新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院民 事 判 决 书（2019）新0105民初2696号原告：新疆天山玻璃有限责任公司，住所地：乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)。法定代表人：钱天童，职务：董事长。委托诉讼代理人：马遥，新疆衡方律师事务所律师。被告：新疆百商投资集团有限公司，住所地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区。法定代表人：李萍，该公司总经理。委托诉讼代理人：骆峰，男，该公司法务。原告新疆天山玻璃有限责任公司（以下简称新疆天山玻璃）与被告新疆百商投资集团有限公司（以下简称新疆百商投资集团）承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月10日立案后，依法组成合议庭于2019年12月17日公开开庭进行了审理。原告新疆天山玻璃的委托诉讼代理人马遥、被告新疆百商投资集团的委托诉讼代理人骆峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告新疆天山玻璃向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款5939032.99元：2.判令被告支付截止2019年11月1日应付工程款利息1608505.25元，并以应付工程款为基数继续按日利率0.167‰支付2019年11月2日期至实际给付工程款之日止的利息；3.判令被告赔偿运费损失7200元；4.判令被告赔偿定型加工完毕的玻璃损失191148.63元；5.判令被告返还履约保证金100000元；6.判令被告赔偿原告已支付的律师费100000元（剩余律师费在本案审结后另行主张），上述合计7945886.87元。事实与理由：2013年8月9日，原告全额子公司新疆北新天波门窗工程有限公司与被告签订《百商﹒托斯卡纳小城工程塑钢及铝合金断桥隔热门窗制作安装协议》（以下简称门窗安装协议），将位于乌鲁木齐市水磨沟区商·托斯卡纳小城工程中塑钢、铝合金的门窗工程发包给原告制作和安装。2018年11月27日，原告吸收合并全额子公司新疆北新天波门窗工程有限公司，该公司的权利义务均由原告继承，制作安装协议中约定了工程量计算方式、单价、工程预付款、工程结算的具体内容。2013年9月3日、2013年12月10日，被告先后两次变更工程单价，最终双方将合同单价调整为：塑钢窗每平方米333．3元；铝合金窗每平方米512元；铝合金门每平方米676.27元。合同履行期间，被告下达了《工程通知书》，原告依约备料进行制作和安装工作，截止2015年7月30日，基本完成全部施工作业。但被告未按约定支付预付款、进度款，变更设计、现场管理混乱，给原告造成损失。鉴于被告上述行为，2015年12月7日，原告发出解除合同通知并送达至被告。2015年12月16日，向被告送达工程完工总表，要求其支付已完工的工程款。经原告所索要无果，现诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。被告新疆百商投资集团辩称，确实签订了涉诉的合同，原告的诉讼请求没有法律依据，工程款没有事实依据，事实上合同签订后原告没有按照合同期限履行，致使工期拖延，前期合同履行期间被告向原告发出数十份工作通知单、监理文件，提出被告要求，原告没有按照合同约定履行合同义务，只是原告在起诉时没有履行合同义务，被告按照合同约定找第三方完成了合同内容，合同量双方没有实际测量结算，不具备付款条件。合同第八条约定每一项合同经被告和监理方验收后付款，原告不履行合同义务致使工程烂尾，合同没有约定损失的赔偿。被告不认可原告主张的赔偿金额，保证金需要原告举证，律师费不认可，由原告负担，本工程被告确实支付过三百多万元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织到庭的当事人进行了证据交换和质证。对双方无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年10月23日，原新疆北新天波门窗工程有限公司依法成立。2013年8月9日，原新疆北新天波门窗工程有限公司与被告新疆百商公司（甲方）签订《门窗安装协议》，约定被告投资建设的百商·托斯卡纳小城工程项目中住宅、商业、别墅、地下车库及公建项目中施工图纸内的成品塑钢及铝合金断桥隔热门窗和玻璃（含异型门窗）的制作安装，制作安装内容包括：塑钢及铝合金断桥隔热门窗、安全玻璃制作和安装，材质分存样品包括原材料（压花塑钢型材、铝合金断桥隔热型材、安全玻璃、五金配件、胶条、铝隔条等）的采购、加工制作、运输装卸、现场保管、验收、缴纳2%现场配合费（甲方）、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、培训、现场安装及成品保护等全部内容。合同第四条对门窗品牌、类型、规格及数量进行了约定。合同第五条约定塑钢窗综合平米单价为345元/㎡，塑钢门连窗综合平米单价为345元/㎡，铝合金断桥隔热窗综合平米单价为550元/㎡，铝合金断桥隔热门综合平米单价为700元/㎡。最终以实际安装面积为准，单价不变。综合单价包含：设计费、塑钢及铝合金断桥隔热门窗型材、玻璃、五金件、辅材的材料费、制作费、安装费、运输装卸费、二次搬运费、保险费、机械费、管理费、利润、成品及半成品保护费、因质量问题引起的维修费和更换、税金、资料费、安全防护措施费、配合费（结算总价款的2%）、垂直运输费、施工用水用电费及设计制作安装完成并通过竣工备案验收的一切费用，无论任何情况综合平米单价不再做任何调整。工程结算：以甲方任务通知书中制定项目实际安装面积×综合平米单价计算。合同第六条约定工期要求：合同生效当日工期生效、竣工日期以甲方书面通知单时间为准。合同生效当日乙方向甲方支付10万元履约保证金，待百商托斯卡纳小城项目整体工程竣工验收合格结算完后七日内全部无息返还。合同第七条对门窗质量及安装验收要求进行了约定。甲方责任义务为负责提供乙方施工图纸及变更通知，按照协议约定支付乙方工程费用。乙方责任义务为按国家标准及甲方要求设计、制作、安装塑钢窗，在生产过程中认真进行质量检验，做好记录，承担工程结算总价款的2%的工程总包配合费，乙方同意由甲方从工程款中代为扣除。按甲方和总包方的要求满足施工进度。免费提供验收所需工程资料等。乙方必须至乌鲁木齐市建设工程移交中心办理门窗交易手续，一切费用由乙方支付，并及时向甲方及现场监理单位提供相关资料，工程完工后及时清运垃圾，做到完工场清，垃圾堆放到指定地点。负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。垂直运输费、施工用水用电费乙方与土建施工单位自行协商据实结算。合同第八条约定付款方式及结算：合同签订后甲方支付乙方任务通知书内图纸中门窗量总造价20%定金；塑钢及铝合金断桥隔热门窗的框、扇安装完毕后经甲方及监理初验合格后，暂按甲方任务通知书内图纸中门窗工程量的40%支付乙方工程款（包括民工工资）；塑钢及铝合金断桥隔热门窗玻璃安装完毕后经甲方及监理初验合格后，暂按任务通知书内图纸中门窗工程量的25%支付乙方工程款（包括民工工资）；工程全部施工完毕，经甲方及监理验收合格并提交全部竣工资料交甲方使用后，竣工结算完毕后支付至结算总价的95%的工程款（包括民工工资），预留结算总价5%的质量保证金，待质保期满一年无遗留质量问题无息支付50%的质保金，保期满两年无遗留质量问题无息支付剩余质保金。在以下情况下，甲方有权停止支付工程款，直至问题解决，工期不予顺延：乙方实际工程进度落后甲方要求的工程进度5天；乙方工程质量未能达到国家、行业规范及本协议规定标准；乙方拒绝或拖延执行甲方即施工总包单位的合理指示；乙方现场未达到文明施工及安全施工要求；乙方未按协议履行义务；乙方无故停工3天。在以上情况出现后，甲方有权单方终止本协议更换施工企业，乙方人员、机械必须立即清场后甲方予以结算，按结算价的50%支付，并承担甲方任务通知书中图纸范围内工程量总造价的30%的违约金，及由此造成的甲方的全部损失和连带责任。合同第九条约定质量保证条款：协议质保期二年（按工程竣工验收合格之日起计算）在质保期内，因乙方工程质量原因，乙方应在接到甲方维修通知后12小时内进场维修，如乙方在12小时内未到场维修，甲方将安排第三方进行维修，所发生的费用甲方有权直接从质保金中双倍扣除，并承担每次人民币伍仟元整的违约金，如已无质保金可扣除时，仍由乙方承担由此造成甲方的全部损失及连带责任，如甲方委托的施工单位经维修后再次出现质量问题仍由乙方按本条款执行。乙方组织进场的各种材料、成品半成品，因乙方原因造成不符合设计、质量及本协议要求，由乙方无条件更换并施工至规定标准，由此发生的费用均由乙方承担，工期不予顺延。如应此造成任何第三方的安全隐患和安全事故均由乙方承担。在工程质量保修期内，乙方对正常使用情况下出现的各类故障提供及时的免费维修服务。合同第十条约定违约条款为：施工质量标准必须达到国家施工验收规范标准、环保施工验收规范标准及甲方要求，乙方如未达到验收标准应在规定时间内进行整改。施工材料质量需达到国家验收标准。施工进度计划经甲方确认后应严格执行，在承诺工期内未完成施工图纸和协议规定的内容，每延误一天，乙方承担伍仟元每天的违约金。施工中工期严重偏离总进度计划达到5天或工程质量不达标，甲方有权单方终止协议，乙方必须立即清场，按结算价的50%支付，并承担任务通知书中图纸范围内公告拆掉总造价的30%的违约金，及由此造成的甲方的全部损失和连带责任……工程竣工验收合格后需同时交付（即交钥匙工程）甲方使用，否则视为违约未交工。乙方必须严格按照整体工程进度及总包方资料要求完成制作安装，如影响工程总进度视为违约，应承担甲方任务通知书中图纸范围内工程量总造价的30%的违约金，及由此造成甲方的全部损失和连带责任。合同第十一条其他约定对于施工期间农民工工资的发放、文明施工等内容作出约定，约定乙方负责工程中所有对外协调工作，并承担相应费用。合同第十三条约定合同解除的内容。当日，新疆北新天波门窗工程有限公司通过其母公司本案原告新疆天山玻璃有限责任公司向被告支付10万元履约保证金，被告同日开具《收据》。2013年9月3日，原新疆北新天波门窗工程有限公司和被告签订《补充协议》，针对2013年8月9日双方签订的《门窗安装协议》内容进行补充、变更：原合同塑钢门窗、铝合金断桥隔热门窗及窗玻璃、五金的型材品牌、规格进行调整；原合同铝合金断桥隔热窗综合平米单价由550元/㎡调整为530元/㎡。2013年12月10日，双方签订《补充协议》2，针对2013年8月9日、2013年9月3日双方签订的《门窗安装协议》及《补充协议》内容再次进行补充、变更：原合同塑钢窗单价345元/㎡，优惠调整为333.3元/㎡；《补充协议》铝合金窗单价530元/㎡调整为512.03元/㎡；原合同铝合金门单价700元/㎡，优惠调整为676.27元/㎡。塑钢窗材料费266.64元/㎡、安装费为66.66元/㎡；铝合金窗材料费为409.62元/㎡、安装费为102.406元/㎡；铝合金门材料费为541.016元/㎡、安装费为1335.254元/㎡。付款方式、材料及设备按照原合同、补充协议1执行。2013年8月9日，被告向新疆北新天波门窗工程有限公司发出《工程通知单》中，载明双方签订《门窗安装协议》，原新疆北新天波门窗工程有限公司需完成百商·托斯卡纳小城项目高层1-5号楼塑钢制作安装时间为合同签订后30个日历日内完成；联排别墅14-26号、28-29号楼制作安装时间为合同签订后45个日历日内完成；高层6-12号楼、商住楼13-14、15-16、17-18号具体安装日期待确认后按通知单执行。2013年8月27日被告向原新疆北新天波门窗工程有限公司发出《工程通知单》，提出对联排别墅14至26号楼、28、29号楼断桥隔热窗型材经双方协商改为75型，具体事宜双方另行确定。原新疆北新天波门窗工程有限公司上报的高层1至5号楼窗型图正在确认，高层6-12号楼需在接到本通知单后2日内报门窗大样图，经甲方确认后按合同及通知书的内容根据现场施工进度生产安装。2013年9月2日被告向原新疆北新天波门窗工程有限公司发出《工程通知单》中对高层1至12号楼及商住楼住宅部分的塑钢窗的型材选用做出要求。2014年8月28日，《验收记录》确认高层6号楼（同一标段为6-12号）门窗验收合格。2014年9月5日及2014年10月25日《验收记录》分别显示5号楼（同一标段为1-5号楼）玻璃安装、验收合格。2014年10月21日，涉诉工程项目建立机构上海建浩工程顾问有限公司出具《监理通知》，载明经监理部现场巡视检查发现1-5号楼窗户玻璃安装后，窗框边仍没有清理干净。监理部要求单位重新进行清理，自检合格后报监理验收，不清理不予验收。2014年7月23日，被告向原新疆北新天波门窗工程有限公司发出《工程通知单》中对一期联排别墅1-13号、27号楼铝合金断桥隔热门窗进行生产安装。2014年12月2日，原新疆北新天波门窗工程有限公司向被告出具《百商托斯卡纳项目安装进度计划》，载明百商托斯卡纳小区1-5号楼高层窗户维修于2014年12月7日完成；6-12号楼高层玻璃于2014年12月12日安装完成；1-13号楼别墅窗户于2015年3月10日前安装完成；14-29号别墅玻璃在12月20日前安装完成。2015年1月8日、2015年1月23日，原新疆北新天波门窗工程有限公司因天气等原因申请停工，《停工报告》载明：高层6-12号楼于2014年12月20日基本完成，部分楼栋窗户已安装完毕，部分玻璃未安装，被告员工徐乐确认对上述情况予以确认；百商托斯卡纳小城别墅铝合金窗制作与安装工程于2015年1月23日已完成了窗户与玻璃的安装，请安排检查，因天气原因玻璃无法打胶，来年开工后进行打胶。申请停工。报告下方处有百商工作人员熊伟、袁杰的书写确认截止2015年1月23日别墅14-26号楼、28、29号楼安装玻璃完毕，同意停工。2015年7月11日，施工总包方、监理方在《门窗工程进度确认单》确认别墅1-13号门窗工程进度为：托斯卡纳小城1-13号（7号楼除外），附框已全部安装完毕，圆弧正窗全部安装完毕，方窗正窗与所有玻璃未安装。2015年7月28日，原新疆北新天波门窗工程有限公司针对被告向其发出函件进行回函，《回函》载明：高层1-5号楼已完成工程量，具备交工条件；高层6-12号楼塑钢窗1-18层基本完成；别墅14-29号楼具备安装条件的已基本完成；别墅1-13号楼（7号楼不具备条件除外），2015年7月10日前附框已安装完毕，圆弧正窗安装完毕，方窗正窗制作完毕。2014年5月开始办理2112618.71元进度款，但百商公司拒付，导致无法保证正常的施工进度。请尽快办理进度款事宜。2015年7月30日，原新疆北新天波门窗工程有限公司向被告发出《关于催要百商托斯卡纳项目工程款的函》，要求被告按照项目工期进度应支付款项金额为5267171.7元，被告仅支付2020125.61元。2015年10月10日《验收记录》载明别墅15栋（15-29为同一标段）对玻璃安装验收合格。高层1-13别墅1-13号至今尚未进行竣工验收或分项验收。另查明，2015年11月20日，原新疆北新天波门窗工程有限公司向被告发送《催告函》，要求被告尽快履行支付进度款。2015年12月3日，原新疆北新天波门窗工程有限公司向被告发出《解除合同通知书》，载明因被告未按约定支付预付款，致使合同目的不能实现，于即日解除双方于2013年8月9日签订的《门窗安装协议》、2013年9月3日签订的《补充协议》、2013年12月10日签订的《补充协议》2。2018年11月10日，新疆光明证据科学研究司法鉴定所作出鉴定意见：通过现场勘验百商托斯卡纳小城高层区安装的窗户为塑钢窗、别墅区安装的窗户为铝合金断桥隔热窗。门窗工程开工时间2014年8月，停工时间2015年7月。原新疆北新天波门窗工程有限公司安装高层区（塑钢窗）存在问题11项；别墅区（铝合金断桥隔热窗）存在问题18项。窗户安装面积分别以两种计算方式：以图纸洞口面积计算窗户总安装面积为23515㎡（其中高层区面积18827㎡、别墅区面积4687㎡）；以窗户窗框外边进行计算窗户总安装面积为22175㎡（其中高层区面积18074㎡、别墅区面积4101㎡）。鉴定费用为153500元。2018年10月12日，原新疆北新天波门窗工程有限公司在《晨报》进行登报公示，公示内容为：“新疆北新天波门窗工程有限公司成立于2012年10月23日，公司按照国企改制要求，依法清算注销，债权、债务均由母公司承接继续履行，公司股东新疆天山玻璃有限责任公司于2018年10月8日召开股东会决定公司依法清算后注销解散，公司成立清算组，清算组成员……。请相关债权人自本公告之日起45日内向我公司清算组申报债权”。后原新疆北新天波门窗工程有限公司因被告本案原告新疆天山玻璃合并吸收后，于2018年11月27日依法注销。本院认为，根据《最高人民法院关于适用的解释》第六十三条“企业法人合并的，因合并前的民事活动发生的纠纷，以合并后的企业为当事人；企业法人分立的，因分立前的民事活动发生的纠纷，以分立后的企业为共同诉讼人”的规定，原新疆北新天波门窗工程有限公司因被本案原告新疆天山玻璃吸收合并后，依法予以注销，由新疆天山玻璃继承其债权债务，由新疆天山玻璃向被告主张其权利。涉案《门窗安装协议》，系双方约定的真实意思表示。由原新疆北新天波门窗工程有限公司向被告履行安装门窗及玻璃的义务，被告按约支付定金、进度款，双方间存在承揽合同关系。2015年11月，原新疆北新天波门窗工程有限公司向被告发出催款函后，又于2015年12月3日向被告办公地点公证送达了《解除合同通知书》，针对双方签订的《门窗安装协议》是否解除，本院认为，双方在履行过程中均具有违约行为：原新疆北新天波门窗工程有限公司的主要违约行为系存在部分延期交工的情形及部分合同内容未履行。被告的主要违约行为系未按约定支付定金以及进度款。根据《鉴定意见书》确认的已完成工程量达800余万，被告仅支付了200余万支付款。因此在双方均具有违约的情形下，考虑原新疆北新天波门窗工程有限公司已履行了大部分合同义务，在原新疆北新天波门窗工程有限公司催告其支付工程款的情形下，被告既不支付款项，亦未对该款项金额提出异议或推进工程量结算工作，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第三款之规定，原新疆北新天波门窗工程有限公司催告后，被告仍未履行义务，自《解除合同通知书》到达被告处，即2015年12月3日双方承揽合同关系解除。原告实际安装的面积计算依据。双方签订的《门窗安装协议》约定工程结算按照甲方任务通知书中指定项目实际安装面积×综合平米单价计算，由于合同履行过程中双方未进行验收结算工作，双方对项目实际安装面积的计算方式产生争议。在双方未对实际安装面积的计算标准予以明确的情况下，根据《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的内容门窗安装工程量的计算应按照门、窗洞口面积计算，被告未针对以上规定提出反驳意见，本院对原告主张的计算标准予以支持。原告主张别墅1-13号因窗户玻璃未安装，按照60%予以主张该部分工程款，被告对原告该比例亦予以认可，根据《鉴定意见书》中测量的洞口面积得出，项目实际安装总面积为23515㎡，高层与别墅面积分别为18827㎡、4687㎡。本院对未安装玻璃部分的工程面积采用以上比例进行计算即为2202.89㎡（4687㎡×47%）。涉案合同工程款总金额为8223631.2元【高层部分6275039.1元（333.3元×18827㎡）+别墅已安装玻璃部分1271864.3元（512元×2484.11㎡）+别墅未安装玻璃部分676727.8元（512元×2202.89㎡×60%）】。质保金及配合费是否予以扣除。合同约定质保金在验收合格并提交全部竣工资料移交后，质保期满两年无遗留质量问题无息支付剩余质保金。根据查明的事实，高层门窗于2014年10月底前已分项验收结束，别墅14-29栋于2015年10月10日验收结束。现仅别墅1-13栋尚未分项验收及竣工验收，原告对该部分亦未提供相应证据，虽其主张该部分工程完成的时间为2015年7月，但根据合同及行业惯例，质保期应当自验收合格之日开始起算。因此对于别墅1-13栋部分因尚在质保期内，虽双方合同关系已解除，但仍应对已履行部分的质保金按比例预留。双方约定质保金按总价的5%，本院酌情调整为1%即82236元。另，原、被告双方在合同中约定由原告承担核算总价2%配合费，根据《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》中关于配合费的规定，建设单位直接与专业承包施工企业发生合同关系，由于专业承包施工单位与主体施工单位施工同步，需要主体施工单位现场配合、交叉施工、造成人工机械降效、影响施工进度所发生的费用，因此配合费亦是履行合同过程中发生的，对于在合同解除前发生的费用应当予以扣除，工程款中应按2%比例即配合费164472.6元予以扣除。原、被告均认可已付工程款为2120125.61元，扣除质保金及配合费后，被告应当支付原告的工程款金额为5856796.99元【8223631.2元-已付工程款为2120125.61元-配合费164472.6元-质保金82236元】。原告要求被告偿付利息损失1608505.25元，并以应付工程款为基数继续按日利率0.167‰支付2019年11月2日期至实际给付工程款之日止的利息，是否合理。原告要求被告分别就高层、别墅的应付定金及进度款逾期支付行为导致的利息予以支付，本院认为其主张并不合理。鉴于原告未全面履行完毕合同内容，具有过失行为，因此对于原告要求被告对欠付工程款承担利息损失的主张，对其利息的起算时间本院予以酌情调整至原告自2015年7月30日催告被告支付工程款之日起算，被告应当偿付原告利息1496371.5元【5856796.99元×银行同期同类贷款年利率6%×4年（5856796.99元×6%×4年等于1405631.27元）+3个月（5856796.99元×5‰×3个月等于87851.95元）+零3天（5856796.99元×日万分之0.00016×3天等于2888.28元）（自2015年7月30日至2019年11月2日）】，并自2019年11月3日起，以5856796.99元结算款为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止。关于原告要求被告赔偿损失的问题。原告主张的7200元运费损失。根据合同约定运费应由原告承担，且其仅依据《工作联系函》无法客观证明该损失系被告导致。对其该主张，本院不予支持。原告主张的定型加工完毕的玻璃损失191148.63元。原告提供公证书对已加工玻璃的面积进行核算，但无法印证该部分玻璃与本案的关联性，亦未经被告的确认，因此未就此项主张提供有效证据证实，本院不予支持。原告因主张权利而产生的律师费100000元。虽根据双方约定因双方产生争议发生的律师费等费用由败诉方承担，但基于双方履行合同过程中均具有过失，故本院对其此项诉请，不予支持。关于被告应否退还原告履约保证金100000元的问题。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。因此对于原告已向被告支付的履约保证金100000元，现双方已解除合同关系，被告应当退还原告保证金100000元。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第九十一条、第九十四条第三款、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第二百五十一条、《最高人民法院关于适用的解释》第六十三条之规定，判决如下：一、被告新疆百商投资集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告新疆天山玻璃有限责任公司工程款5，856，796.99元。二、被告新疆百商投资集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告新疆天山玻璃有限责任公司支付利息1，496，371.5元【5856796.99元×银行同期同类贷款年利率6%×4年（5856796.99元×6%×4年等于1405631.27元）+3个月（5856796.99元×5‰×3个月等于87851.95元）+零3天（5856796.99元×日万分之0.00016×3天等于2888.28元）（自2015年7月30日至2019年11月2日）】，并自2019年11月3日起，以5856796.99元结算款为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款之日止。三、被告新疆百商投资集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告新疆天山玻璃有限责任公司返还履约保证金100，000元。四、驳回原告新疆天山玻璃有限责任公司要求被告新疆百商投资集团有限公司赔偿运费损失7，200元的诉讼请求。五、驳回原告新疆天山玻璃有限责任公司要求被告新疆百商投资集团有限公司赔偿定型加工完毕的玻璃损失191，148.63元的诉讼请求。六、驳回原告新疆天山玻璃有限责任公司要求被告新疆百商投资集团有限公司给付律师费100，000元的诉讼请求。如果被告新疆百商投资集团未按本判决指定的期间向原告新疆天山玻璃履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费67，421.21元（原告新疆天山玻璃已预交），由被告新疆百商投资集团负担63，241.09元,由原告新疆天山玻璃负担4，180.12元。鉴定费153，500元（被告已预交），由被告新疆百商投资集团负担143，983元，由原告新疆天山玻璃负担9，517元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审 判 长 加孜拉阿德尔汗人民陪审员 王  雪  峰人民陪审员 ? 邢 红 杰二〇二〇年三月三十日书 记 员 潘  晓  璇