江苏省盐城市盐都区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0903民初6456号 原告：盐城炳阳建设工程有限公司,住所地在射阳县陈洋镇陈洋街1号。 法定代表人：陈尚才，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王明祥、曹健，江苏公正律师事务所律师。 被告：江苏金麦穗新能源科技股份有限公司，住所地在盐城市盐都区中兴街道裕兴路1号。 法定代表人：熊万军，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李云峰，江苏新苑律师事务所律师。 原告盐城炳阳建设工程有限公司（以下简称炳阳公司）与被告江苏金麦穗新能源科技股份有限公司（以下简称金麦穗公司）建设工程合同纠纷一案,本院于2019年9月20日立案后，依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告炳阳公司的委托诉讼代理人曹健，被告金麦穗公司的法定代表人熊万军及其委托诉讼代理人李云峰，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告炳阳公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付工程款2021827元，并承担自2018年3月1日起至2019年8月31日期间逾期付款的违约金549000元，合计人民币2570827元；2.本案诉讼费由被告负担。事实与理由：2014年12月4日，我公司与被告金麦穗公司签订了一份建设工程承包合同书，约定：由我公司承建被告公司在盐城市盐都区中兴街道河夹村的两幢生产车间和办公楼建筑工程，总工程款为固定价6500000元。合同签订后，我公司按约向被告公司先行交纳了施工保证金800000元。在工程施工过程中，被告又将总价款为893300元的化粪池、电揽沟、道路、排水系统等附属工程发包给我公司一并施工。上述全部工程完工后由被告公司于2015年12月28日组织竣工验收合格并接收使用。按照双方的合同约定，被告公司应对上述含保证金在内的8193300元款项分三次最迟于2018年2月底全部付清，但经原告多次催要，原告仅支付了工程款5771473元及附属工程款400000元，尚有工程款728527元及保证金800000元及附属工程款493300元未予支付，遂诉至法院。 被告金麦穗公司辩称：我公司与原告公司于2014年12月4日签订一份建设工程承包合同书并收取原告保证金800000元是事实，附属工程的工程款为893300元亦是事实，我公司已付工程款5771473元及附属工程款400000元没有异议，但6500000元不是固定价，而是暂定价包含税金，原告在实际施工过程中对合同约定的外墙保温、内墙乳胶漆、幕墙、1号车间消防未予施工，对车间窗使用的型材规格不达标（约定用1.2型材，实际用1.0型材），故根据合同约定，应在原告主张的工程款中予以扣减750000元。且根据合同约定工程款应在材料归档后再付30%，而本案材料的归档时间是2018年2月13日，也就是说从此时间之后十个月时间为2018年12月13日是我公司应付80%工程款时间，80%工程款为[（6500000元－750000元）×80%]=4600000元，而我公司实际已付工程款5771473元，已超付，对第三阶段的工程款至目前尚未到期，我公司不存在延期付款。原告在施工中存在工期延期及工程质量问题。综上，请求法院依法驳回原告炳阳公司的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换及质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2014年12月4日，原告炳阳公司（承包方）与被告金麦穗公司（发包方）签订了一份建筑工程承包合同书，约定：工程名称江苏金麦穗新能源科技股份有限公司1#、2#车间，工程地点盐城市盐都区中兴街道河夹村，工程承包范围两幢生产车间和办公楼的建筑面积按照图纸，具体建设项目为建筑设计图纸所立项目，工程造价为固定价650万元（含暂估价和税金），含水电、1#车间消防，1、2车间金钢砂地坪…承包方式承包方包工包料，付款方式及时间，本工程的工程按5：3：2的比例分三个阶段支付，第一阶段在全部工程竣工并经验收合格后，向承包方累计支付总工程的50%，50%付款进度为1、基础工程结束付25%，2、墙体等立体工程完工，吊装钢梁前付15%，3、工程结束验收合格、建筑资料归档付10%，消防验收在建筑方积极配合下整改，不影响付款；第二阶段工程竣工验收且在全部工程交付，材料归档后的第十个月内，支付工程款30%；第三阶段在第二阶段付款后，十四个月付清全部款，以上工程款的支付，均不支付利息；向承包方收取施工保证金60万元，该保证金随甲方支付三个阶段工程的进度同步返还（三次返还金额分别为20万元、30万元、10万元）并不计利息，违约责任，承包方不能按期竣工的，每延长一日，承担违约金1000元，发包方不能按期支付工程款的，每延长一日，承担违约金1000元；合同第十六条约定暂定价部分为外墙保温、内墙乳胶漆、幕墙等。合同还对其他事项作了约定。合同签订后，被告金麦穗公司收取了原告炳阳公司施工保证金800000元，原告炳阳公司于2015年1月8日开工，在施工过程中，被告又将化粪池、电揽沟、道路、排水系统等附属工程发包给原告一并施工。上述工程于2015年12月8日完工，于2015年12月28日由建设单位组织竣工验收合格。附属工程经双方核算工程款为893300元，期间，被告已付主体工程的工程款5771473元及附属工程工程款400000元，余款及保证金未予支付，为此，原告炳阳公司诉至本院。 审理中，针对双方的争议焦点：即原告是否对外墙保温、内墙乳胶漆、幕墙、1号车间消防未予施工，对车间窗使用的型材规格是否不达标（约定用1.2型材，实际用1.0型材），本院限期原告提交鉴定申请，原告在收到本院限期举证通知书后，向本院发来回函称：认可外墙保温、幕墙工程确实未施工，乳胶漆、一号车间消防按图纸中设计的部分已施工，车间窗的型材使用的是1.4型材，但未提供证据，亦不同意申请鉴定。 另查明，建设单位于2018年2月13日报送工程竣工验收备案文件，申请备案。 审理中，根据原告炳阳公司的申请，本院依法查封了被告金麦穗公司位于盐城市盐都区中兴街道裕兴路1号1幢、2幢（价值2000000元）的厂房，后被告金麦穗公司向本院申请解除上述保全措施，并向本院缴纳了保证金2000000元。 本院认为，炳阳公司与金麦穗公司签订的建筑工程承包合同书，不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定为有效合同，当事人双方应当按照约定全面履行自己的义务。现案涉工程已于2015年12月28日由建设单位组织竣工验收合格，双方对被告已付工程款5771473元及附属工程工程款400000元没有异议，本院予以确认。对双方的争议焦点：1、关于工程总价款问题。双方于2014年12月4日签订的建筑工程承包合同书中已约定总工程款为固定价650万元，故本院支持工程总价款为6500000元。2、关于原告是否对外墙保温、内墙乳胶漆、幕墙、1号车间消防进行施工？车间窗使用型材规格是否达标？是否应在原告主张的总工程价款中扣减750000元？本院在审理过程中，已要求原告限期举证，原告在回函中亦已认可外墙保温、幕墙工程确实未施工，对乳胶漆、一 号车间消防已按图纸中设计的部分施工，车间窗的型材使用的是1.4型材，但未提供证据证明，亦不同意申请鉴定，故本院对上述工程款不在本案中一并处理，在原告主张的总工程价款中扣减750000元，如原告认为已施工，可提供证据后另行主张。3、关于原告所主张的工程款是否已到付款时间？根据双方签订的合同约定“第二阶段工程竣工验收且在全部工程交付，材料归档后的第十个月内，支付工程款30%；第三阶段在第二阶段付款后，十四个月付清全部款”，本案的归档时间是2018年2月13日，截止目前第三阶段的付款时间亦已到达，故对原告主张的要求支付剩余工程款，符合法律规定，本院予以支持。4、关于原告主张自2018年3月1日起至2019年8月31日期间逾期付款的违约金549000元，根据双方的合同约定“材料归档后的第十个月内，支付工程款30%；第三阶段在第二阶段付款后，十四个月付清全部款”，而本案实际材料归档时间为2018年2月13日，故原告主张的自2018年3月1日起至2019年8月31日期间付款时间尚未到达，故原告的这一主张本院不予支持。5、至于被告辩称原告存在工期延期及工程质量问题，未提供证据，本院不予采信。 综上，被告金麦穗公司应向原告炳阳公司支付工程款（含保证金）1271827元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告江苏金麦穗新能源科技股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告盐城炳阳建设工程有限公司支付工程款（含保证金）1271827元。 二、驳回原告盐城炳阳建设工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费27366元，保全费5000元，合计人民币32366元，由原告盐城炳阳建设工程有限公司负担11120元，被告江苏金麦穗新能源科技股份有限公司负担21246元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院，同时向该院（收款人：江苏省盐城市中级人民法院，开户行：中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行，账号：52×××89）预交上诉案件受理费。 审 判 长  邵 静 人民陪审员  孙红霞 人民陪审员  吴洪芹 二〇二〇年三月三十日 书 记 员  姚琦鸣 附录法律条文 1.《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。 建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。