福建省厦门市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽02民终1267号 上诉人（原审原告）：厦门欣盛丰投资有限公司，住所地福建省厦门市同安区环东海域海城四路333号105。 法定代表人：梁忠林，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈燕端、廖贵辉，该公司职员。 被上诉人（原审被告）：彭宾辉，男，1990年8月20日出生，汉族，住江西省鹰潭市余江县。 委托诉讼代理人：吴建涵、位凤坤，福建嘉凯律师事务所律师。 上诉人厦门欣盛丰投资有限公司（以下简称欣盛丰公司）与被上诉人彭宾辉因商品房销售合同纠纷一案，不服厦门市同安区人民法院（2019）闽0212民初4827号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月10日立案后，依法适用普通程序独任审理。本案现已审理终结。 欣盛丰公司上诉请求：撤销一审判决，发回重审或改判。事实和理由：一、一审法院认为合同及附件六未明确约定彭宾辉应提交的文件及资料范围、应提交的具体时间，且欣盛丰公司未对自己的主张进行举证证明，属事实认定不清，举证责任适用错误。首先，讼争合同及其附件六明确约定了彭宾辉应提交的文件及资料范围为办理按揭所需要的全部按揭文件、资料，提交时间为双方签订合同当日，该约定清楚明确。合同第六条第三款约定：买受人于2016年6月29日前付人民币421532元，余款125万元整由买受人在约定时间内向银行申请按揭贷款支付。合同附件六第三条第三款约定，买受人应于签订本合同当日向出卖人提供并签署按揭银行或（和）公积金管理中心所需的全部按揭文件、资料…如买受人确有特殊原因不能在此期限内提供完整、真实、有效的按揭资料或者办理按揭手续，则买受人亦应在此规定期限内向通知方提交延期提供按揭资料或办理按揭手续的书面申请。前述申请须经过通知方同意后方可延期，但延期自通知方同意之日起不得超过7日，且须自行承担因延期提交按揭资料对贷款申请所造成的困难并自行解决，以不影响出卖人及时从按揭银行处取得该买受人对应房产的按揭款。合同附件六第三条第二款同时约定，买受人是否取得贷款，均不影响买受人按照原合同及本协议的约定应承担的付款义务。其次，根据民事诉讼法“谁主张，谁举证”的原理，彭宾辉认为其已经完成了合同约定的按时递交按揭相关文件、资料的义务，该举证责任应由彭宾辉承担，而非由欣盛丰公司承担，一审法院举证责任适用错误。 二、一审法院判决逾期交房违约金计算至2018年12月12日是错误的。假设，欣盛丰公司应支付逾期交房违约金，那么逾期交房违约金最迟只应算至2018年11月9日。一审法院认为有证据显示，大量业主持2018年11月2日的通知去办理交房遭到欣盛丰公司的拒绝，就确认欣盛丰公司拒绝交付涉案房产，该事实认定错误。彭宾辉并未举证证明其于2018年11月9日（收到《催告收房通知书》后3日内收房）前持2018年11月2日的《催告收房通知书》前往欣盛丰公司处办理交房手续。既然彭宾辉未于2018年11月9日去收房，又怎么确定欣盛丰公司拒绝交房？在涉案房产已达交房条件，欣盛丰公司也通知交房的情况下，欣盛丰公司又怎么会选择拒绝交房而继续承担逾期交房违约金？显然一审法院认定欣盛丰公司2018年11月9日前拒绝交房是错误。因此，假设欣盛丰公司应支付逾期交房违约金，最迟也只应计算至2018年11月9日。 三、逾期交房违约金过高，一审法院不予调整，无形中加重了欣盛丰公司的举证及付款义务，应予纠正。欣盛丰公司请求以不超过合同总价款5%标准予以调整。首先，一审法院以“合同总金额”万分之一计算标准计至2018年12月12日违约金为人民币111825.49元，超过了合同总价款的5%即83576.6元（1671532元×5%=83576.6元），比守约方在合同解除情况下向另一方主张的违约金（法院判决通常不超过合同总价款的5%）还高，远远超过了彭宾辉的实际损失，违反了公平原则。其次，即便被上诉人的实际损失以同地段同面积的租金为参照，其租金损失也远低于按合同约定计算的违约金。目前与涉案房产同地段同面积的租金每月约2300元，而按合同约定的标准计算出来的违约金5014.59元（每日违约金167.153元，一个月的违约金5014.59元），租金损失远低于按合同约定计算的违约金，按上述法律规定，亦应给予调低。 彭宾辉答辩称，一、彭宾辉并不存在逾期提供并签署全部按揭文件、材料的情形，不应承担逾期提供办理贷款材料的违约金，上诉人无权拒绝交房，也无权将交房日进行相应顺延。1、彭宾辉按照合同的约定和上诉人的要求于合同签订当天向上诉人交付了办理贷款所需的一切材料并依约签署全部按揭文件、材料。因此并不存在逾期提供并签署全部按揭文件、资料的情况。2、根据合同约定，上诉人向彭宾辉主张逾期办理贷款材料违约金应提供证据证明彭宾辉逾期提交办理贷款资料，也应证明向彭宾辉催收贷款资料。彭宾辉签订《个人购房借款/担保合同》的时间与彭宾辉提供办理贷款资料的时间有先后顺序，因此彭宾辉签订《个人购房借款/担保合同》的时间不能证明彭宾辉逾期提供办理贷款资料。根据“谁主张，谁举证”的原则，上诉人无法提供以上证据，因此应承担不利的法律后果。3、上诉人向彭宾辉主张逾期提供并签署全部按揭文件、资料的违约金是根据《商品房买卖合同》附件六第三条第7款的约定，该条款的约定显示公平，且明显加重了彭宾辉的责任，违反了《商品房买卖合同》第二十二条的约定，应为无效的格式条款。 二、彭宾辉在办理按揭过程中不存在过错，不应承担逾期提供办理贷款材料的违约金，上诉人无权拒绝交房，也无权将交房日进行相应顺延。1、彭宾辉依约办理了相关贷款手续。根据《商品房买卖合同》附件六《合同补充协议》第三条第六款的约定“按揭贷款申请取得银行或（和）公积金管理中心批准，买受人必须接到银行或公积金管理中心通知后3天内办妥按揭贷款的有关事宜”。因此，只有贷款银行通知彭宾辉去办理贷款手续后，彭宾辉才能去办理。彭宾辉在接到贷款银行的通知后就按照约定办理了按揭贷款，不存在逾期办理贷款手续的情形。双方在合同中没有约定按揭款到账时间，因此也无法确定何时支付按揭款属于逾期支付。双方签订的商品房买卖合同没有具体约定办理贷款的具体时间，实际办理贷款时间是根据贷款银行审核通过后的通知时间来确定的，办理贷款手续后，何时到账是银行根据自己的流程确定的。2、二审法院的生效判决已经确认购房人在办理按揭过程中不存在过错。根据《民事诉讼法》司法解释第九十三条的规定，对生效判决已经确认的事实，彭宾辉无需再举证。 三、一审法院认定逾期交房违约金计算至2018年12月12日是正确的。上诉人虽然于2018年11月2日向彭宾辉发出了《催告收房通知书》，通知彭宾辉三日内前往办理交房手续。但实际上，大量业主持落款日期为2018年11月2日的催告收房通知书前往办理交房手续但遭遇障碍，上诉人表面上通知交房实际上却又拒绝向业主交房，福建电视台综合频道对此进行了报道，也有业主将该电视台新闻报道视频作为证据向二审法院提交，二审法院生效判决认定上诉人没有履行交房义务。彭宾辉就生效判决内容依法无需再举证，也无举证证明前往办理交房手续，因为当时根本就无法办理相应的交房手续。 四、一审法院认定逾期交房违约金的计算标准具有合同依约，并且是合理的。双方签订的《商品房买卖合同》及相关附件合法有效，当事人均应按照合同约定履行自己的义务，一审法院认定上诉人应向彭宾辉按总购房款的日万分之一计算逾期交房违约金具有合同依据。合同第九条约定如果逾期交房超过90日，则上诉人需向彭宾辉支付已付款日万分之一的违约金。一审法院认定上诉人逾期交房天数为711日，超过90日，应当适用已付款日万分之一的计算标准。 彭宾辉向一审法院提起诉讼，请求判令：1.欣盛丰公司向彭宾辉支付逾期交房违约金人民币（币种下同）118678.77元(以1671532元为基数，从2017年1月1日起计至2018年12月12日,按总购房款的日万分之一计算)；2.本案诉讼费、保全费等由欣盛丰公司承担。 一审法院认定事实：2016年6月29日，彭宾辉与欣盛丰公司签订编号为03293462《厦门市商品房买卖合同》（以下简称合同）及附件六合同补充协议（以下简称附件六）。合同约定，彭宾辉购买欣盛丰公司开发的欣盛园7#楼B梯23层2306室商品房，建筑面积为113.79平方米，总价款为人民币1671532元。合同第六条第3款约定，买受人于2016年6月29日前付421532元，余款1250000元由买受人在约定时间内向银行申请按揭贷款支付。合同第七条第1款约定，逾期不超过90日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之零点五的违约金，合同继续履行；逾期超过90日后，买受人在出卖人书面催告7日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的1％向出卖人支付违约金……。合同第八条约定，出卖人应当在2016年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3.小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业……如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2种方式处理：1.……；2.买受人同意接收，出卖人支付买受人（人民币）贰仟元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或者变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2.本合同所指不可抗力包括但不限于自然灾害、战争或其他事故，因一切非出卖人所能控制的原因所导致的工期延误均视作不可抗力，包括但不限于：政府部门行为或者政策变化导致延期的；政府相关部门要求项目暂停施工的；因技术部门证明的施工中遇到的重大技术难题和困难因素导致延期的；因施工期间发生降雨量超过60MM或六级以上（包括六级）大风及其他恶劣天气，或持续6个小时以上停水、停电导致延期的（以气象、供水、电力部门的证明为准），施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况，包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏。合同第九条约定，逾期交房超过90日后，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之壹的违约金，合同继续履行。合同第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续……由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：详见附件六第四条。合同第二十二条约定，本合同未经事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同约定的应由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。 附件六第三条第3款约定，买受人应于签订本合同当日向出卖人提供并签署按揭银行或（和）公积金管理中心所需的全部按揭文件、资料。若银行或（和）公积金管理中心审批需要增加或替换相关按揭资料，或需要变更按揭贷款银行的，买受人应于接到按揭银行或公积金管理中心或出卖人通知（书面或语音电话）之日起3日内提供应增加的资料或重新办理按揭贷款手续……附件六第三条第6款约定，按揭贷款申请取得银行或（和）公积金管理中心批准，买受人必须在接到银行或公积金管理中心通知后的3日内办妥按揭贷款有关的所有事宜，前述事宜包括但不限于签订借款合同、抵押合同、办理抵押登记等。附件六第三条第8款约定，买受人逾期履行本补充协议任何一款所约定的义务（包括但不限于提交资料、补充资料、应按揭银行或（和）公积金管理中心要求调整按揭款项后而应补足的房屋首期付款、签订借款合同、抵押合同、办理抵押登记等）的，每逾期1日，应向出卖人支付按揭贷款总额万分之一点五的违约金；逾期超过7日的，出卖人有权解除本合同，买受人应支付给出卖人按购房价款总额百分之贰拾计算的违约金。附件六第四条约定，1.出卖人应按照合同第八条约定的交房日期将商品房交付买受人，出卖人也可以提前将商品房交付买受人。但是，如买受人尚有应付款（包括但不限于房价款、应交的税费、本补充协议第二条约定的相关费用）或违约金未付清的，出卖人有权拒绝办理房屋交付手续，房屋交付日相应顺延，出卖人不再另行通知办理交付手续……2.出卖人在商品房达到合同约定的交付条件后，可按照如下方式通知买受人：出卖人在厦门本地发行的报纸媒体上刊登交房通知，刊登之日即视为买受人接到交房通知；如买受人在合同约定的通知地址为厦门市辖区之外，则出卖人另行以挂号邮件（含EMS）发出交房通知。买受人应在交房通知载明的交房期限内前往指定地点办理房屋交付手续。买受人逾期未来办理或不完全办理相关交房手续的，则交房通知载明的交房期限届满日视为出卖人的交付日。3.买受人应在出卖人交房通知书中载明的交付日期内，亲自（或经公证的委托代理人）到出卖人指定的地点交付物业管理费及所有应付款项并办理交房手续，买受人逾期办理的，按购房总价款日万分之一支付违约金……4.合同第十一条第二款‘由于买受人原因，未能按期交付的’是指买受人在合同约定的交房日或接到交房通知之后，未能按前述第3款规定与出卖人办理房屋交接手续。由于买受人过错，未能按期交付，应视为出卖人已按时交付，自买受人应当前往办理手续的时间届满之日起房屋的保修期开始起算，与商品房有关的包括但不限于物业管理费、水电费、公共维修基金、全部税费及该房屋的损毁、灭失责任等风险即转由买受人承担，买受人除支付违约金外，出卖人还有权按日收取房屋总价款0.01%作为代保管费。5.如出卖人交付该商品房非因本条第6款规定的原因而延迟，则出卖人应根据出卖人迟延的期间，按合同第九条规定承担违约责任。6.在商品房交付买受人以前，如因发生不可抗力事件，为配合政府的法规实施或政府行为、通知、命令、政府部门行为或政策变化、政府规划调整、政府相关部门要求项目暂停施工、市政设施及相应配套设施建设不全、施工中遇到的重大技术难题和困难（技术部门提供证明）、施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况（包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏）、24小时累计60MM以上（含60MM）降雨、六级以上大风（含六级）、高温35度以上（含35度），地震，以及其他非出卖人所能控制的因素而导致工程延误（包括但不限于持续6小时以上的停电、停水、交通管制、噪音管制、高考、九八、创卫、工人停工、罢工、各种合法/非法集会、游行、骚乱、动乱、武装冲突、第三方对房屋或者所在小区施工和交付实施阻挠行为等）等因素，致使商品房的建筑安装工程或出卖人履行合同规定的义务被延误，则出卖人有权将商品房交付日顺延相当于该等事由影响持续的期间，而无须为该延误负任何责任，也无须对买受人补偿任何费用和损失。若出现前款所列可以据实延期交房的情况，买受人同意出卖人仅需提供前述事由产生的证明，而无需证明前述事由与延期交房之间的因果关系，也无须通知买受人。 2016年6月29日，彭宾辉与中国工商银行股份有限公司厦门市分行签订《个人购房借款/担保合同》，约定彭宾辉向中国工商银行有限公司厦门市分行办理个人购置住房贷款，贷款金额为1250000元。上述贷款已放款至欣盛丰公司账户。彭宾辉已向欣盛丰公司付清购房款1671532元。 2017年9月，欣盛丰公司通过中国邮政EMS向彭宾辉发出《关于交房的通知书》。2018年11月5日，欣盛丰公司向彭宾辉发出《催告收房通知书》，通知其于收到该通知之日起3日内办理收房手续，但欣盛丰公司提交的邮件投递记录不完整，未能证明该邮件最终送达情况及送达时间。根据（2018）闽02民终5463号生效民事判决认定，有电视台新闻报道显示，大量业主持落款日期为2018年11月2日的催告收房通知书前往办理交房手续但遭遇障碍。2018年12月8日，欣盛丰公司向彭宾辉发出《再次催告收房通知书》，通知其于收到该通知之日起3内办理收房手续，但欣盛丰公司提交的邮件投递记录不完整，未能证明该邮件最终送达情况及送达时间。2018年12月16日，彭宾辉办理了收房手续。 另查明，2016年6月29日至2016年12月31日期间，厦门市同安区降雨大于或等于60毫米、阵风大于或等于六级以上、高温35度以上的天气共32天。2016年9月15日，超强“莫兰蒂”台风正面登陆厦门市，造成大面积停水停电等破坏性后果。2017年9月30日，欣盛园（1#楼-8#楼）通过“五方”竣工验收。2018年6月11日，欣盛园（7#、8#楼及地下室）经厦门市公安消防支队综合评定消防验收合格。 一审法院认为，双方签订的《商品房买卖合同》及相关附件系双方当事人的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，自双方当事人签字、盖章时成立并生效。当事人均应按照合同约定全面履行自己的义务。 关于欣盛丰公司应否承担逾期交房违约责任。根据彭宾辉与欣盛丰公司签订的《厦门市商品房买卖合同》及《合同补充协议》，欣盛丰公司应于2016年12月31日前将符合约定条件的商品房交付彭宾辉使用。但截止至2018年6月11日，讼争商品房才具备法定交房条件，故欣盛丰公司构成逾期交房，应当承担逾期交房的违约责任。关于逾期交房的天数：首先，欣盛丰公司主张将合同签订之前的大风、大雨等天数计入其可顺延交房的天数，没有合同及法律依据，而且签订合同之前的大风、大雨天数已客观发生，如需要据实顺延完全可以在合同或协议中明确，但双方并没有在合同及补充协议明确；其次，合同和附件六虽约定在遭遇六级及以上风力、60mm及以上降水、35度及以上高温等情形而导致工程延误的，欣盛丰公司有权将商品房的交付日期顺延，但欣盛丰公司仅向本院提供气象资料证明存在相关气象事由，未提供施工日志和监理日志用以佐证在相关气象事由下确实有延误施工，故其主张因气象事由可顺延交房247天，本院不予采纳。鉴于在双方签订合同之后约定的交房日之前出现上述气象事由，特别是受到超强台风的影响，客观上确实会给施工造成一定阻碍，本院酌情认定欣盛丰公司可顺延交房42天。2018年6月11日，案涉楼盘已通过竣工验收和消防备案，符合法定交付条件，欣盛丰公司之后虽于2018年11月5日向彭宾辉发出《催告收房通知书》，通知其于签收后三日内前往办理交房手续。有证据显示，大量业主持2018年11月2日的《催告收房通知书》前去欣盛丰公司接收房屋时遭到该公司工作人员拒绝，故该通知因欣盛丰公司的原因客观上无法履行，欣盛丰公司继续构成逾期交房。2018年12月8日，欣盛丰公司又一次向彭宾辉发出《再次催告收房通知书》，通知其于收到该通知之日起3日内办理收房手续，但欣盛丰公司提交的邮件投递记录不完整，未能证明该邮件最终送达情况及送达时间。彭宾辉于2018年12月16日接收房屋，其主张逾期交房违约金计算至2018年12月12日止，本院予以准许。综上所述，欣盛丰公司逾期交房期间为2017年1月1日至2018年12月12日，逾期交房天数为711天，扣除因天气恶劣顺延的42天，余669天，应当支付逾期交房违约金共计111825.49元（1671532元×万分之一×669天）。 关于欣盛丰公司主张的逾期提供办理贷款材料违约金和逾期支付贷款违约金，本院认为，合同及附件六并未明确约定买受人应提交的文件及资料范围、应提交的具体时间，属约定不明。欣盛丰公司以彭宾辉签订签订个人购房借款/担保合同的时间来证明彭宾辉逾期提供办理贷款的资料、文件，证据不足，不予采纳。合同及附件六亦未约定买受人应当将按揭贷款支付给欣盛丰公司的具体时间，且欣盛丰公司对自己主张的所谓商业惯例未举证证明，故该公司要求彭宾辉承担逾期付款的违约责任，将欣盛丰公司应承担的逾期交房违约金与彭宾辉应承担的逾期付款违约金相互抵扣，证据不足，本院亦不支持。 关于欣盛丰公司主张的彭宾辉诉求的逾期交房违约金过高，超出其实际损失，应当予以调整的问题，欣盛丰公司提交了同地段租金及厦门各片区普通住宅平均租金一览表，据此主张欣盛丰公司应当支付的违约金应予调低。本院认为，欣盛丰公司逾期交房给彭宾辉造成的损失不能等同于房屋租赁费用损失，而是出卖人迟延给付买卖标的物给买受人造成的所有可得利益损失之和，根据谁主张谁举证的原则，欣盛丰公司未能举证证明彭宾辉的实际损失明显小于合同约定的逾期交房违约金，直接以案涉楼房同地段租金及厦门各片区普通住宅平均租金作为违约金计算标准缺乏合理性，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第三十二条、第三十九条、第四十条、第四十四条、第五十六条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、厦门欣盛丰投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向彭宾辉支付逾期交房违约金人民币111825.49元；二、驳回彭宾辉的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案一审案件受理费人民币2673.58元，适用简易程序审理减半收取人民币1336.79元，由彭宾辉负担人民币77.19元，由厦门欣盛丰投资有限公司负担人民币1259.60元。 二审经审理查明，欣盛丰公司认为：1、福建电视台综合频道报道失实，应不予采信。2、彭宾辉签订《个人购房借款/担保合同》的时间是2016年8月11日，并非2018年6月29日。3、一审法院认定欣盛丰公司提交的邮件记录不完整，未能证明该邮件最终送达情况及送达时间，但实际上，根据合同附件六第十条通知约定，欣盛丰公司根据彭宾辉预留的联系地址及联系方式投递的邮件，在投递后48小时视为送达。此外，双方对一审判决查明的其余事实均无异议，本院予以确认。欣盛丰公司还认为一审判决遗漏查明附件六第四条第1款及第13款内容。 二审中，双方均未提交新证据。 本院认为，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条规定，“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。”本案围绕欣盛丰公司的上诉请求进行审理。 关于彭宾辉应否支付逾期办理贷款违约金及逾期付款违约金问题，案涉《商品房买卖合同》虽约定买受人应于签订本合同当日向出卖人提供并签署按揭银行或（和）公积金管理中心所需的全部按揭文件、资料，但并未明确约定买受人应提交的文件及资料范围。案涉《商品房买卖合同》亦未约定彭宾辉付清购房款的具体时间，一审据此认为属约定不明情形并无不当。欣盛丰公司主张彭宾辉存在逾期办理贷款及逾期付款问题，对此其负有举证义务，一审法院对此举证责任分配并无不当。由于欣盛丰公司未能举证证明彭宾辉提交贷款文件、资料不符合约定，亦未提供相应证据证明其曾于合理期限内向彭宾辉主张逾期办理贷款及逾期付款违约金。故其向彭宾辉主张逾期办理贷款违约金及逾期付款违约金以抵扣逾期交房违约金缺乏依据，本院不予支持。 关于逾期交房违约金计算截止日期问题。生效判决所认定的事实，当事人依法无须举证证明。因生效判决已认定2018年11月2日的《催告收房通知书》因欣盛丰公司的原因客观上无法履行，且欣盛丰公司无法举证其向彭宾辉送达的交房通知书到达彭宾辉，故一审法院以2018年12月16日彭宾辉接收房屋，认定彭宾辉主张的逾期交房违约金计算至2018年12月16日并无不当。由于《商品房买卖合同》系欣盛丰公司提供，同时对于买受人逾期履行办理贷款手续违约责任约定每逾期1日，应向出卖人支付按揭贷款总额万分之一点五的违约金；逾期超过7日的，出卖人有权解除本合同，买受人应支付给出卖人按购房价款总额百分之贰拾计算的违约金，对于逾期付款违约金亦按日万分之一标准计算。故一审法院按照彭宾辉已付购房款日万分之一计算逾期交房违约金并未过高，本院予以维持。 综上所述，欣盛丰公司的上诉请求缺乏事实和法律依据，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、《最高人民法院民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》第十八条规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费2673.58元，由欣盛丰公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 员 （曾聆） 二〇二〇年三月十九日 书记员（ 林加仁） 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。