河北省张家口市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀07民终100号 上诉人（原审原告）：张琳，女，出生，汉族，现住天津市河西区。 上诉人（原审原告）：杨开聪，男，出生，汉族，现住北京市海淀区。 以上二上诉人共同委托诉讼代理人：任海峰，北京京云律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：怀来荣峰房地产开发有限公司，住所地河北省怀来县东花园镇羊儿岭村。 法定代表人：翟学刚，总经理。 委托诉讼代理人：田禾，河北华研律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郑永生，河北华研律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：北京意家科技有限公司，住所地北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室。 法定代表人：秦德生，总经理。 委托诉讼代理人：刘晓庆，法务。 被上诉人（原审被告）：北京众信嘉晟房地产经纪有限公司，住所地北京市朝阳区酒仙桥北路甲5号院B座366室。 法定代表人：刘宇，经理。 被上诉人（原审被告）：中国建设银行股份有限公司廊坊开发区支行，住所地廊坊开发区祥云道。 负责人：苏学义，行长。 委托诉讼代理人：岳鹏，河北岳石律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王梓芸，河北岳石律师事务所律师。 上诉人张琳、杨开聪与被上诉人怀来荣峰房地产开发有限公司（以下简称荣峰公司）、北京意家科技有限公司（以下简称意家公司）、北京众信嘉晟房地产经纪有限公司（以下简称众信嘉晟公司）、中国建设银行股份有限公司廊坊开发区支行（以下简称建行开发区支行）房屋买卖合同纠纷一案，不服河北省怀来县人民法院（2019）冀0730民初373号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月7日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人张琳、杨开聪的委托诉讼代理人任海勇、被上诉人荣峰公司委托代理人田禾、郑永生、被上诉人意家公司的委托诉讼代理人刘晓庆、被上诉人众信嘉晟公司的法定代表人刘宇、被上诉人建行开发区支行委托代理人王梓芸本案现已审理终结。 张琳、杨开聪上诉请求：撤销河北省怀来县人民法院（2019）冀0730民初373号民事判决，依法改判支持其诉讼请求。事实和理由：一审法院认定案涉房屋已经验收合格属于事实认定错误，该房屋至今未能办理竣工验收手续，根据一审中所提交的证据，建设行政主管部门已经出具了竣工验收备案手续，时间是。但仅仅是D5、D6、D7、B22、C15，并未保护涉案的D9号楼。案涉房屋尚未办理规划验收合格手续。荣峰公司所提供的验收材料，内容及形式均存在瑕疵，不能证明六方单位履行了实质审查义务。一审法院认定房屋交付因政府环保管控逾期74天属于免责情形，明显缺乏必要的证据。荣峰公司提交的证据缺乏怀来县政府及环保部门和街道办事处、建设行政主管单位出具的书面停工通知，仅凭其提供的证据不能证明环保管控的事实。一审法院认定案涉房屋符合双方约定的验收合格的交付条件，明显适用法律错误。荣峰公司未能提交强制性的竣工验收登记备案表，不能证明案涉房屋已经验收合格。建筑法第61条规定交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。只有竣工经验收合格后，方能交付使用，在未能验收合格或者不合格的，不能交付使用。建筑工程质量管理条例第49条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。按照以上规定，即便是张琳、杨开聪与荣峰公司约定了经验收合格，但也不能免除荣峰公司必须要履行上述竣工登记备案手续的强制性规定，否则案涉房屋就属于不合格的房屋，荣峰公司的行为就构成逾期交房。张琳、杨开聪要求解除合同的诉讼请求符合法律规定。双方所签订的房屋买卖合同中约定了逾期交房超过60日就可以解除合同，虽然特殊约定了即便逾期60日也不能解除，但该约定内容属于荣峰公司提供的格式合同中的约定内容，该条款排除了张琳、杨开聪基于对方违约所享有的法定解除权利，属于法律规定的排除一方权利的格式条款，该条款无效。根据合同法第94条规定，一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使合同目的不能实现的，对方可以要求解除合同。荣峰公司已经逾期交房，致使张琳、杨开聪的购房目的无法实现，其依法享有解除合同的权利。所以该项主张，既符合双方合同的约定，也具有法律依据。意家公司与众信嘉晟公司未能提交任何合法证件，证实其经营范围，其所收取的团购费等费用也被商品房销售管理办法明令禁止。所以所谓的团购费等费用完全是该两公司与荣峰公司恶意串通、巧立名目的虚假宣传，应当依法退还。请二审法院查明事实，支持张琳、杨开聪的诉讼请求。庭审中，张琳、杨开聪补充陈述案涉商品房买卖合同所采用的制式合同文本不符合国家有关文件的要求，应当被认定无效。 荣峰公司答辩称，双方所签订的商品房买卖合同以及补充协议合法有效，是双方真实意思表示，对合同条款均是认可的。在签订商品房买卖合同之前，荣峰公司已经取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证及预售证。补充协议是该份合同的补充，所以也是合法有效的。张琳、杨开聪对于合同中的签字也不持异议，可见对条款是没有异议的。双方所签订合同采用的文本是由行家口市住房和城乡建设局及张家口市人民政府法制办公室监制的，具有法律效力，不存在无效情形。补充条款张琳、杨开聪也没有异议，而且在最后加粗部分，荣峰公司已经尽到了告知义务。案涉房屋的交付条件符合法律规定，张琳、杨开聪无权解除合同。建筑法对交付条件有明确的规定，建设工程质量管理条例也规定了收到竣工报告后，组织有关单位竣工验收的内容，结合以上规定内容，工程竣工是以建设、设计、施工、监理四家联合验收为标准的，在通过竣工验收之后，才涉及公安消防、环保等部门的验收，但是后续的验收属于综合验收范畴，是行政权力的体现，是一种行政机关的监督权，不属于竣工验收的范畴。行政主管部门的备案手续也是管理权的体现，不属于竣工验收的范畴。所以案涉合同中约定的房屋仅竣工验收即具备交付条件是符合法律规定的，交付的条件也已经成就。建设工程质量管理条例中规定了15天报备案的内容，但是行政主管单位何时批准备案、何时出具备案表这都不是荣峰公司可以控制的，不应以该备案的时间作为交房时间。荣峰公司于取得建设工程竣工验收报告，经六方验收合格，取得消防备案证，以邮寄方式通知张琳、杨开聪，截止此时，荣峰公司比约定的交房迟延36天，不符合双方约定的合同解除条件。案涉房屋没有办理规划验收合格手续并不是双方合同约定的内容，且张琳、杨开聪在一审中也未提出，同时没有相关的证据，该主张于法无据。荣峰公司的延期交房具有客观原因，且符合合同约定。案涉项目处于京津冀重点治理范围，因环境大气综合治理及安全建设造成的停工行为，属于合法的工期顺延，监理依据政府大气治理相关文件作出的停工指令有效，而不是只有政府、建设管理部门或环保部门出具的停工通知才有效。即便没有大气综合治理影响的停工，案涉房屋已经验收合格，13日通知张琳、杨开聪，确定的交付日期为，延期天数仅为36天，也不具备解除合同的条件。张琳、杨开聪要求荣峰公司承担返还团购费、排卡费等于法无据。张琳、杨开聪在签署认购书时的房屋价值是经物价局出具的备案表确认价格，签订买卖合同时享受了交4万抵8万的优惠，同时又享受了两个99折，以上费用也交给了渠道公司，说明已经享受了渠道公司的相关服务，要求退款是没有依据的。综上，荣峰公司并没有违反合同的约定，也没有违反法律规定的交付条件，张琳、杨开聪的主张于法无据，请二审法院驳回上诉，维持一审判决。对于张琳、杨开聪庭审中补充的上诉意见，荣峰公司认为案涉合同采用的制式文本是由当地住建部门提供，作为开发商无权选择，对于该合同版本的问题不属于本案民事案件审理的范围。 意家公司答辩称，其通过为张琳、杨开聪讲解整体项目情况、户型分析、优惠政策介绍等服务，已经协助二人以满意的价格购买到了房屋。根据一审法院所查明的事实，张琳、杨开聪所购买房屋时享受了比备案价优惠的价格，意家公司已经履行完毕相应的义务，且没有任何的过错，双方构成事实上的服务合同关系。对该部分费用，意家公司不构成不当得利，不应予以返还。根据张琳、杨开聪所提供的刷卡凭条，均存在真实的签字，可见，其对于意家公司的服务是明知的，并且缴费是自愿的，是真实意思的表示。张琳、杨开聪称未经过磋商与事实不符。张琳、杨开聪以优惠价格购买房屋的目的已经实现，并且顺利的同荣峰公司签订了合同，意家公司的服务已经完全履行完毕，张琳、杨开聪在此过程中不存在任何的损失，所以意家公司不具备任何的返还服务费用的条件。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，张琳、杨开聪的上诉理由不能成立，请驳回二人的上诉。 众信嘉晟公司答辩称，同意家公司的答辩意见，张丽红的上诉请求缺乏事实与法律依据，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，请求驳回上诉、维持原判。 建行开发区支行答辩称，双方签订的《个人住房（商业用房）借款合同》合法有效，各方当事人均应履行合同义务，答辩人的合法权益应受法律保护。假使案涉房屋买卖合同、借款合同被判决认定解除，答辩人有权依据借款合同约定要求张琳、杨开聪或荣峰公司清偿借款合同项下全部的剩余贷款本息及相关费用。张琳、杨开聪的上诉请求缺乏事实与法律依据，原审判决认定事实清楚、适用法律正确，请求驳回上诉、维持原判。 张琳、杨开聪向一审法院起诉请求：1.要求解除与荣峰公司签订的《商品房买卖合同》（备案号：HFB20170608006314）及其相关补充协议，并依据合同第九条第（2）项，在判决生效之日起30日内返还已支付的认购金10000元和首付款311983元及所有利息损失；2.要求荣峰公司依据合同第九条第（2）项向张琳、杨开聪支付违约金10719.83元；3.要求意家公司返还已交的排卡费15000元，荣峰公司承担连带清偿责任；4.要求众信嘉晟公司返还已交的电商费25000元，荣峰公司承担连带清偿责任；5.要求解除张琳、杨开聪与荣峰公司、建行开发区支行签订的《个人购房担保借款合同》，荣峰公司返还张琳、杨开聪已经向建行开发区支行支付的银行贷款及利息，具体金额截止到《个人购房担保借款合同》解除之日为止，荣峰公司将已收取的剩余购房贷款（扣除已偿还的贷款部分）返还给建行开发区支行；6.本案诉讼费用由被告荣峰公司、意家公司、众信嘉晟公司承担。 一审法院认定事实：，张琳与荣峰公司签订《八达岭阿尔卡迪亚项目认购书》，其向荣峰公司交纳房屋认购金10000元，向意家公司交纳排卡费15000元，向众信嘉晟公司交纳电商费25000元。张琳、杨开聪与荣峰公司签订《商品房买卖合同》（以下简称买卖合同）、《商品房买卖合同补充协议》（以下简称补充协议），并向荣峰公司交纳购房款311983元。荣峰公司于取得商品房预售许可证，并于，就商品房销售明码标价向怀来县物价局予以备案。双方签订《商品房买卖合同》（此合同为备案合同，以下简称备案合同），合同约定，房屋面积，单价为12612.69元，价款为1062998元，地下储藏室面积，单价为1500元，价格为8985元，该商品房包含地下储藏室，总价款为1071983元。，张琳、杨开聪与建行开发区支行签订《个人购房担保借款合同》，以借款用于交纳部分购房款。，荣峰公司向业主发出《告知函》，其内容为，备案合同约定于2018年9月交付房屋，由于受到环京区域大气治理等情况影响，无法正常交房，荣峰公司依据合同规定可据实予以延期。，荣峰公司就所诉房屋取得了竣工验收合格报告。，荣峰公司向张琳、杨开聪发出《入住通知书》，通知于到荣峰公司售楼处办理房屋入住手续。，怀来县住房和城乡规划建设局因业主陶莉申请对八达岭阿尔卡迪亚项目的建筑工程质量认定书和房地产开发建设项目竣工综合验收合格证公开政府信息，予以回复为“经调查，因该项目未竣工验收，尚未达到竣备条件，所以无法向您提供前述相关证明材料。”后张琳、杨开聪以荣峰公司逾期交付房屋构成违约等为由提起诉讼，要求判令所请。 一审法院认为，本案中双方主要的争议有以下几个方面，一是房屋交付条件。就此，张琳、杨开聪认为，与荣峰公司之间签订的买卖合同、补充协议、备案合同，对商品房交付条件的约定存在冲突，并认为补充协议第九条第3项“双方经协商一致，商品房交付的条件仅限于商品房竣工验收合格”的约定已被备案合同第八条变更，交付房屋条件应为取得竣工验收备案登记证明以及符合合同约定。补充协议第九条第3项的约定，属于无效的格式条款，且违反了法律、行政法规的强制性规定，因此，商品房交付条件应当以备案合同第八条为准。荣峰公司认为交付条件为房屋经竣工验收合格。其理由为，备案合同第八条约定，荣峰公司应当在，将具备“经验收合格”的房屋交付张琳、杨开聪，补充协议第九条第3项约定“商品房交付的条件仅限于商品房竣工验收合格”，故交付条件仅限于房屋经竣工验收合格。就竣工验收，荣峰公司提供了《河北省建设工程竣工验收报告》，证明由勘验单位、设计单位、施工单位、施工图审查机构、监理单位、建设单位出具的竣工验收结论为竣工验收合格，已符合了约定的“经验收合格”的交付条件。一审法院认为，张琳、杨开聪及荣峰公司对备案合同及补充协议真实性均无异议。按照备案合同中的说明，双方当事人可以对文本条款的内容进行修改。2016年10月，张琳、杨开聪与荣峰公司签订买卖合同及补充协议，至2017年6月签订备案合同期间，张琳、杨开聪有充裕的时间对补充协议的内容予以了解。在签订备案合同时，张琳、杨开聪并未对补充协议内容提出异议，应视为是双方当事人真实意思的表达。补充协议第一条第2项，已用加黑字体对“买卖双方已注意并接受了本协议中涉及的免责或限制各方权利、违约后果、行权期限等重要条款”予以了明示，且补充协议为单独签订，对变更条款分别列项，也足以起到提示作用。故补充协议的格式条款不属于法律规定的无效情形，对张琳、杨开聪提出的补充协议第九条第3项的观点不予支持。同时，备案合同的附件五即为补充协议，故补充协议为备案合同的组成部分，其是双方当事人真实意思的表达，与备案合同有同等效力。同时，按照协议约定及荣峰公司提供的证据，达到了荣峰公司认为的商品房经竣工验收合格的交付条件；张琳、杨开聪提交的证据，不能证明其上述观点，故对张琳、杨开聪的观点不予采纳。二是荣峰公司延期交房是否构成违约。张琳、杨开聪与荣峰公司对按照合同约定交付房屋日期为无异议。并从双方提交入住通知书，也可以证明荣峰公司通知张琳、杨开聪接收房屋时间为，荣峰公司交付房屋时间超过了合同的约定交付期限。对此，张琳、杨开聪认为荣峰公司交付房屋逾期。荣峰公司认为交付房屋并未逾期，理由为，根据备案合同第八条第二款第2项约定，因政府及社会不安定因素导致无法正常交房的，出卖人可以据实予以延期。荣峰公司因为环境大气综合治理停工96天，属于合法的工程延期，所以荣峰公司没有逾期交房。依据荣峰公司提供的《工程暂停令》，确认项目监理机构分别于至、至、至、至、至、至、至、至、至要求被告停工，共计停工74天。环境保护是我国的一项基本国策，任何企业应该积极履行这项职责。由于环境治理督查等原因，项目监理机构根据省县文件精神，要求荣峰公司停工，应视为政府行为，且不可预见，符合合同约定，可以根据实际停工天数74天予以延期。同时，对荣峰公司辩称的停工96天的事实不予确认。三是排卡费、电商费是否应予返还。张琳、杨开聪认为意家公司、众信嘉晟公司收取排卡费、电商费无法律依据。意家公司、众信嘉晟公司认为其公司为张琳、杨开聪提供服务，并促成张琳、杨开聪与荣峰公司签订房屋买卖合同，且在购房总价款中享受了4万抵8万的优惠，故意家公司、众信嘉晟公司收取的服务费合情合法，不予退还。一审法院认为，张琳、杨开聪购买怀来大爱城养老部的项目A区D9幢0单元1503号房屋，在荣峰公司提供的价格备案表中，此房屋建筑面积为，销售单价每平米13818元，价款应为1164581元，张琳、杨开聪实际交付房款为1062998元（不包括储藏室价款）。按照荣峰公司、意家公司辩称，及张琳、杨开聪实际交付价款为1062998元[（备案价款1164581元-折扣价款80000元）*0.99（荣峰公司优惠折扣99折）*0.99（荣峰公司优惠折扣99折）=1062998元]。由此得出，张琳、杨开聪实际购房款低于备案价款，并通过意家公司、众信嘉晟公司的服务，在购房当中享受了4万抵8万的优惠。张琳、杨开聪于签订买卖合同时，已知道自己交纳了团购费。虽然未与意家公司、众信嘉晟公司签订书面服务合同，但在购房过程中，享受了意家公司、众信嘉晟公司提供的一定的服务，且在此过程中也未受到经济损失，并得到了价款的优惠，故可认定张琳、杨开聪与意家公司、众信嘉晟公司之间形成了事实上的服务关系，且意家公司、众信嘉晟公司促成了张琳、杨开聪与荣峰公司之间的房屋买卖，意家公司、众信嘉晟公司的义务已经完成，故对张琳、杨开聪陈述的观点不予采纳。综上所述，张琳、杨开聪与荣峰公司签订的备案合同及补充协议属双方真实意思的表达，且已经行政主管部门予以备案，其提供的证据不能证明其违反法律、行政法规的强制性规定，故该备案合同及补充协议合法有效。双方约定交付房屋期限为，根据双方可以据实延期的约定，荣峰公司可延期74天，至交付房屋即不构成违约。荣峰公司通知原告于办理房屋交付手续，故荣峰公司交付房屋的时间未构成逾期，且根据补充协议第十条第1项“如出卖人构成逾期交房的，无论出卖人逾期交房是否超过60日买受人均同意不解除买卖合同及本协议，出卖人按日向买受人支付已购房款万分之一的违约金”的约定，故对张琳、杨开聪要求解除备案合同及补充协议并返还认购金、首付款、违约金的诉讼请求不予支持。对张琳、杨开聪要求意家公司、众信嘉晟公司返还排卡费、电商费的诉讼请求，因其提交的证据不足以证明意家公司、众信嘉晟公司收取行为违法不予支持。因房屋买卖合同不予解除，张琳、杨开聪提出的解除《个人购房担保借款合同》的诉讼请求，于法无据不予支持。判决：驳回原告张琳、杨开聪的全部诉讼请求。 本院二审期间，张琳、杨开聪围绕上诉请求提交了业主向怀来县规划局申请的政府信息公开材料一组，拟证明案涉的养老住宅项目中A区只有D5、D6、D22、C15于办理了备案手续，一审法院以约定的竣工验收之日作为交房条件违反了法律规定，荣峰公司逾期交房超出60天，该合同已经满足解除条件；荣峰公司于向业主作出的告知书一份，拟证明该项目的供水截止目前仍未能正常使用，根据相关规定这属于房屋交付的必然条件，另，荣峰公司承诺在2019年4月到7月间将阳台封闭，但未能实现，可以看出荣峰公司交房不符合约定条件，在以上告知书中也未提及大气污染停工的问题，一审中也未见到任何的关于大气污染停工的通知；关于封闭高层阳台的承诺书一份，证明内容与上一份证据一致，另，该证据中提到了因工程违约金的问题导致延期交房；照片一组，拟证明案涉房屋存在严重的质量问题，张琳、杨开聪有理由认为该房屋不符合交付条件；其他法院的判例一份，竣工验收备案应当作为交房的条件，该备案表也是交付的重要依据，荣峰公司所谓的交房已经违约。本院组织当事人进行了证据交换和质证。荣峰公司陈述张琳、杨开聪所提交证据中的竣工验收单、验收备案证明书、竣工验收报告、的告知书、2017年11月关于封闭阳台的承诺书这几份证据在一审中荣峰公司已经提交过，认为不能作为二审的新证据；对张琳、杨开聪的证明目的不予认可，二人提交的照片拍摄地点及时间均不明确，对该份证据的真实性、合法性及关联性均不予认可；其他法院的判例不能作为证据使用，但其中所引用的合格条件恰恰能够说明本案所涉及的项目符合交付条件，并且没有重新验收的必要。意家公司、众信嘉晟公司、建行开发区支行的质证意见同荣峰公司的质证意见一致。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：张琳、杨开聪提交的政府信息公开材料中，有怀来县住房和城乡建设局出具的竣工验收备案证明书，载明荣峰公司所开发的怀来大爱城养老住宅项目工程于由荣峰公司组织设计、施工、工程监理和有关专业工程主管部门验收，并于备案。结合竣工验收报告，两份证据相互佐证，能够证实案涉工程已经于组织验收，结论为合格。虽备案发生在，但备案并非法律、行政法规所规定的绝对合格要件，张琳、杨开聪认为交房的条件应以备案为准不具有法律依据；关于后续工作告知书，该份证据中虽未能载明停工事宜，但已经告知了竣工时间，与荣峰公司所陈述的案涉工程竣工情况相吻合，该份证据不足以证明延期交房的事实；封闭阳台承诺书为打印件，落款时间不清楚，无法核实该份证据的真实性；张琳、杨开聪二人所提交的照片，拍摄时间及地点、位置均不明确，无法确认是否为案涉房屋；关于其他法院的判决书，与本案没有直接的关联性；综上，张琳、杨开聪所提交的证据不足以反驳荣峰公司所提交的证据，无法达到二人的证明目的，对上述证据材料，本院不予确认。 二审经审理查明的事实与一审无异。 本院认为，本案的争议焦点为：1、荣峰公司的交房行为是否符合法律规定，张琳、杨开聪是否享有合同解除权；2、意家公司、众信嘉晟公司收取的费用应否返还。 关于第一个争议焦点，张琳与荣峰公司签订商品房买卖合同，该合同系双方真实意思的表示，约定内容不违反法律规定，依法成立并生效。该合同中包含的附件中有补充协议，该协议亦不违反法律规定，依法成立并生效。张琳及荣峰公司均应当按照约定全面履行各自的义务。《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用。案涉合同中约定的交付条件是工程经验收合格，并未明确“经验收合格”的具体情形，应当按照以上条例的规定，工程经设计、施工等有关单位验收之后出具验收报告即视为合格。张琳认为在该条例中规定了验收需经备案，根据《建设工程质量管理条例》第四十九条“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案”的规定，备案属于行政机关对建设工程进行监管的手段，该条款内容并未规定备案为竣工验收合格的前置程序，一审法院以竣工报告的时间确定为工程竣工验收合格能够交房的时间，并不违反法律规定，故张琳主张的案涉工程未经备案登记不能视为验收合格的上诉理由，不具有法律依据，本院不予支持。对于张琳要求解除案涉合同的主张，结合双方合同的第八、九条的约定，荣峰公司在一审中提交了相关的文件及监理部门出具的停工通知，能够形成完整的证据链条，可以证实其停工并非自身原因造成，属于合同双方均不能预见的客观因素使然，且荣峰公司在预见到无法按约定时间交房时，已经向张琳履行了告知义务，故荣峰公司在合同履行过程中并不存在过错，荣峰公司虽未能在约定的时间内交房，但结合据实延期的实际情况，荣峰公司可延期74天，荣峰公司比约定的交房迟延36天，不符合双方约定的合同解除条件，不能认定其在合同履行过程中存在根本违约情形，故张博所主张的解除权不具有事实依据，本院不予支持。张琳在庭审中补充说明案涉合同所采用的制式文本落后于国家规定，不符合住建部门关于商品房买卖合同采用制式合同文本的规定，本案所涉及的合同因违反上述规定应当属于无效合同。荣峰公司对于制式的合同文本并非制作人，无法对此进行选择，且案涉合同内容并不存在法律规定的无效情形，仅凭制式文本样式不足以否定其效力，张琳的该项主张，不具有法律依据，本院不予支持。 关于第二个争议焦点，《中华人民共和国合同法》第三十六条规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。意家公司系通过对购房人的服务促成商品房买卖合同订立，并使购房人获得购房的相应优惠价格而收取服务费用，此类合同不属于法律、行政法规所规定的必须采用书面形式的要式合同，且张琳在接受服务之后已经支付了费用，收据中对费用的性质也予以明确，对此其并未及时提出异议，故符合法律规定的一方履行主要义务，而对方接受的合同成立的条件。结合本案事实，张琳已经通过意家公司的服务达到了获取优惠的目的，其与意家公司的合同已经履行完毕，要求返还服务费用的主张不能成立，一审法院对此未予支持并无不当。 综上所述，张琳、杨开聪的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费6,890.0元，由上诉人张琳、杨开聪负担。 本判决为终审判决。 审判长  王少博 审判员  闫 格 审判员  宋凯阳 二〇二〇年三月三十一日 书记员  田 佳