四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川01民终5944号 上诉人（原审被告、反诉原告）：成都和盛福洪投资有限公司，住所地：成都市青白江区福洪乡字库村4组。 法定代表人：胡林，总经理。 委托诉讼代理人：王健，四川星宏律师事务所律师。 委托诉讼代理人：冯明春，四川星宏律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：成都市新河建筑工程有限公司，住成都市青白江区政府北路147-149号。 法定代表人：卢胜才。 委托诉讼代理人：徐欣，四川红盾律师事务所律师。 委托诉讼代理人：何适，四川红盾律师事务所律师。 上诉人成都和盛福洪投资有限公司（以下简称和盛公司）因与被上诉人成都市新河建筑工程有限公司（以下简称新河公司）建设工程合同纠纷一案，不服成都市青白江区人民法院（2017）川0113民初1921号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 和盛公司上诉请求：1.撤销一审判决第一、二、三、四、六项；2.将本案发回重审或改判新河公司向和盛公司支付工期延误损失7099966.4元；3.新河公司承担本案全部诉讼费用。事实与理由：一、一审认定事实不清，对于迟延竣工原因的举证责任应由新河公司承担，一审未将迟延竣工过错方这一事实查明的前提下，应当由新河公司承担举证不能责任，支持和盛公司的反诉请求。1.和盛公司已充分举证案涉工程工期严重迟延。五标段合同约定工期180天，开工报告记载开工时间分别为2012年5月21日、6月6日、6月19日和10月19日，而竣工验收报告记载时间为2014年1月22日，即使从最后开工的9号楼起算，五标段的工期也迟延了280天。同样，综合市场合同约定工期150天，开工时间为2015年1月5日，新河公司自认竣工时间为2016年2月1日，综合市场迟延242天。2.证明工期迟延并非新河公司过错的举证责任在新河公司，这是建工纠纷的举证责任分配惯例。3.新河公司一审中申请证人出庭的陈述与事实不符，无法证明迟延竣工和交付的过错方在和盛公司。证人无法证实为施工人，且即使是，也与新河公司存在利害关系。一审仅以证人证言认定迟延竣工过错方不当。同时，证人关于竣工时间、三通一平、总坪未完工及逾期付款等陈述与事实不符。二、一审认定事实不清，适用法律错误，请求依法改判。1.一审仅依据结算协议作为最终结算价款的认定，属于法律适用和事实认定错误。一审未对两份结算协议的效力作出认定。案涉两份结算协议均含有对招投标备案的施工合同所约定的单价和审计的计价方式进行实质性变更的内容，并非单纯的结算条款。依据《招投标法》第四十六条及《招标投标法实施条例》第五十七条之规定，结算协议与招标文件的实质性内容相抵触，因违反上述强制性规定而属无效。依据四川省高院建工解答第22条之规定，一审未对结算协议效力作出认定而直接作为结算方式，属事实和法律适用错误。依据四川省高院建工解答第9和21条之规定，结算协议采用与经过招投标程序并进行了备案的合同单价不一致的结算方式，属于实质性变更，依据变更后的价款结算工程款的，不予支持。案涉施工合同明确约定了合同总造价以审计结算为准，这是当事人的意思自治，结算后未经审计的价款也不应作为最终结算价款。2.一审对于本诉逾期利息的计算基数和起算时间存在认定错误。五标段未约定逾期付款利息，仅在《承诺书》中作出对800万元的逾期付款利息的约定，且经双方对账，自2014年8月5日至2017年7月25日和盛公司共计向新河公司支付15746131元，扣减五标段工程款5528250元后，和盛公司支付款项也有10217881元，已覆盖800万元，五标段不应再计利息。综合市场的合同中未约定逾期付款利息，仅在补充协议二中作出了进度款支付约定。2016年3月1日，新河公司交钥匙，第一笔40%工程款才达到付款条件，截至2016年5月1日才应当起算未付款的逾期利息。一审对于截至2016年5月1日尚未支付工程款的金额未查明。从2016年3月1日的钥匙交付情况说明中明确约定，第二次工程款支付的前提条件是新河公司提交完整的竣工验收资料。截至一审审理完毕，新河公司仍未交付全部资料，因此对于40%以外的工程款部分，尚未达到约定的付款条件，不应支付利息。 新河公司辩称，一、关于逾期竣工的问题。一审中新河公司已经尽到了举证义务，证明工期延误的责任不在新河公司。一审中，新河公司提供了平面布置图和分户验收表等证据证明案涉该工程在2013年6月进行了初验收。且案涉工程基础超深，导致工程量增加，这是无法预见的，故工期延误并非新河公司的责任。且根据一审的证人证言，也能证明工程迟延是因和盛公司总坪施工未完成导致。依据承诺书及结算协议的内容，也表明了工期延误是和盛公司原因导致。二、《结算协议》是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，一审按照该结算协议的内容确认双方的工程价款，符合法律规定。1.本案案涉工程虽经招投标，但并非必须招投标的工程，也非政府投资工程。虽然合同约定审计，但是双方已协商一致签订了《结算协议》。不属于对中标合同实质性内容的变更。且《结算协议》载明，除此之外其余费用不再额外计取，最终结算支付按本协议执行等内容表明该协议是双方协商一致的结果。依据最高院建工司法解释二第十二条之规定，新河公司按照结算协议主张工程价款，符合法律规定。案涉工程于2014年、2016年完工，且新河公司已将资料交付给和盛公司。即使需要审计，和盛公司作为发包方也迟迟未做审计。三、关于违约金的计算基数和起算时间问题。1.依据承诺书和补充协议二的约定，月息为2.5%。综合市场于2016年1月竣工，5月进入付款周期，虽然和盛公司称在2014年8月至2017年扣除五标段工程款，还支付了10217881元，但和盛公司未明确其支付的是哪个工程的工程款，在此期间两个工程款都已到付款义务，至今尚欠未付清。故一审认定利息的计算方式符合法律规定。依据一审中证据，新河公司已于2014年7月30日、2016年3月1日交付了全部资料，且双方在一审中认可，案涉工程已交付业主使用。现和盛公司认为付款条件未成就不符合事实。四、新河公司按照合同约定已完成了案涉工程施工内容，且和盛公司出具了承诺，要按照承诺和合同约定的期限履行工程款的给付义务，所以和盛公司不存在有权暂停支付工程款的情形。2.根据2014年8月5日和盛公司出具的承诺书，在2017年5月24日和盛公司的法定代表人在承诺书中签字，并且承诺书长期有效，因此该承诺书足以证明和盛公司应当按照承诺书约定履行付款义务，并且在未按约定履行付款义务时承担相应的违约责任。所以并不存在和盛公司所称的承诺书相应权利已过诉讼时效的说法。3.关于综合市场工程款未达到支付条件问题；根据一审查明的事实，案涉综合市场已经竣工并且已交付业主使用，新河公司也按照约定交付了竣工资料，和盛公司应当按照双方的约定履行付款义务。4.关于和盛公司提到的案涉工程工期拖延造成的损失问题。根据一审所查明的事实以及相应的证据，和盛公司没有任何证据可以证明案涉工程拖延是由于新河公司违约行为导致的，所以新河公司不应当承担赔偿责任。和盛公司一审中提到的证据也不能证明其存在或者已经实际发生700余万元的损失。综上，一审法院查明事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回和盛公司的上诉请求。 新河公司向一审法院起诉请求：判令和盛公司支付工程款、保证金、利息金额为27224588.76元。和盛公司向一审法院提出反诉请求：新河公司赔偿损失6562956.43元（其中场镇五标段工程违约金3219775元、综合市场工程违约金181356.43元、过渡费2571825元、监理费30000元、律师费650000元）。 一审法院认定事实如下： 2012年3月31日，新河公司（承包人）与和盛公司（发包人）针对青白江区福洪乡先锋村农民集中建房整理项目二期工程（场镇五标段）工程签订《合同协议书》，约定工程承包范围包括8、9、10、15、16、20、49#共7幢，总建筑面积约35482.46平方米；施工内容为施工图设计范围内的所有建筑、安装、装饰工程，不包括自来水、供配电、天然气、电话、电视；签约合同价41394685元，合同总造价以审计结算为准；绝对工期180天，暂定开、竣工时间为2012年4月6日至2012年10月3日，正式开工时间以开工报告批准时间为准；专用合同条款第4.2.1条约定承包人在合同签订前向发包人交纳履行保证金3810000元，第4.2.2条对履行保证金的退还约定为主体工程验收合格后14日内无息退还承包人履约保证金的50%，具备工程竣工验收、提交完整合格的竣工资料、有关质量问题整改合格保洁完成且发包人与物管完成交接手续后14日内无息退还剩余履约保证金；专用合同条款第11.5.1条约定合同总工期延误：逾期竣工违约金的计算方法为每天5000元，承包人支付逾期竣工违约金的限额为签约合同价的10%，由于发包人、不可抗力造成逾期竣工的原因除外；专用条款第17.3.1条付款约定：分部分项工程量清单项目进度款支付为按月支付工程进度款，承包人每月25日前向监理公司提交3份工程进度产值报表，监理工程师在5个工作日内审核确认后报发包人审批，工程款按月确认的完成进度产值的70%支付，工程竣工验收合格后28日内付至经监理和发包人确认已完成进度产值的80%，承包人将符合要求的竣工资料交发包人且结算经审定后，付至结算总价的95%（余结算总价的5%作为质保金）；专用条款第17.4.1条质量保修金约定：为结算总价的5%，工程竣工验收合格之日起1年后14日，扣除由发包人代为支付的维修费或应有承包人承担的赔偿后，发包人无息退还承包人质量保修金的50%，工程竣工验收合格之日起2年后14日，扣除由发包人代为支付的维修费或应有承包人承担的赔偿后，发包人将剩余工程质量保修金尾款全部无息退还给承包人。 2012年4月5日，双方签订场镇五标段工程补充协议（一），约定原合同专用条款第4.2.2条修订为：主体工程验收合格后14日内，发包人无息退还承包人履行保证金的50%，当工程竣工验收合格后14日内，发包人无息退还承包人剩余的50%履约保证金，同时该补充协议附件单项工程各支付节点的支付比例及支付金额对于附件对于每栋楼在基础、主体、其他、竣工验收节点的款项支付比例、支付金额等进行了约定。 2014年8月5日，和盛公司出具承诺书，载明场镇五标段公司已完成竣工验收，新河公司交清所有钥匙后，和盛公司承诺按以下方式付款：交清钥匙30日内付给新河公司工程款400万元，若和盛公司不能按期支付按延期支付的金额和时间按每月2.5%的标准给付新河公司违约金，延期时间不得超过两个月；在2014年12月31日前付给新河公司工程款400万元，若和盛公司不能按期支付按延期支付的金额和时间按每月2.5%的标准给付新河公司违约金，延期时间不得超过两个月；2015年4月30日前和盛公司将工程款支付至审计结算总价的95%，若超出时间违约则按双方签订合同书约定的方式支付违约金；工程质保金按施工合同条款执行；新河公司按主管部门要求提供备案资料，若备案资料不完善，须在规定的时间内完善。 2014年9月5日，和盛公司出具收条载明收到场镇五标段工程钥匙（8、9、10、15、16、20、49#）商铺只有二把／间（其中9、10#负一层三把），楼上房间一套，每套钥匙差一把装修钥匙用于现场整改（49号楼上无钥匙），由于没有每间试开，导致差钥匙或者锁坏的由施工单位负责更换和维修。后和盛公司在该收条中注明装修钥匙一套（房间）于2014年9月9日交付和盛公司。 2016年1月27日，双方针对场镇五标段工程签订结算协议，确认场镇五标段工程总价款41325755元，除此之外其余所有费用（如设计变更、工程量增减、现场签证等）均不再额外计取，最终结算支付按本协议执行；工程进度款支付方式仍按原协议约定支付方式执行，在承包人工程竣工验收合格（新河公司须提交质检验收合格证明资料），且竣工资料完成后3个月内双方办理完竣工结算，在工程竣工验收合格之日起第4个月的15日内（新河公司须提交档案馆存档证明资料）支付至结算总价款的95%，余5%作为工程质量保修金，其支付方式仍按原合同约定支付方式执行。 2016年12月18日，双方签订场镇五标段工程补充协议（四），对9#楼前期拆迁未完成部分，3个单元住房及商铺，总建筑面积4095平方米，双方约定采用综合单价每平米1350元，合同总价5528250元；工程期限150天，从2016年12月30日至2017年5月20日；工程完工后，所建的房屋交由新河公司处置（售卖），房屋总价值约9246842元，售卖所得资金将用于抵扣新河公司建设的工程款；住房和铺面的销售款直接由新河公司进行收取，和盛公司免费为购房者办理购房相关手续；销售结算支付完本工程的工程款后结余的资金，用于支付五标段工程款、综合市场工程款。 单位工程开工报告显示，场镇五标段工程8、10#楼的开工日期为2012年6月6日、竣工日期为2012年12月7日；20、49#楼的开工日期为2012年6月19日、竣工日期为2012年12月20日；15、16#号楼的开工日期为2012年5月21日、竣工日期为2012年11月21日；9#楼的开工日期为2012年10月19日、竣工日期为2013年4月19日。 审理过程中，新河公司提交了场镇五标段工程竣工验收报告，认为其2013年1月就已经完成了场镇五标段工程，由于和盛公司的原因，迟延至2014年1月场镇五标段工程才进行竣工验收；和盛公司对竣工验收报告的真实性无异议，认为竣工验收的时间应为报告上的时间2014年1月22日，同时认为9#楼的竣工验收报告不包含补充协议（四）的施工范围。 2012年11月28日，新河公司（承包人）与和盛公司（发包人）针对青白江区福洪乡先锋村农民集中建房整理项目综合市场工程签订《合同协议书》，约定工程承包范围包括50、51、52、53、54、55、56、57、58、59#共10幢，总建筑面积约6677.26平方米；施工内容为施工图设计范围内的所有建筑、安装、装饰工程；签约合同价7579834元，合同总造价以审计结算为准；绝对工期150天，暂定开、竣工时间为2012年12月1日至2013年4月28日，正式开工时间以开工报告批准时间为准；专用合同条款第4.2.1条约定承包人在合同签订前向发包人交纳履行保证金680000元，第4.2.2条对履行保证金的退还约定为主体工程验收合格后14日内，发包人无息退还承包人履行保证金的50%，当工程竣工验收合格后14日内，发包人无息退还承包人剩余的50%履约保证金；专用合同条款第11.5.1条约定合同总工期延误：逾期竣工违约金的计算方法为每天5000元，承包人支付逾期竣工违约金的限额为签约合同价的10%，由于发包人、不可抗力造成逾期竣工的原因除外；专用条款第17.3.1条付款约定：分部分项工程量清单项目进度款支付为按形象进度支付工程进度款，承包人每月25日前向监理公司提交3份工程进度产值报表，监理工程师在5个工作日内审核确认后报发包人审批，其中51、52、53、54、57、58、59#楼（砖混结构）工程款按工程形象进度产值（基础完工占单位工程造价的13%，主体2层顶板砼浇筑完工占单位工程总造价的18%，主体封顶占单位工程总造价的26%，外墙脚手架拆除占单位工程总造价的20%，全部工序完工占单位工程总造价的23%）的70%支付，工程竣工验收合格后28日内付至对应单位工程总造价的80%，承包人将符合要求的竣工验收资料交发包人且结算经审定后，付至结算总价的95%（余结算总价的5%作为质保金），其中50、55、56#楼（钢架结构）的支付方式为工程款按工程形象进度产值（基础完工占单位工程造价的10%，主体钢架棚完工占单位工程总造价的50%，附属设施完工占单位工程总造价的40%）的70%支付，工程竣工验收合格后28日内付至对应单位工程总造价的80%，承包人将符合要求的竣工验收资料交发包人且结算经审定后，付至结算总价的95%（余结算总价的5%作为质保金）；专用条款第17.4.1条质量保修金约定：为结算总价的5%，工程竣工验收合格之日起1年后14日，扣除由发包人代为支付的维修费或应有承包人承担的赔偿后，发包人无息退还承包人质量保修金的50%，工程竣工验收合格之日起2年后14日，扣除由发包人代为支付的维修费或应有承包人承担的赔偿后，发包人将剩余工程质量保修金尾款全部无息退还给承包人。2012年11月30日，双方签订综合市场工程补充协议（一），约定原合同专用条款第17条付款方式的各形象支付节点、支付金额及支付条件详见本补充协议附件单项工程各支付节点的支付比例及支付金额、单项工程各支付节点支付条件，该附件对于每栋楼在基础、主体、其他、竣工验收节点的款项支付比例、支付金额等进行了约定。 2015年1月8日，双方签订综合市场工程补充协议（二），第一条对于固定总价承包工程内容进行了约定；第二条约定原招标范围内的50、58#楼不在建设范围内，扣除该两幢房屋后，本协议固定单价为5802586元；第三条对于工程价款支付时间约定为提交竣工验收报告并交钥匙后两个月内支付合同总价的40%，交钥匙后四个月内完成结算，结算完成后二个月支付至结算总价的80%，交钥匙后七个月内支付至结算总价的95%，结算总价的5%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后一年内一次性支付，工程款必须按时支付，逾期按月息2.5%支付利息；第四条约定开工日期为2015年1月9日，竣工日期为2015年7月9日，施工总工期为180天；第五条约定如工程约定工期完成，和盛公司奖励新河公司958921元，作为按约定完成工期奖励。 2016年1月27日，双方针对综合市场工程签订结算协议，载明综合市场工程固定单价为5802586元；该地块回填深度大，前期和盛公司地基强夯处理未处理该地块，经地勘单位认定进行地基强夯处理及换填费用为320607元；施工过程中，由于和盛公司报建手续耽误多次停工及多次修改施工图纸造成返工和工期延误，和盛公司给予新河公司经济补偿费用400000元；工程按约定工期完成，和盛公司奖励新河公司958921元。综上，确认综合市场工程结算总价为7482114元。 一审庭审中，新河公司提交了综合市场工程结算竣工验收报告，该报告载明工程竣工时间为2016年2月1日，该竣工验收报告中和盛公司作为建设单位加盖公章，施工单位新河公司加盖了公章，勘察单位加盖了公章；设计单位及监理单位处未加盖公章，相关负责人签字。 2016年3月1日，和盛公司出具综合市场钥匙交付情况说明，载明新河公司承建的综合市场工程已完成施工并通过竣工验收，达到交付使用的标准，新河公司于2016年3月1日将综合市场共计八栋楼的全部钥匙交付和盛公司，和盛公司按照补充协议（二）第三条的付款方式进行工程款支付（支付第二次工程款前，新河公司提交完整的竣工验收资料，和盛公司原因除外）。 本案审理过程中，双方确认了截止2018年5月14日和盛公司的付款情况，并形成付款明细确认表，该确认表载明：2012年7月20日付款1400470元（360470元、1040000元）、2012年8月20日付款1000000元、2012年8月27日付款1000000元、2012年8月29日付款1610000元、2012年9月6日付款1100000元、2012年9月20日付款1734810元（694810元、1040000元）、2012年10月30日付款1000000元、2012年11月8日付款500000元、2012年11月26日付款1000000元、2012年11月29日付款1060000元（20000元、240000元、800000元）、2012年11月30日付款620000元、2012年12月26日付款200000元、2013年1月18日付款500000元、2013年1月28日付款1040000元、2013年1月29日付款1040000元、2013年1月31日付款2100000元（500000元、1600000元）、2013年2月1日付款1000000元、2013年2月7日付款200000元、2013年5月17日付款4150000元、2013年8月2日付款200000元、2013年8月9日付款1500000元、2013年8月15日付款400000元、2013年9月30日付款500000元、2013年10月25日付款200000元、2013年11月22日付款200000元、2014年1月26日付款500000元、2014年3月3日付款300000元、2014年3月14日付款1000000元、2014年5月4日付款2000000元、2014年10月27日付款227400元、2015年4月10日付款50000元、2015年6月10日付款50000元、2015年7月15日付款150000元、2015年8月4日付款160000元、2015年8月18日付款160000元、2015年8月21日付款151961元、2015年9月8日付款152048元、2015年9月23日付款100000元、2016年2月4日付款300000元、2017年1月25日付款200000元、2012年7月25日代付材料款17808元、2012年8月21日代付材料款44520元、2012年9月19日代付材料款52470元、2012年10月17日代付材料款65190元、2012年11月14日代付材料款87436元、2012年12月13日代付材料款8464元、2015年4月7日代支班组费59500元，以上合计31092077元。2013年3月31日代支税款171270元、2013年6月30日代支电费89669元、2013年9月24日代支电费10319.4元、2014年1月8日代支社会保险89587.68元、2014年1月31日代支电费3984元，合计700218.08元。场镇五标段工程补充协议（四）约定的卖房款抵偿场镇五标段工程款的情况为：2015年4月21日抵款支付175374元、2015年6月10日抵款支付333248元（166624元、166624元）、2015年6月24日抵款支付157048元、2015年8月3日抵款支付188351元、2015年8月31日抵款支付162271元、2015年9月3日抵款支付188994元、2015年9月14日抵款支付158111元、2015年9月16日抵款支付207437元、2015年9月26日抵款支付356579元、2015年9月28日抵款支付123104元、2015年9月30日抵款支付262339元、2015年10月5日抵款支付123611元、2015年10月6日抵款支付121836元、2015年10月9日抵款支付121329元、2015年11月4日抵款支付221922元、2015年11月16日抵款支付219134元、2015年11月30日抵款支付219134元、2015年12月1日抵款支付587611元、2015年12月6日抵款支付333268元、2015年12月21日抵款支付119984元、2016年1月9日抵款支付187590元、2016年1月28日抵款支付306000元、2016年2月1日抵款支付103018元、2016年10月16日抵款支付60000元、2016年11月16日抵款146000元、2016年11月24日抵款支付369472元、2017年3月2日抵款支付263777元，以上款项共计5816542元；卖房抵款支付9号楼工程款共计9437564元；场镇五标段工程补充协议（四）约定的卖房款抵偿综合市场工程款的情况为：2017年6月8日抵款支付322525元（146694元、175831元）、2017年7月25日抵款支付110000元，合计432525元。截止2018年5月14日，和盛公司共计支付新河公司款项47143538.08元。 一审另查明，针对场镇五标段工程，新河公司向和盛公司支付履约保证金3800000元，和盛公司于2013年2月6日退还700000元、于2013年8月22日退还400000元，剩余2700000元未退还；针对综合市场工程新河公司向和盛公司支付履约保证金720000元，该保证金和盛公司未退还；现案涉场镇五标段工程、综合市场工程均已交付使用。 一审法院认为，新河公司与和盛公司签订的案涉场镇五标段工程合同、综合市场工程合同及相关补充协议，系双方真实意思表示，且未违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应按照约定履行各自的义务。 案涉合同约定合同总造价以审计结算为准，实际上工程完工后双方签署了结算协议，对案涉场镇五标段工程、综合市场工程进行了结算并确认了结算价款，该结算协议对双方具有约束力，和盛公司应基于结算协议向新河公司支付工程价款。和盛公司申请对案涉工程按照施工合同约定的计算规则进行竣工结算审计，无事实和法律依据，一审法院不予准许。 案涉场镇五标段工程结算价款为41325755元、综合市场工程结算总价为7482114元、2016年12月18日场镇五标段施工合同补充协议（四）载明的工程款为5528250元，和盛公司应支付新河公司的工程款合计为54336119元，结合双方确认的付款明细表可以看出和盛公司向新河公司付款的金额为47143538.08元（按照场镇五标段施工合同补充协议（四）的约定，该合同项下的工程款5528250元已全部付清），和盛公司尚应支付新河公司工程款为7192580.92元。 基于双方约定场镇五标段工程款项的支付时间在前，综合市场工程款的支付时间在后，付款确认表中未明确付款对象的付款应先用于支付场镇五标段工程欠款。场镇五标段工程于2014年1月22日竣工验收，工程结算价款为41325755元，合同约定和盛公司应于工程竣工验收合格之日起第4个月的15日内支付至结算总价款的95%，余5%作为工程质量保修金，在工程竣工验收合格之日起1年后14日内无息退还质量保修金的50%，工程竣工验收合格之日起2年后14日内将剩余工程质量保修金尾款全部无息退还，基于约定和盛公司应于2014年5月15日前支付工程款41325755元的95%（即39259467.25元），余款2066287.75元作为质保金应于2015年2月4日前支付1033143.88元、应于2016年2月4日前支付1033143.87元。综合市场工程竣工时间为2016年2月1日，于2016年3月1日交钥匙，结算总价为7482114元，合同约定交钥匙后两个月内支付合同总价的40%，交钥匙后四个月内完成结算，结算完成后二个月支付至结算总价的80%，交钥匙后七个月内支付至结算总价的95%，结算总价的5%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后一年内一次性支付，基于该约定和盛公司应于2016年5月1日前支付合同总价的40%（即2321034.40元）、应于2016年9月1日前支付3664656.80元、应于2016年10月1日前支付1122317.10元、应于2017年2月1日前支付余款374105.70元。 和盛公司并未按约定期限足额履行付款义务，构成违约，应承担相应的违约责任，对于新河公司主张的逾期付款利息，一审法院认为应基于合同约定的付款期限，结合和盛公司的实际付款情况分段进行计算，计算标准按年利率24%计算为宜。卖房抵款支付9号楼的款项应先支付场镇五标段施工合同补充协议（四）项下的工程款5528250元，其余款项作为支付场镇五标段施工合同项下欠款，根据付款确认表计算，卖房抵款支付9号楼的款项中2017年4月19日的222790元及以后抵款应作为支付场镇五标段施工合同项下欠款。 新河公司主张的场镇五标段工程逾期付款利息具体计算如下：2014年5月15日前应支付工程款39259467.25元，已支付29695998.08元，逾期支付金额9563469.17元，从2014年5月16日起计算至2014年10月27日（付款227400元）的违约金为1037570.90元；余款9336069.17元从2014年10月28日起计算至2015年2月4日（应付质保金1033143.88元）的违约金为613878.52元；应付款10369213.05元从2015年2月5日计算至2015年4月4日（付款59500元）的违约金为402268.65元；应付款10309713.05从2015年4月5日至2015年4月10日（付款50000元）的违约金为40673.94元；应付款10259713.05元从2015年4月11日至2015年4月21日（卖方抵款175374元）的违约金为74207.24元；应付款10084339.05元从2015年4月22日至2015年6月10日（付款50000元、卖方抵款333248元）的违约金为331539.91元；应付款9701091.05元从2015年6月11日至2015年6月24日（卖方抵款157048元）的违约金为89303.19元；应付款9544043.05从2015年6月25日计算至2015年7月15日（付款150000元）的违约金为131786.24元；应付款9394043.05元从2015年7月16日计算至2015年8月3日（卖方抵款188351元）的违约金为117361.20元；应付款9205692.05元从2015年8月3日计算至2015年8月4日（付款160000元）的违约金为6053.05元；应付款9045692.05元从2015年8月5日计算至2015年8月18日（付款160000元）的违约金为113009.19元；应付款8885692.05元从2015年8月19日计算至2015年8月21日（付款151961元）的违约金为17527.94元；应付款8733731.05元从2015年8月22日计算至2015年8月31日（卖方抵款162271元）的违约金为57427.27元；应付款8571460.05元从2015年9月1日计算至2015年9月3日（卖方抵款188994元）的违约金为16908.08元；应付款8382466.05元从2015年9月4日计算至2015年9月8日（付款152048元）的违约金为27558.79元；应付款8230418.05元从2015年9月9日计算至2015年9月14日（卖方抵款158111元）的违约金为32470.69元；应付款8072307.05元从2015年9月15日计算至2015年9月16日（卖房抵款207437元）的违约金为10615.64元；应付款7864870.05元从2015年9月17日计算至2015年9月23日（付款100000元）的违约金为26199.95元；应付款7764870.05元从2015年9月24日计算至2015年9月26日（卖房抵款356579元）的违约金为15317元；应付款7408291.05元从2015年9月27日计算至2015年9月28日（卖房抵款123104元）的违约金为9742.41元；应付款7285187.05元从2015年9月29日计算至2015年9月30日（卖房抵款262339元）的违约金为9580.52元；应付款7022848.05元从2015年10月1日计算至2015年10月5日（卖房抵款123611元）的违约金为23088.82元；应付款6899237.05元从2015年10月5日计算至2015年10月6日（卖房抵款121836元）的违约金为4536.48元；应付款6777401.05元从2015年10月7日计算至2015年10月9日（卖房抵款121329元）的违约金为13369.12元；应付款6656072.05元从2015年10月10日计算至2015年11月4日（卖房抵款221922元）的违约金为113791.48元；应付款6434150.05元从2015年11月5日计算至2015年11月16日（卖房抵款219134元）的违约金为50768.09元；应付款6215016.05元从2015年11月17计算至2015年11月30日（卖房抵款219134元）的违约金为57121.20元；应付款5995882.05元计算至2015年12月1日（卖房抵款587611元）的违约金为3942.50元；应付款5408271.05元从2015年12月2日计算至2015年12月6日（卖房抵款333268元）的违约金为17780.62元；应付款5075003.05元从2015年12月7日计算至2015年12月21日（卖房抵款119984元）的违约金为50054.82元；应付款4955019.05元从2015年12月22日计算至2016年1月9日（卖房抵款187590元）的违约金为61903.80元；应付款4767429.05元从2016年1月9日计算至2016年1月28日（卖房抵款306000元）的违约金为62694.96元；应付款4461429.05元从2016年1月29日计算至2016年2月1日（卖房抵款103018元）的违约金为11734.17元；应付款4358411.05元从2016年2月2日计算至2016年2月4日（应支付质保金1033143.87元、付款300000元）的违约金为8597.41元；应付款5091554.92元从2016年2月5日计算至2016年10月16日（卖房抵款60000元）的违约金为853707.29元；应付款5031554.92元从2016年10月17日计算至2016年11月16日（卖房抵款146000元）的违约金为102561元；应付款4885554.92元从2016年11月17日计算至2016年11月24日（卖房抵款369472元）的违约金为25699.36元；应付款4516082.92元从2016年11月25日计算至2017年1月25日（付款200000元）的违约金为184107.70元；应付款4316082.92元从2017年1月26日计算至2017年3月2日（卖房抵款263777元）的违约金为102167元；应付款4052305.92元从2017年3月3日计算至2017年4月19日（卖房抵款222790元）的违约金为127897.44元；应付款3829515.92元从2017年4月20日计算至2017年4月21日（卖房抵款210000元）的违约金为5036.08元；应付款3619515.92元从2017年4月22日计算至2017年5月12日（卖房抵款210000元）的违约金为49979.07元；应付款3409515.92元从2017年5月13日计算至2017年5月16日（卖房抵款243000元）的违约金为8967.49元；应付款3166515.92元从2017年5月17日计算至2017年6月1日（卖房抵款143850元）的违约金为33313.48元；应付款3022665.92元从2017年6月2日计算至2017年6月3日（卖房抵款243000元）的违约金为3975.01元；应付款2779665.92元从2017年6月4日计算至2017年6月15日（卖房抵款486000元）的违约金为21932.71元；应付款2293665.92元从2017年6月16日计算至2017年6月19日（卖房抵款643725元）的违约金为6032.66元；应付款1649940.92元从2017年6月20日计算至2017年6月23日（卖房抵款590100元）的违约金为4339.57元；应付款1059840.92元从2017年6月24日计算至2017年6月27日（卖房抵款381850元）的违约金为2787.53元；应付款677990.92元从2017年6月28日计算至2017年7月11日（卖房抵款165816元）的违约金为6241.23元；应付款512174.92元从2017年7月12日计算至2017年7月17日（卖房抵款191808元）的违约金为2020.64元；应付款320366.92元从2017年7月18日计算至2017年8月1日（卖房抵款177375元）的违约金为3159.78元。综上，截止2017年8月1日和盛公司应支付新河公司场镇五标段的逾期付款利息为5204308.83元。 新河公司主张的综合市场工程逾期付款利息具体计算如下：应付款2321034.40元从2016年5月2起计算至2016年9月1日的违约金为187717.63元；应付款5985691.20元从2016年9月2日计算至2016年10月1日的违约金为118073.91元；应付款7108008.3元从2016年10月2日计算至2017年2月1日的违约金为574872.34元；应付款7482114元从2017年2月2日计算至2017年6月8日（卖房抵款322525）的违约金为624807.77元；应付款7159589元从2017年6月9日计算至2017年7月25日（卖房抵款110000元）的违约金为221260.72元；应付款7049589元从2017年7月26日计算至2017年8月1日的违约金为32447.42元，综上和盛公司应支付新河公司综合市场工程截止2017年8月1日的逾期付款利息为1759179.79元。 针对场镇五标段工程，新河公司向和盛公司支付履约保证金3800000元，和盛公司于2013年2月6日退还700000元、于2013年8月22日退还400000元，剩余2700000元未退还。合同约定主体工程验收合格后14日内，发包人无息退还承包人履行保证金的50%，当工程竣工验收合格后14日内，发包人无息退还承包人剩余的50%履约保证金，合同对于逾期退还履约保证金的违约责任并无约定，现有证据无法判断工程主体验收时间，新河公司主张的该部分违约金从工程验收合格后14日的次日即2014年2月6日起按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算为宜。 针对综合市场工程新河公司向和盛公司支付履约保证金720000元，该保证金和盛公司未退还。合同约定履约保证金于主体工程验收合格后14日内无息退还承包人履行保证金的50%，当工程竣工验收合格后14日内无息退还承包人剩余的50%履约保证金，现有证据无法判断工程主体验收时间，合同对于逾期退还履约保证金的违约责任并无约定，新河公司主张的该部分违约金从工程竣工验收合格后14日的次日即2016年2月16日起按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算为宜。 和盛公司认为由于新河公司的原因导致工程竣工时间和交房时间严重拖延，反诉要求新河公司赔偿损失6562956.43元，现有证据不能判断导致工程竣工时间和交付时间拖延的责任在新河公司，和盛公司应承担举证不能的法律后果，对和盛公司的反诉请求，一审法院不予支持。 综上所述，一审依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决：一、和盛公司于判决生效后十日内支付新河公司工程款7192580.92元；二、和盛公司于判决生效后十日内支付新河公司逾期付款利息（截止2017年8月1日为6963488.62元，从2017年8月2日起以欠款7192580.92元为基数按年利率24%的标准计算至付清时止）；三、和盛公司于判决生效后十日内退还新河公司场镇五标段工程的履约保证金2700000元并支付逾期利息（以欠款2700000元为基数，从2014年2月6日起按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算至付清时止）；四、和盛公司于判决生效后十日内退还新河公司综合市场工程履约保证金720000元并支付逾期利息（以720000元为基数，从2016年2月16日起按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算至付清时止）；五、驳回新河公司的其他诉讼请求；六、驳回和盛公司的诉讼请求。本诉一审案件受理费177923元，诉讼保全费5000元，合计182923元，由新河公司负担12923元，和盛公司负担170000元；反诉一审案件受理66050元，由和盛公司负担。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二审中，和盛公司无新证据提交。新河公司向本院举示借款协议数份，拟证明因和盛公司逾期付款行为导致新河公司以月息2.5%的标准对外举债，故一审关于利息的认定正确。 和盛公司质证认为上述新证据与本案无关，签订合同的背景无法核实，且月息2.5%违法，无法达到新河公司的证明目的。 本院经审理查明的事实与一审一致，本院予以确认。 本院另查明以下事实： 1.双方于案涉中标合同协议书第12条一致约定对未尽事宜以补充协议的方式予以确定； 2.2014年8月5日，和盛公司出具的《承诺书》第8条约定，若新河公司在2014年9月5日前未交完所有钥匙，本承诺书自行作废； 3.二审中，双方一致认可案涉工程尚未审计。和盛公司认为案涉工程尚未启动审计的原因系新河公司未能提供审计结算资料，如竣工验收报告、双方确认工程量、结算依据等。新河公司主张其已将竣工验收报告等竣工结算资料提交给和盛公司。依据本案中双方提交的证据显示，2017年6月19日，和盛公司向新河公司出具《关于项目验收结算审计的函》，载明“由贵公司承建的青白江福洪乡先锋村农民集中建房整理项目先锋（场镇）新型社区项目房建五标段施工工作。目前该项目已施工完毕，……。请你公司在本月内向我公司提供该项目的相关结算资料，由我公司委托负责该项目审计结算的审计公司进行审计结算工作”，新河公司对该函件予以签收。新河公司于2014年7月30日向和盛公司提交了场镇五标段的结算书一套、竣工图一套等资料，且包含了竣工验收报告、单位工程质量竣工验收记录等资料，双方在此竣工资料移交清单中签字确认； 4.诉讼中，新河公司为证明场镇五标段的项目现场实际情况与设计图纸不符提交了数份《基坑底标高收方平面布置图》及设计图。和盛公司对该证据的真实性予以认可，并陈述，收方平面布置图确系和盛公司、新河公司与监理单位三方确认，且确认对象为新河公司的实际开挖深度，但认为实际开挖深度不影响合同约定的工期。 本院认为，根据双方的诉辩意见，本案二审的争议焦点为：1.《结算协议》能否作为案涉工程价款的结算依据；2.付款条件是否成就；3.和盛公司是否欠付工程款及具体金额；4.和盛公司是否应承担逾期付款利息；5.和盛公司是否应退还履约保证金及利息；6.新河公司是否应承担逾期竣工的赔偿责任。对此，本院评述如下： 一、《结算协议》能否作为案涉工程价款的结算依据 本院认为，虽然案涉中标合同中有关于合同总价款以审计结果为准的约定，但在案涉工程分别于2014年1月及2016年2月竣工后长达数余年的时间内，作为发包方的和盛公司一直未启动审计程序，且通过2014年7月30日的竣工资料移交清单显示，新河公司已将场镇五标段的相关结算书、竣工图等竣工结算资料提交给和盛公司，即新河公司已完成其资料提交义务，和盛公司于2017年6月19日针对场镇五标段再次要求新河公司提交结算资料无事实依据。本案中，和盛公司作为发包方一直未启动审计程序，且未能举证证明案涉工程未能审计的过错在于新河公司一方，因案涉两份《结算协议》系双方的真实意思表示，对双方应具有约束力。故一审依据案涉《结算协议》作为案涉工程价款的结算依据并无不当，本院予以维持。 二、付款条件是否成就 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条的规定，与中标合同不一致的实质性内容为工程范围、工期、价款及质量，而案涉《结算协议》及《补充协议二》中有关95%工程款及质保金支付条件的约定不属于上述实质性内容，应为合法有效。故，场镇五标段及综合市场的工程款支付条件应以《结算协议》及《补充协议二》为准。 首先，关于场镇五标段的付款条件是否成就。按照该《结算协议》第二条的约定，在工程竣工验收合格之日起第4个月的15日内支付至结算总价款的95%，余5%作为工程质保金，支付方式仍按原合同约定执行，而中标合同专用条款第17.4.1条约定质保金在验收合格之日起1年后14日内无息退还50%，验收合格之日起2年后14日内全部无息退还。结合竣工验收报告所载竣工验收时间为2014年1月22日的事实，本院认定场镇五标段的付款条件已成就。 其次，关于综合市场的付款条件是否成就。依据《补充协议二》第3.3、3.4条之约定，交钥匙后七个月内支付至结算总价的95%，剩余5%质保金在工程竣工验收合格后一年内一次性支付。关于和盛公司辩称综合市场工程未经空气质量验收且未取得竣工验收报告的问题，本院认为，虽然新河公司提交的竣工验收报告中未加盖有监理单位和设计单位的公章，但有监理单位和设计单位负责人的签字，且和盛公司作为建设单位对竣工验收一事予以确认并在此竣工验收报告中加盖公章，同时新河公司也于2016年3月1日向和盛公司交付了钥匙，综合市场工程实际完成了交付。故依据钥匙交付时间2016年3月1日、竣工验收报告中所载竣工时间2016年2月1日，本院认定综合市场的工程款支付条件也已成就。 三、和盛公司是否欠付工程款及具体金额 依据一审已查明的事实，和盛公司共向新河公司支付工程款47143538.08元，依据双方在《结算协议》中确定的应付款总额54336119元（5528250元+7482114元+41325755元），故，和盛公司尚欠新河公司工程款7192580.92元（54336119元-47143538.08元），一审对此认定正确，本院予以维持。 四、和盛公司是否应承担逾期付款利息 如上文所述，案涉工程款的支付条件已成就，和盛公司逾期支付工程款应承担逾期违约金。关于标准的问题，双方于二审中一致认可在案涉两份中标合同中并未就逾期付款的违约标准进行约定，而双方又在合同协议书第12条一致约定对未尽事宜以补充协议的方式予以确定。故，在中标合同未明确约定的情形下，双方通过签署《承诺书》《补充协议二》约定和盛公司逾期付款应按月息2.5%支付利息并不违反中标合同的约定。且即使中标合同中有约定逾期付款违约金，现双方通过补充协议的方式就违约金重新进行约定，也不属于对中标合同实质性内容的变更。故，新河公司依据《承诺书》及《补充协议二》中有关月息2.5%的约定主动调减为年息24%不违反法律规定，一审认定综合市场逾期利息1759179.79元并无不当，本院予以维持。 至于场镇五标段工程，双方于《承诺书》中约定“若新河公司在2014年9月5日前未交完所有钥匙，本承诺书自行作废”，依据2014年9月5日的《收条》显示，新河公司已在2014年9月5日向和盛公司交付了钥匙二把/间，每套钥匙差一把的原因系为了现场整改。故，新河公司已按期交付了钥匙，本案中不存在新河公司怠于履行钥匙交付义务的行为，和盛公司逾期支付工程款应按《承诺书》承担逾期违约金。关于计算标准的问题。依据《承诺书》的约定，若和盛公司逾期支付第一笔400万元、第二笔400万元，则应按月息2.5%支付违约金，逾期支付95%的工程款，则按双方签订合同时约定的方式支持违约金，因双方在中标合同中并未就95%工程款的逾期违约金标准进行约定。故，本院认定针对和盛公司逾期支付的800万元，按月息2%计付违约金，逾期支付95%工程款中除800万元外的剩余部分则参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。关于起算时间点的问题。通过场镇五标段的《结算协议》第二条可以证明，和盛公司认可95%工程款的支付时间为工程竣工验收合格之日起第4个月的15日内，且95%工程款的计算基数为结算总价款即41325755元。故，本院认定场镇五标段的违约金自2015年5月16日起，计算至2017年8月1日止，共计3414799.35元（具体计算详见附表）。 五、和盛公司是否应退还履约保证金及利息 首先，关于场镇五标段履约保证金的退还问题。依据一审已查明的事实，和盛公司尚有2700000元未退还。结合双方关于在工主体程竣工验收合格后14日内退还50%履约保证金、工程竣工验收合格后14日内退还剩余50%的约定，一审认定和盛公司应退还履约保证金2700000元及自2014年2月6日起计算利息并无不当，本院予以维持。 其次，关于综合市场履约保证金的退还问题。依据一审已查明的事实，和盛公司尚有720000元未退还。结合双方关于在主体工程竣工验收合格后14日内退还50%履约保证金、工程竣工验收合格后14日内退还剩余50%的约定，一审认定和盛公司应退还履约保证金720000元及自2016年2月16日起计算利息并无不当，本院予以维持。 六、新河公司是否应承担逾期竣工的赔偿责任 本院认为，根据新河公司向本院举示的数份《基坑底标高收方平面布置图》及设计图可知，在施工过程中，案涉工程工程存在大面积基础超深的情形，实际开挖深度超过设计深度，即工程量增加属客观事实。虽然案涉场镇五标段存在工期逾期的情形，但因工程量增加客观上会导致工期的延长，故新河公司主张工期逾期责任不在自己的理由成立，本院予以支持。 关于综合市场的工期逾期的问题。双方在综合市场《结算协议》中已确定了系和盛公司报建手续耽误多次停工及多次修改施工图的原因造成返工和工期延误，针对和盛公司的过错，双方约定由和盛公司给予新河公司经济补偿费用400000元。且和盛公司在此《结算协议》中更是明确案涉工程按约定工期完成，和盛公司因此奖励新河公司958921元。故，和盛公司现要求新河公司赔偿逾期竣工损失与事实不符，本院不予支持。 综上所述，和盛公司的部分上诉请求成立。一审认定事实清楚，但对于场镇五标段的违约金计算标准认定有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一、二项规定，判决如下： 一、维持成都市青白江区人民法院（2017）川0113民初1921号民事判决第一、三、四、六项； 二、撤销成都市青白江区人民法院（2017）川0113民初1921号民事判决第五项； 三、变更成都市青白江区人民法院（2017）川0113民初1921号民事判决第二项为“成都和盛福洪投资有限公司于本判决生效后十日内支付成都市新河建筑工程有限公司逾期付款利息（截止2017年8月1日为5173979.14元；2017年8月2日之后，分别以142991.92元为基数，按照中国人民银行公布的人民币同期同档贷款基准利率，自2017年8月2日计算至2019年8月19日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2019年8月20日起计算至全部付清之日止；以7049589元为基数，按月息2%自2017年8月2日起计算至全部付清之日止）； 四、驳回成都市新河建筑工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费177923元，保全费5000元，合计182923元，由成都市新河建筑工程有限公司负担73169元，由成都和盛福洪投资有限公司承担109754元；一审反诉案件受理费60050元，由成都和盛福洪投资有限公司承担。二审案件受理费243973元，由成都市新河建筑工程有限公司负担73169元，成都和盛福洪投资有限公司承担170804元。 本判决为终审判决。 审判长  田笛 审判员  王果 审判员  李玲 二〇二〇年三月三十一日 书记员  周林 附表： 场镇五标段逾期付款利息计算表（从2014年5月16日起至2017年8月1日止分段计算）                            序号                       利息计算起止时间                       应付款总额（单位：元）                       按年利率24%计算的应付金额（单位：元）                       按年利率24%标准计算的利息金额（单位：元）                       按中国人民银行同期同类贷款利率计算的应付金额（单位：元）                       按中国人民银行贷款利率标准计算的利息金额（单位：元）                       两项利息总额（单位：元）                       和盛公司       付款时间                       和盛公司付款金额（单位：元）                       备注                               1                       2014年5月16日至2014年10月27日                       9563469.17                       8000000                       874666.67                       1563469.17                       39885.83                       914552.5                       2014年10月27日                       227400                                                     2                       2014年10月28日至2015年2月4日                       9336069.17                       7772600                       512991.6                       1563469.17                       24077.43                       537069.03                                                                   2015年2月4日质保金1033143.88元到期，应付从下笔增加。                               3                       2015年2月5日至2015年4月7日                       10369213.05                       7772600                       316085.73                       2596613.05                       23971.79                       340057.52                       2015年4月7日                       59500                                                     4                       2015年4月8日至2015年4月10日                       10309713.05                       7713100                       10284.13                       2596613.05                       771.77                       11055.9                       2015年4月10日                       50000                                                     5                       2015年4月11日至2015年4月21日                       10259713.05                       7663100                       51087.33                       2596613.05                       3858.86                       54946.19                       2015年4月21日                       175374                                                     6                       2015年4月22日至2015年6月10日                       10084339.05                       7487726                       244599.05                       2596613.05                       18367.44                       262966.49                       2015年6月10日                       383248                                                     7                       2015年6月11日至2015年6月24日                       9701091.05                       7104478                       61572.14                       2596613.05                       4782.1                       66354.24                       2015年6月24日                       157048                                                     8                       2015年6月25日至2015年7月15日                       9544043.05                       6947430                       92632.4                       2596613.05                       7050.53                       99682.93                       2015年7月15日                       150000                                                     9                       2015年7月16日至2015年8月3日                       9394043.05                       6797430                       81569.16                       2596613.05                       6296.79                       87865.95                       2015年8月3日                       188351                                                     10                       2015年8月3日至2015年8月4日                       9205692.05                       6609079                       4406.05                       2596613.05                       349.82                       4755.87                       2015年8月4日                       160000                                                     11                       2015年8月5日至2015年8月18日                       9045692.05                       6449079                       55892.02                       2596613.05                       4547.68                       60439.7                       2015年8月18日                       160000                                                     12                       2015年8月19日至2015年8月21日                       8885692.05                       6289079                       8385.44                       2596613.05                       699.64                       9085.08                       2015年8月21日                       151961                                                     13                       2015年8月22日至2015年8月31日                       8733731.05                       6137118                       36822.71                       2596613.05                       3058.24                       39880.95                       2015年8月31日                       162271                                                     14                       2015年9月1日至2015年9月3日                       8571460.05                       5974847                       7966.46                       2596613.05                       663.58                       8630.04                       2015年9月3日                       188994                                                     15                       2015年9月4日至2015年9月8日                       8382466.05                       5785853                       15428.94                       2596613.05                       1327.16                       16756.1                       2015年9月8日                       152048                                                     16                       2015年9月9日至2015年9月14日                       8230418.05                       5633805                       18779.35                       2596613.05                       1658.95                       20438.3                       2015年9月14日                       158111                                                     17                       2015年9月15日至2015年9月16日                       8072307.05                       5475694                       3650.46                       2596613.05                       331.79                       3982.25                       2015年9月16日                       207437                                                     18                       2015年9月17日至2015年9月23日                       7864870.05                       5268257                       21073.03                       2596613.05                       1990.74                       23063.77                       2015年9月23日                       100000                                                     19                       2015年9月24日至2015年9月26日                       7764870.05                       5168257                       6891.01                       2596613.05                       663.58                       7554.59                       2015年9月26日                       356579                                                     20                       2015年9月27日至2015年9月28日                       7408291.05                       4811678                       3207.79                       2596613.05                       331.79                       3539.58                       2015年9月28日                       123104                                                     21                       2015年9月29日至2015年9月30日                       7285187.05                       4688574                       3125.72                       2596613.05                       331.79                       3457.51                       2015年9月30日                       262339                                                     22                       2015年10月1日至2015年10月5日                       7022848.05                       4426235                       11803.29                       2596613.05                       1327.16                       13130.45                       2015年10月5日                       123611                                                     23                       2015年10月5日至2015年10月6日                       6899237.05                       4302624                       2868.42                       2596613.05                       331.79                       3200.21                       2015年10月6日                       121836                                                     24                       2015年10月7日至2015年10月9日                       6777401.05                       4180788                       5574.38                       2596613.05                       663.58                       6237.96                       2015年10月9日                       121239                                                     25                       2015年10月10日至2015年11月4日                       6656072.05                       4059459                       67657.65                       2596613.05                       8096.38                       75754.03                       2015年11月4日                       221922                                                     26                       2015年11月5日至2015年11月16日                       6434150.05                       3837537                       28141.94                       2596613.05                       3451.33                       31593.27                       2015年11月16日                       219134                                                     27                       2015年11月17日至2015年11月30日                       6215016.05                       3618403                       31359.49                       2596613.05                       4078.85                       35438.34                       2015年11月30日                       219134                                                     28                       2015年11月30日至2015年12月1日                       5995882.05                       3399269                       2266.18                       2596613.05                       313.76                       2579.94                       2015年12月1日                       587611                                                     29                       2015年12月2日至2015年12月6日                       5408271.05                       2811658                       7497.75                       2596613.05                       1255.03                       8752.78                       2015年12月6日                       333268                                                     30                       2015年12月7日至2015年12月21日                       5075003.05                       2478390                       23131.64                       2596613.05                       4392.6                       27524.24                       2015年12月21日                       119984                                                     31                       2015年12月22日至2016年1月9日                       4955019.05                       2358406                       28300.87                       2596613.05                       5647.63                       33948.5                       2016年1月9日                       187590                                                     32                       2016年1月10日至2016年1月28日                       4767429.05                       2170816                       26049.79                       2596613.05                       5647.63                       31697.42                       2016年1月28日                       306000                                                     33                       2016年1月29日至2016年2月1日                       4461429.05                       1864816                       3729.63                       2596613.05                       941.27                       4670.9                       2016年2月1日                       103018                                                     34                       2016年2月2日至2016年2月4日                       4358411.05                       1761798                       2349.06                       2596613.05                       627.51                       2976.57                       2016年2月4日                       300000                       2016年2月4日质保金1033143.87到期，应付从下笔增加。                               35                       2016年2月5日至2016年10月16日                       5091554.92                       1461798                       247531.13                       3629756.92                       111403.29                       358934.42                       2016年10月16日                       60000                                                     36                       2016年10月17日至2016年11月16日                       5031554.92                       1401798                       28035.96                       3629756.92                       13157.87                       41193.83                       2016年11月16日                       146000                                                     37                       2016年11月17日至2016年11月24日                       4885554.92                       1255798                       5860.39                       3629756.92                       3070.17                       8930.56                       2016年11月24日                       369472                                                     38                       2016年11月25日至2017年1月25日                       4516082.92                       886326                       36043.92                       3629756.92                       26754.33                       62798.25                       2017年1月25日                       200000                                                     39                       2017年1月26日至2017年3月2日                       4316082.92                       686326                       16014.27                       3629756.92                       15350.85                       31365.12                       2017年3月2日                       263777                                                     40                       2017年3月3日至2017年4月19日                       4052305.92                       422549                       13239.87                       3629756.92                       20613.99                       33853.86                       2017年4月19日                       222790                                                     41                       2017年4月20日至2017年4月21日                       3829515.92                       199759                       133.17                       3629756.92                       438.6                       571.77                       2017年4月21日                       210000                                                     42                       2017年4月22日至2017年5月12日                       3619515.92                                                                   3619515.92                       8747.16                       8747.16                       2017年5月12日                       210000                                                     43                       2017年5月13日至2017年5月16日                       3409515.92                                                                   3409515.92                       1235.95                       1235.95                       2017年5月16日                       243000                                                     44                       2017年5月17日至2017年6月1日                       3166515.92                                                                   3166515.92                       5739.31                       5739.31                       2017年6月1日                       143850                                                     45                       2017年6月2日至2017年6月3日                       3022665.92                                                                   3022665.92                       365.24                       365.24                       2017年6月3日                       243000                                                     46                       2017年6月4日至2017年6月15日                       2779665.92                                                                   2779665.92                       3694.64                       3694.64                       2017年6月15日                       486000                                                     47                       2017年6月16日至2017年6月19日                       2293665.92                                                                   2293665.92                       831.45                       831.45                       2017年6月19日                       643725                                                     48                       2017年6月20日至2017年6月23日                       1649940.92                                                                   1649940.92                       598.1                       598.1                       2017年6月23日                       590100                                                     49                       2017年6月24日至2017年6月27日                       1059840.92                                                                   1059840.92                       384.19                       384.19                       2017年6月27日                       381850                                                     50                       2017年6月28日至2017年7月11日                       677990.92                                                                   677990.92                       1065.01                       1065.01                       2017年7月11日                       165816                                                     51                       2017年7月12日至2017年7月17日                       512174.92                                                                   512174.92                       309.44                       309.44                       2017年7月17日                       191808                                                     52                       2017年7月18日至2017年8月1日                       320366.92                                                                   320366.92                       541.95                       541.95                       2017年8月1日                       177375                                                     合计                                                                                         3018705.99                                             396093.36                       3414799.35                                                                                                 注：截止2017年8月2日，场镇五标段工程款尚欠142991.92元未支付