项退还给丙方。2018年10月30日，黑龙江国光建筑装饰工程有限公司向亚威经贸公司提出撤场请求，内容为2018年10月15日黑龙江国光建筑装饰工程有限公司与亚威经贸公司签订的装修合同，此项目为刘军作为项目经理的项目部进行单独核算与施工。在进场施工过程中，亚威经贸公司在原工程内容基础上提出了多项增加和变更内容，公司项目部无力满足，提出撤场及解除合同，施工现场完成的所有装饰内容如不予结算，黑龙江国光建筑装饰工程有限公司视为无偿付出。此后，亚威经贸公司与盛世一统公司通过微信群就合同问题直接进行对接，该微信群中没有黑龙江国光建筑装饰工程有限公司工作人员及刘军参与。2018年12月盛世一统公司到酒店施工现场开展工作，根据亚威经贸公司签收的发货清单显示，从2019年3月25日至2019年5月20日盛世一统公司累计发货八次，亚威经贸公司最后一次收货时间为2019年5月24日，盛世一统公司负责安装后工人撤场。齐齐哈尔维纳斯国际酒店于2019年6月8日开始营业。发货明细统计表                          3.25              4.6              4.13              4.25              5.2              5.9              5.16              5.20              合计                  卫生间门              70              21              16                                                                                    107                  入户门              14              60              48                                                                                    122                  衣柜              186              44              88                                                                                    318                  木饰面                                          99                                                                                    99                  背板                                          49                                                                                    49                  大写字桌                                                        72              24                                                        96                  小写字桌                                                        2                                                                      2                  电视柜                                                        34              43              19                            2              96                  茶几                                                        4              5                                                        9                  方凳                                                        3              4                                                        7                  床头柜                                                                                    100                            98              198                  围椅                                                                                    42                                          42                  三人位                                                                                    4                                          4                  单人位                                                                                    8                                          8                  贵妃沙发                                                                                                  38                            38                  行里架                                                                      69                                          29              98                  写字椅                                                                                                                99              99      盛世一统公司实际发货数量与合同约定不符，且有部分商品存在钉裸露、有缝隙的外观质量问题。依照合同少发床头柜2件、电视柜8件、写字桌2件、写字椅1件、茶几55件、行里架8件、衣柜连茶水台3件、入户门1套，价款合计43,380.00元。多发二个会议室木饰面99块和背板49块用于墙面装饰并已安装、单人位沙发2套，价款合计55,020.00元。在合同履行过程中，双方对合同中约定的商品数量、种类等内容有部分变更，盛世一统公司分别于2019年3月15日和2019年4月17日将《齐齐哈尔维纳斯国际酒店活动家具、房间数量及增项更改确认函》发至微信工作群，要求亚威经贸公司予以确认盖章回传。亚威经贸公司始终未予确认。确认函的内容包括房间数量的变更、活动家具样式的更改、增加公区木饰面180元/平米等内容。亚威经贸公司分别于2018年10月24日给付盛世一统公司货款456,000.00元、2019年3月27日给付342,000.00元、2019年4月26日给付255,520.00元，合计1,053,520.00元。另查明，齐齐哈尔维纳斯国际酒店施工负责人张怀余向亚威经贸公司提出申请，因2019年4月28日家具未全部进场，导致张怀余负责施工的踢脚线、卫生间门口理石、床头开关插座及茶水台灯具、开关插座无法进行安装。家具进场后造成已装修好的棚面、石膏线、楼梯间墙面破坏，重新修复，要求给付误工费及维修费共计82,230元，其中包括误工费63,000.00元（6人×300元/天×35天）、维修人工费16,500.00元（5人×300.00元/天×11天）、材料费2,730.00元。2019年6月14日，亚威经贸公司将上述费用予以给付。本院认为，本案争议焦点围绕木制品定购合同，系买卖合同纠纷，案由从建设工程施工合同纠纷变更为买卖合同纠纷更为适当。当事人订立合同有书面形式、口头形式、和其他形式。亚威经贸公司与盛世一统公司及刘军签订的三方协议后，刘军所在的黑龙江国光建筑装饰工程有限公司向亚威经贸公司提出撤场请求，经协商一致，双方解除2018年10月15日黑龙江省国光建筑装饰工程有限公司与原告（反诉被告）齐齐哈尔亚威经贸有限公司签订《装修工程施工承包合同》。此后刘军未继续履行与盛世一统公司之间的销售合同及包括亚威经贸公司在内的三方补充协议的义务，亚威经贸公司直接与盛世一统公司就齐齐哈尔维纳斯国际酒店木制品定制问题在原合同内容基础上进行对接、协调。虽然，亚威经贸公司与盛世一统公司未以书面形式重新订立合同，但从双方从事的民事行为能够推定双方有订立合同意愿的，并实际履行，可以认定在原合同基础上，亚威经贸与盛世一统公司达成合议，重新订立买卖合同。亚威经贸公司再依据原合同要求刘军承担合同义务进行赔偿，没有事实和法律依据。依法成立的合同受法律保护，亚威经贸公司与盛世一统公司应当按照二者合同约定，如实履行各自的权力义务。盛世一统公司应当按照约定提供合格产品，现盛世一统公司提供的商品部分存在钉裸露、开裂等影响商品美观的问题，应承担对瑕疵产品进行修复的违约责任。但本案中，盛世一统公司提供商品种类多、数量大，根据亚威经贸公司现有证据，无法明确需要修复商品的种类、数量及单品存在的具体问题。亚威经贸公司该项诉求，事实不清，证据不足，本院不予支持。亚威经贸公司出具齐齐哈尔市康仁世博消毒杀虫服务有限责任公司进行室内空气检测书，欲证实酒店内门、衣柜床头板材甲醛超标达几十倍。该检测为亚威经贸公司单方委托，且未出示该公司具备相关检测资质证明，故本院对该检测结果不予采信。亚威经贸公司收到货物并已经实际投入使用，要求盛世一统公司返还家具材质不符合约定的差价，本院不予支持。因盛世一统公司提供的为订制家具，亚威经贸公司应当及时为盛世一统公司提供符合量尺的条件，双方在合同履行初期对工作流程未有效协商，致使量尺延误，双方均存在过错。合同约定第三笔货款为所有活动家具在工厂装车发货前，甲方支付合同总金额的27%。2019年4月26日亚威经贸公司给付盛世一统公司第三笔货款后，盛世一统公司未按约定时间及时发货，最后一次发货时间为2019年5月20日，发货时间延迟，家具进场时对棚面、石膏线等有破损，存在违约行为，应当承担违约责任。双方在合同中没有约定因违约产生的损失的赔偿计算方法，故盛世一统公司应当对订立合同时可预见到的因违反合同可造成的损失予以赔偿，但这种可得利益必须是受违约行为直接影响所及的范围，应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度。综上，盛世一统公司因违约行为应当赔偿给亚威经贸公司造成的损失维修费16,500.00元、材料费2,730.00元、酌情支持20天其他工种窝工费36,000.00元（6人×300.00元/天×20天）,合计55,230.00元。亚威经贸公司关于延期开业营业损失的诉讼请求，本院不予支持。当事人应当对自己提出的主张向法庭提交证据予以证实，举证不能的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。亚威经贸公司主张在合同履行过程中商品样式、数量有所更改，并于2019年3月15日通过微信工作群给亚威经贸公司发函，要求其确认回传，但亚威经贸公司始终未予以确认。故盛世一统公司对于商品改款增加费用的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。发货种类、数量以签收的发货单为准，盛世一统公司在合同约定数量外，多发二会议室木饰面并已安装、单人位沙发2套。出卖人多交标的物的，买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人。买受人接收多交部分的，应按照合同的价格支付价款。2套单人位沙发比照合同约定多位沙发1%2B3价格计算，予以支持1,200.00元。二会议室木饰面价格以盛世一统公司安装前报价为准，盛世一统合同外发货价款合计55,020元。因从最后一次送货安装时间起算，盛世一统公司提供商品仍未过质保期366天，故扣除预留3%质保金后，亚威经贸公司应继续给付盛世一统公司货款63,345.00元【[1,140,000元%2B（55,020.00元-43,380.00元）×98%]×97%-1,053,520元】。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第十条、第六十条、第七十七条、第九十三条、第一百零七条、第一百零九条、第一百五十七条、第一百六十二条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）北京盛世一统木业有限公司赔偿因违约行为给原告（反诉被告）齐齐哈尔亚威经贸有限公司造成的财产损失55,230.00元；二、原告（反诉被告）齐齐哈尔亚威经贸有限公司给付被告（反诉原告）北京盛世一统木业有限公司货款63,345.00元；三、驳回原告（反诉被告）齐齐哈尔亚威经贸有限公司其他诉讼请求。上述判项于本判决发生法律效力之日起十日内履行。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14,432元，其中13,251.00元由原告（反诉被告）齐齐哈尔亚威经贸有限公司负担、1,181.00元由被告（反诉原告）北京盛世一统木业有限公司负担。反诉费4,565.00元，其中1,384.00元由原告（反诉被告）齐齐哈尔亚威经贸有限公司负担、3,181.00元由被告（反诉原告）北京盛世一统木业有限公司负担。公告费300.00元由被告（反诉原告）北京盛世一统木业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于齐齐哈尔市中级人民法院。审判长 辛 麟审判员 赵丹阳审判员 陈 冶二〇二〇年三月二十五日书记员 藏婉彤