新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院   民 事 判 决 书   （2019）兵0601民初2041号   原告：徐州腾龙钢构科技有限公司，住所地：徐州市泉山经济开发区时代大道腾飞路2号，统一社会信用代码：91320300MA1MX4894F(3/3)。   法定代表人：李金春，公司总经理。   委托诉讼代理人：马金玉，新疆百丰恒瑞律师事务所律师。    委托诉讼代理人：沈梦莹，新疆百丰恒瑞律师事务所实习律师。    被告：五家渠卓越房地产开发有限公司，住所地：五家渠市22区（街道东城社区）人民南路781号，统一社会信用代码：91659004572510700R。             法定代表人:胡前新, 公司总经理 。   委托诉讼代理人：宋少锋，公司员工。   原告徐州腾龙钢构科技有限公司（以下简称徐州腾龙公司）与被告五家渠卓越房地产开发有限公司（以下简称卓越房产公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告徐州腾龙公司委托诉讼代理人马金玉、被告卓越房产公司委托诉讼代理人宋少锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告徐州腾龙公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告签订的《五家渠恒大金碧天下儿童欢乐中心GRC装饰钢构龙骨工程施工合同》；2.判令被告支付工程欠款3020853元（含工程欠款、赶工奖、人工费、进场未安装钢材款）；3.判令被告支付迟延履行利息175814元；以上合计3196667元；4.被告承担本案诉讼费用。诉讼过程中，原告增加诉讼请求，要求被告退还保证金41955元；以上合计3238622元。事实和理由：原、被告于2017年11月7日签订《五家渠恒大金碧天下儿童欢乐中心GRC装饰钢构龙骨工程施工合同》，2018年12月18日，双方签订补充协议。原告按约履行合同，但被告却于2018年7月1日通知原告暂停施工，并再未通知复工。经原告核算，原告己完工程量工程价款为3950650元，被告仅支付929797元，尚拖欠3020853元，未返还保证金，故原告诉至法院。   被告卓越房产公司辩称，同意原告解除合同，也同意返还保证金的请求。对于己完工工程量，虽经鉴定，但因实际施工过程是工程量发生了较大幅度变化，按照国家建设工程量计价规范，工程量增加一定比例的工程单价应当予以调低，故鉴定的己完工工程量应当进行削减 。原告主张利息过高，计算本金中不应包含赶工奖，利率为不能按民间借贷年6%的利率计算，应参照银行同期贷款利率。原告主张进场未使用的钢材款，被告认可鉴定意见。原告主张人工费，因其劳务分包合同与第三方鉴定，被告对其证据效力不予认定。综上，请法院依法裁决。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院确认并在卷佐证，确认如下案件事实：   经招投标，原告徐州腾龙公司中标被告卓越房产公司五家渠恒大金碧天下儿童欢乐中心GRC装饰钢构龙骨工程，双方于2017年11月7日签订了《五家渠恒大金碧天下儿童欢乐中心GRC装饰钢构龙骨工程施工合同》。合同约定暂定合同总价1398500元，实际金额以结算为准。合同对承包范围、方式、验收、移交、工期、付款方式、调价方法、违约责任等进行了明确约定。2018年，被告给原告开具了《工程开工令》，开工日期为2018年4月10日，合同工期为50日历天。原告开始进场施工，己完成7#、8#、11#、15#塔的全部GRC装饰性龙骨，9#、10#、12#、14#塔的部分GRC装饰性龙骨。2018年6月27日，五家渠市规划局给被告发出了《关于恒大金碧天下儿童欢乐中心项目调整建筑形式的通知》，要求被告变更建筑造型，报备外立面规划设计方案，待规划局审核后方可施工。2018年7月1日，监理公司给原告发出了《监理工程师通知单（GC-25-01）》，根据政府相关文件精神，通知原告暂停施工，复工日期待定。   2018年12月18日，双方签订了补充协议（01赶工奖），补充约定因原告在2018年3月1日至2018年6月30日的施工进度达到了被告设定的目标进度，被告同意支付原告赶工奖74383.76元，随2018年12月当期应付的工程款一次性支付。    原告停工至今，再未接到复工通知。原告要求与被告解除合同、被告支付剩余工程款无果，引起本案争讼。   另查，被告己付原告工程款929797元。原告己进场未能施工的剩余龙骨材料有14.14吨。原告增加人工19个工日，与劳务公司签订了《劳务分包合同》，并己支付劳务费11400元。原告在施工时缴纳保证金41955元，被告尚未退还。   诉讼过程中，双方对于GRC装饰钢构工程中原告己完工工程量、己进场未安装的钢材料价格不能协商一致，原告申请评估。经本院依法委托新疆方夏建设工程项目管理有限公司进行鉴定，意见为：原告施工的五家渠恒大金碧天下儿童欢乐中心GRC装饰钢构工程己完成工程量为167695.59kg、工程价款为2934672.9元，己进场未安装的钢材料工程价款为108731.12元。原告为此支付鉴定费50000元。   本院认为，原告要求与被告解除双方签订的《五家渠恒大金碧天下儿童欢乐中心GRC装饰钢构龙骨工程施工合同》，被告对此无异议，对原告该项请求，本院予以支持。   根据《中华人民共和国合同法》第九十七条、第九十八条的规定，原告要求被告支付己完工工程余款的请求，符合法律规定，本院予以支持。根据鉴定意见，原告己完工工程价款为2934672.9元，被告己付929797元，被告应付剩余工程款2004875.9元。双方约定被告应付原告赶工奖74383.76元，被告无异议，本院予以确认。因被告未及时支付工程款，未按约定支付赶工奖，原告主张迟延履行利息 的请求，本院予以支持。庭审中，被告认为计算利息时基数不应包含赶工奖、利率过高，原告同意计算基数去除赶工奖、利息自完工后一个月起算至诉讼时，即2018年8月1日至2019年8月1日，系当事人自行处分诉讼权利的体现，本院予以确认，被告应支付迟延履行利息113375.7元（2004875.9元×4.35%×130%]。原告主张进场未安装钢材款，经鉴定数额为108731.12元，被告对此无异议，本院予以确认。被告对人工费有异议，因双方对于增加19个人工工时进行过确认，原告与劳务分公司签订合同、支付款项有证据相互印证，对原告主张劳务费11400元的请求，本院予以确认，对被告辩解理由，本院不予采纳。原告要求退还保证金41955元，被告无异议，对该请求，本院予以确认。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条之规定，判决如下：   一、解除原告徐州腾龙钢构科技有限公司与被告五家渠卓越房地产开发有限公司于2017年11月7日签订的《五家渠恒大金碧天下儿童欢乐中心GRC装饰钢构龙骨工程施工合同》；   二、被告五家渠卓越房地产开发有限公司支付原告徐州腾龙钢构科技有限公司工程欠款2004875.9元、赶工奖74383.76元、进场未安装钢材款108731.12元、人工费11400元，合计2199390.78元；   三、被告五家渠卓越房地产开发有限公司支付原告徐州腾龙钢构科技有限公司工程欠款迟延履行利息113375.7元（至2019年8月1日）；   四、被告五家渠卓越房地产开发有限公司退还原告徐州腾龙钢构科技有限公司保证金41955元；   五、驳回原告其他诉讼请求。   以上二至四项合并计算，被告五家渠卓越房地产开发有限公司应于本判决生效之日起支付原告徐州腾龙钢构科技有限公司2354721.48元。   如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案受理费16187元（己减半计算，原告已预交），由原告徐州腾龙钢构科技有限公司负担4418元，被告五家渠卓越房地产开发有限公司负担11769元。鉴定费50000元（原告己预交），由被告五家渠卓越房地产开发有限公司负担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第六师中级人民法院。           审判员 石娟     二○二○年三月三十一日     书记员 曹旭东         1