山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁01民终2746号上诉人（原审被告）：山东天澍置业有限公司，住所地济南市。法定代表人：吴士民，执行董事。委托诉讼代理人：汪运现，山东齐鲁律师事务所律师。委托诉讼代理人：代夏梅，山东齐鲁律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：李强，男，1982年10月29日出生，汉族，住济南市。被上诉人（原审原告）：崔一，女，1982年12月10日出生，汉族，住济南市。以上两被上诉人共同委托诉讼代理人：高国华，山东金盛阳律师事务所律师。以上两被上诉人共同委托诉讼代理人：钱雨，山东金盛阳律师事务所律师。上诉人山东天澍置业有限公司（以下简称山东天澍公司）因与被上诉人李强、崔一商品房销售合同纠纷一案，不服济南市历下区人民法院（2019）鲁0102民初10021号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月25日立案后，依法进行了审理。本案现已审理终结。山东天澍公司上诉请求：1.撤销一审判决，发回重审或依法改判驳回被上诉人一审全部诉讼请求；2.本案一审、二审案件受理费全部由被上诉人承担。事实和理由：一审判决认定事实不清1.上诉人未能办理不动产权证并非上诉人的原因导致，而是因楼盘总包单位的原因导致，因此按照合同约定上诉人不应承担违约责任。东方天澍花园由山东省对外建设工程总公司（以下简称对外建设公司）承建2号楼（原5号楼）、6号楼（原1号楼）及中铁十四局集团有限公司（以下简称中铁十四局）承建1号楼（原4号楼）、3号楼（原6号楼）、5号楼（原2号楼）。由于对外建设公司、中铁十四局逾期提交竣工资料，导致上诉人无法向济南市城建档案馆提交相关材料，无法进行楼盘的综合竣工验收备案。根据《城市建设档案管理规定》第九条规定：“建设单位在取得工程档案认可文件后，方可组织工程竣工验收。建设行政主管部门在办理竣工验收备案时，应当查验工程档案认可文件。”并且根据济南市综合竣工验收备案的要求必须提交《济南市建设档案移交证明》。因中铁十四局的竣工资料逾期，上诉人虽已具备全部的综合竣工验收备案的条件，但是只有综合竣工验收备案后，上诉人才能进行不动产权证的初始登记，所以导致上诉人的办证时期延长。按照双方签订的《商品房买卖合同》第十五条的约定，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，出卖人才承担违约责任，因此被上诉人未能如期办理不动产权证并非上诉人的原因导致，而是因楼盘总包单位的原因导致，因此按照合同约定上诉人不应承担违约责任。2.因总包单位的原因，导致上诉人逾期交房，上诉人并因此已经向被上诉人支付了逾期交房的违约金，应当适用合同法公平原则，不能由上诉人再承担逾期办理不动产权证的违约责任。因为总包单位原因导致上诉人逾期交房，上诉人因此已经向被上诉人支付过逾期交房的违约金，被上诉人在诉讼请求中再次要求上诉人承担逾期办证的违约金，如果要求出卖方基于同一行为承担两项违约责任，则加重了出卖方的违约责任，违反了合同法第5条确立的公平原则，即“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。”它是民事活动应当遵循的基本原则。这里讲的公平，既表现在订立合同时的公平，显失公平的合同可以撤销；也表现在发生合同纠纷时公平处理，既要切实保护守约方的合法利益，也不能使违约方因较小的过失承担过重的责任；还表现在极个别的情况下，因客观情势发生异常变化，履行合同使当事人之间的利益重大失衡，公平地调整当事人之间的利益。因此恳请法院综合被上诉人获得逾期交房违约金情况、总包单位不提交竣工资料情况等公平合理的处理合同纠纷。3.被上诉人与上诉人已达成房屋移交结算协议书，双方就商品房买卖合同所有的费用及相关争议达成了整体的结算和解协议，上诉人也已协助被上诉人办理了相关的不动产权证书，上诉人与被上诉人双方不再有争议。一审法院对此不予支持缺乏事实及证据支持。被上诉人与上诉人已签订了房屋移交结算协议书，该协议书系双方真实意思表示，真实、合法、有效。协议书中明确约定了双方之间已经结清房款及其他费用，明确约定了双方有关商品房买卖合同已无争议，上诉人于协议签订后持相关资料到历下区不动产登记中心办理不动产权证书。可见，上诉人与被上诉人双方之间就房屋交接事宜、办理不动产权证书事宜、商品房买卖合同中所涉及的问题和争议，达成了整体的结算与和解，被上诉人亦已放弃相关费用及争议的主张，双方已经结算完毕，已无争议，上诉人也已协助被上诉人办理了相关的不动产权证书，故，被上诉人无权再向上诉人主张违约金。上诉人有证据证明双方已经达成新的协议，双方之间的争议已经达成新的意思表示，被上诉人已自愿放弃争议违约金部分。一审法院应就此事实部分予以认定。二、一审法院适用法律不当。一审法院依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件法律若干问题的解释》第十八条，只是规定了违约方承担违约责任的情形，但是结合本案，按照上诉人与被上诉人双方签订的《商品房买卖合同》第十五条的约定，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，出卖人才承担违约责任。本案出卖人并非责任人，系因对外建设公司、中铁十四局两总包单位导致，故上诉人不应承担违约责任。综上所述，一审判决认定事实不清，适用法律不当，证据并不确实充分。李强未作答辩。崔一未作答辩。李强、崔一向一审法院起诉请求：1.判令被告支付逾期办理房屋权属证书的违约金20415.56元；2.本案诉讼费用、保全费用由被告承担。一审法院认定事实：2014年10月27日，李强、崔一与山东天澍公司签订商品房买卖合同，约定由李强、崔一购买山东天澍公司开发建设的位于济南市历下区经十东路以南，转山西路以西，龙泉山庄以北的东方天澍花园小区2号楼1单元****室的涉案房屋（原施工楼号2号楼现为派出所编划楼号5号楼），房屋的预售许可证号为济建预许2014077号。合同约定：房屋的建筑面积145.09平方米，总价款1472664元，应交付时间为2015年10月31日；房屋交付后730日内,山东天澍公司应将办理权属登记须由其提供的资料报产权登记机关备案，如因山东天澍公司原因导致李强、崔一不能在规定期限内取得房地产权属证书的，山东天澍公司每年按已付房价款的1%向李强、崔一支付违约金，直至李强、崔一取得房产权属证书为止，不足一年的按月计算。上述合同签订后，李强、崔一按照约定支付购房款1472664元。山东天澍公司于2016年4月29日交付了涉案房屋。李强、崔一称，2019年9月17日，李强、崔一收到山东天澍公司邮寄的《不动产权证办理通知书》，山东天澍公司对此表示认可。据此，李强、崔一主张的违约金计算起止时间为自2018年4月29日起至2019年9月17日止，共506天。另，山东天澍公司称系案外人的原因导致其逾期办理涉案房屋的产权登记。一审法院认为，李强、崔一与山东天澍公司就涉案房屋签订的商品房买卖合同合法有效。山东天澍公司于2016年4月29日向李强、崔一交付房屋，按照合同约定，山东天澍公司应于2018年4月29日前履行协助办理产权登记的义务，但山东天澍公司在2019年9月17日才通知李强、崔一可以办理相关产权证书，已构成违约，山东天澍公司应按照合同约定向李强、崔一支付违约金。合同约定该项违约金计算方式为：每年按已付房价款的1%支付，直至李强、崔一取得房产权属证书为止，不足一年的按月计算。本案中，原告主张的违约金计算起止时间为2018年4月29日至2019年9月17日，共506天，其中截止时间不晚于山东天澍公司能够证明的李强、崔一签收《不动产权证办理通知书》的时间；合同并未约定违约时间不足一月的计算方式，李强、崔一按天计算违约金并无不当。对该计算时间予以支持。故，本案涉案房屋违约金计算方式为：以已付房款为基数，自2018年4月29日起至2019年9月17日止，按年利率1%计算，不足一年的按日计算，即1472664×1%÷365×506=20415.56元。故，对于原告要求被告支付逾期办理房屋权属证书的违约金20415.56元的请求，予以支持。山东天澍公司辩解系案外人原因导致不能及时办理涉案房屋产权登记，因李强、崔一对此并无过错，故对山东天澍公司的该项辩解意见不予采纳，山东天澍公司承担责任后可向案外人另行主张权利。判决：被告山东天澍置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告李强、崔一逾期办理房屋产权登记违约金20415.56元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费300元，减半收取150元，由被告山东天澍置业有限公司负担。二审中，当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，本案的争议焦点为山东天澍公司是否应承担逾期办证违约责任。李强、崔一与山东天澍公司就涉案房屋签订的商品房买卖合同合法有效。按照《商品房买卖合同》第十五条规定，出卖人应当在商品房交付使用后730日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，如买受人不退房，出卖人每年按已付房款的1%向买受人支付违约金，直至买受人取得房产权属证书止。根据上述规定，山东天澍公司应当在商品房交付后730日内将办理权属登记需由自己提供的资料报产权登记机关备案并协助买受人取得房地产权属证书。本案中，山东天澍公司未在约定期间内完成上述义务，已构成违约，应按照合同约定向买受人支付违约金。上诉人主张双方签订的《房屋移交结算协议书》证实双方已经达成了新的协议，被上诉人已自愿放弃争议违约金的部分，但上述协议中载明的“双方有关《济南市商品房买卖合同》已无争议”等条款不足以证实被上诉人已经放弃了向上诉人主张违约金的权利，故本院对被上诉人该主张不予支持。《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定：“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。”山东天澍公司上诉称系案外人原因导致不能及时办理涉案房屋产权登记，但买受人本身不存在过错，故山东天澍公司不能免除逾期办证违约责任。因案外人导致的逾期办证与本案并非同一法律关系，山东天澍公司可向案外人另行主张权利。综上所述，山东天澍公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费300元，由上诉人山东天澍置业有限公司负担。本判决为终审判决。审判员 闵 雯二〇二〇年三月二十七日书记员 袁林秀