广东省深圳市南山区人民法院民 事 判 决 书（2017）粤0305民初679号原告：深圳市英来建设监理有限公司，住所地深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦**4C，统一社会信用代码914403007152163661。法定代表人：黎锐文，总经理。委托诉讼代理人：顾东林，广东联建律师事务所律师。委托诉讼代理人：申喜光，广东联建律师事务所律师。被告：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司，住所地深圳市罗湖区东门街道深南东路**百货广场大厦中庭**，统一社会信用代码914403005918601915。法定代表人：许富升，董事长。委托诉讼代理人：陈小华，男，汉族，身份证住址广州市越秀区，系公司员工。原告深圳市英来建设监理有限公司诉被告深圳市鲤鱼门投资发展有限公司建设工程监理合同纠纷一案，本院于2017年1月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人顾东林、申喜光到庭参加诉讼，被告委托诉讼代理人陈小华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、被告支付原告工程监理费3620000元；2、被告支付原告逾期付款利息532800元（按年息6%计至2016年11月30日，之后利息计至被告还清之日止）；3、被告赔偿原告律师费50000元；4、被告承担本案诉讼费用，以上共计4202800元。事实和理由：2012年10月1日，原告与被告（原名：深圳市安联信诺投资发展有限公司）签订《深圳市建设工程监理与相关服务合同》，约定被告委托原告对其位于深圳市南山区的深圳市某某科技园升级改造工程提供监理与相关服务，工程监理服务期限主要为施工阶段，自2012年10月1日起至2015年3月31日止共900日历天，工程监理服务酬金总额为10629700元等，并向南山区工程造价管理站申报了合同备案，原告即按合同开展工程监理工作。2013年1月30日，原、被告双方签订《深圳市某某科技园升级改造工程监理合同补充条款》，约定工程监理主要服务期限为30个月，总监理费用暂定为3840000元，除面积增减相应监理费用增减外，其他一律不再调整，在签订补充条款15日内被告支付总监理费的10%即384000元预付款给原告，在工程开工每3个月合并支付一次监理进度款等。原告按合同开展监理工作后，被告仅于2013年6月26日支付了原告220000元监理服务费，虽经原告多次按合同提出支付申请，但被告没有再支付任何监理费用，严重违反了合同，损害了原告的利益。2014年10月，被告在公司变更股东、名称后，在没有通知原告与原告协商解除已经履行了的监理合同的情况下，自行与其他监理企业另行签订了监理合同。2014年11月，因被告不按合同支付监理服务费并单方面强行对监理公司清场，致使原告无法继续履行合同。依法成立的合同，对当事人具有法律效力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原告按照合同向被告提供了工程监理服务，被告应当按照合同约定向原告支付工程监理费3840000元。被告未按合同约定按期支付原告工程监理费，构成了严重违约，应按合同第18条约定承担违约责任，向原告支付逾期付款的利息。为维护原告合法权益，特诉至法院。被告辩称，原告的起诉理由没有事实和法律依据。原告与被告签订合同及补充协议，协议约定监理服务从2012年8月15日至2015年5月15日，补充协议第四条约定的监理范围很广泛，第八条约定的监理人的要求及内容也很广泛，在第九条其他方面，监理人没有按照合同履行义务，目前的证据也不足以证明监理人有按照约定履行义务，原告监理不到使工期延误，被告向原告提出整改，原告也没有整改，鉴于原告的严重违约行为，被告有权不支付后面的监理费，有权单方解除合同，请求驳回原告诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：原告提交检查记录、通知、会议记录等证据，用以证明原告履行了合同义务。被告认为该证据属于原告单方行为，没有总包单位的盖章，被告不予确认。本院认为，被告未提出相反证据推翻该证据的真实性，故本院采信该证据的真实性。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年10月1日，原告（监理人）与被告（委托人）签订《深圳市建设工程监理与相关服务合同》，约定：被告委托原告承担深圳市某某科技园升级改造工程监理工作，监理服务期限为施工阶段自2012年10月1日起至2015年3月31日止共900日历天，保修阶段自2015年4月1日起至2017年3月31日止共730日历天，设计阶段自2012年10月1日起至2014年3月31日止共900日历天；各阶段监理服务酬金合计10629700元。2013年1月30日，原告（监理人、乙方）与被告（委托人、甲方）签订《深圳市某某科技园升级改造工程监理合同补充条款》，约定：双方在上述合同的基础上，达成本补充协议，如本协议条款与原合同条款有不符的，以本协议条款规定为准；监理期限为工程开工至2年保修期满，主要服务期限为30个月，主要包括施工准备阶段、施工阶段、入伙准备阶段、保修阶段，监理主要服务期起算时间为2012年8月15日，结束时间计划2015年5月15日，如监理主要服务期限截止时非乙方原因致使工期延长，乙方将继续提供三个月的免费服务期，如延期三个月后仍未竣工验收，则甲方再按附加工作支付酬金，因质量、安全、政府部门指令等原因造成的工期延长，乙方应无条件满足工程的监理工作，不计算延期服务费，保修期监理服务从甲方工程取得竣工验收备案回执之日开始计算，期限为2年；乙方按照甲方授权，负责对本项目质量控制（全部施工及建筑材料、设备的质量）、施工进度、投资控制、安全文明施工、工程资料、合同管理、信息管理、现场协调、承包商/供应商履约等所有相关工作进行监理及控制，并承担相应责任；总监理费用暂定为3840000元，该费用已包含为保证工程正常进展所需的人员值班、加班、夜间工作、室外或野外工作及高温补助等所需费用，监理人员的养老、医疗等保险费用由监理单位负责，除面积增减相应监理费用增减外，其他一律不再调整；本工程预付款为总监理费的10%，即384000元，在本协议签订后15日内支付，监理进度款在工程开工后每三个月合并支付一次，月度监理费为115200元，±0.00以下施工阶段月度监理费按60%支付，主体施工阶段月度监理费按70%支付，安装及装饰工程开始（指内墙抹灰开始）后支付的月度监理费计算方法为月度监理费=（3840000元-安装装饰工程开始前已付监理费）÷（30-安装装饰工程开始前监理工作服务月数），监理进度款在支付至监理服务酬金总额的95%时暂停支付，剩余5%在保修期（取得工程竣工备案收文回执之日起算满2年）结束后10日内付清；乙方必须严格按照国家规范和标准、监理条例、合同条款、对工程的施工质量进行检查和验收，负责图纸会审，负责监督各施工单位住按施工图、设计变更及甲方书面指令施工，每周例会前向甲方提交书面记录和报告，乙方在工作过程中应随时按规定如实记录并整理监理资料，做到规范化。原告提交的第一份建筑工程施工许可证显示，该建筑工程符合施工条件，经深圳市南山区住房和建设局备案，建设单位为被告，监理单位为原告，施工单位为黑龙江省某某集团有限责任公司，合同开工日期为2012年10月15日；第二份建筑工程施工许可证显示，监理单位变更为深圳市某某建设监理有限公司，合同开工日期为2014年10月7日。原告提交的安全检查记录、监理工程师通知、监理工程师回复单、深圳市南山区住房和建设局监督检查意见书、会议签到表、某龙广场工程基坑支护安全分析专题会议纪要、某龙广场（某某科技园升级改造工程）第80次安全文明施工巡查周报、月度安全检查整改情况汇报、专家评审意见表等证据显示，2012年10月至2014年10月期间，原告完成了安全检查和巡查、提出检查整改意见、参加工程相关会议等监理工作。原告向本院提交发票，用以证明原告为本案支出律师费50000元。原、被告均确认，截至庭审时，工程尚处于挖基坑阶段，被告向原告支付了监理费220000元。经查，被告原名称为深圳市安联信诺投资发展有限公司，2014年5月26日变更为现名称。本院认为，原、被告签订的《深圳市建设工程监理与相关服务合同》、《深圳市某某科技园升级改造工程监理合同补充条款》系当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。本案争议焦点为：一、原告是否依约履行了监理义务；二、监理费计算依据。焦点一、原告是否依约履行了监理义务。根据原告提交的安全检查记录、监理工程师通知、监理工程师回复单、深圳市南山区住房和建设局监督检查意见书、会议签到表、某龙广场工程基坑支护安全分析专题会议纪要、某龙广场（某某科技园升级改造工程）第80次安全文明施工巡查周报、月度安全检查整改情况汇报、专家评审意见表等证据，原告完成了安全检查和巡查、提出检查整改意见、参加工程相关会议等监理工作，可以认定原告履行了协议约定的监理义务。关于监理期限，被告主张2013年8、9月份向原告通知解除合同，原告的监理工作于2013年8、9月份结束，但未提交相关证据予以佐证，而原告主张监理工作结束于2014年10月份，有2012年10月至2014年10月期间的项目监理部分月度安全检查记录等证据为证，故本院采信原告的主张，原告履行监理义务的期限为2012年10月至2014年10月。焦点二、监理费计算依据。原告主张监理费应根据监理期限计算，从工程开工之日（即2012年10月1日）计至监理结束之日2014年10月止；被告主张应按照工程量计算，工程是建整栋大楼，目前只建至基坑阶段，故剩余监理费不予支付。本院认为，虽然合同约定的开工日期为10月1日，而《建筑工程施工许可证》上确定的开工日期为10月15日，原告的第一次安全记录检查为10月25日，本院根据《建筑工程施工许可证》依法确定开工日期为2012年10月15日。合同约定工程开工之日起的900个日历天内完工，而截至庭审之日2017年3月7日尚建至基坑阶段，被告未提交证据证明工程进度延迟的责任在于原告监理不利，且根据《深圳市某某科技园升级改造工程监理合同补充条款》约定，监理费在第一次支付预付款后每三个月支付一次，故合同约定的是随时间的推移支付监理费，而不是视工程量的完成情况支付监理费，在原告已依约完成监理义务的情况下，被告无正当理由单方解除合同，被告应根据合同约定向原告支付监理费。被告主张在2013年8、9月解除合同，但未提交证据证明，本院依法采信原告的主张，确认双方的合同于2014年10月15日解除。《深圳市某某科技园升级改造工程监理合同补充条款》约定，本工程预付款为总监理费的10%，即384000元，在本协议签订后15日内支付，监理进度款在工程开工后每三个月合并支付一次，月度监理费为115200元，±0.00以下施工阶段月度监理费按60%支付，主体施工阶段月度监理费按70%支付，故工程尚处于基坑阶段应按60%支付，被告尚欠原告监理费1822880元【（384000元-220000元）+（115200元/月×60%×24个月）】，应向原告支付。关于逾期付款利息，被告未按期向原告支付监理费给原告造成了利息损失，故原告主张按年利率6%的标准计算逾期付款利息，符合法律规定，本院予以支持。合同补充条款约定预付款384000元于协议签订后15日内支付，即应付时间为2013年2月15日，被告仅向原告支付220000元，逾期利息为以164000元为基数，自2013年2月14日计至付清之日止；合同补充条款约定在工程开工后每三个月合并支付一次监理进度款，故第一次进度款应付时间为2013年1月15日、第二次进度款应付时间为2013年4月15日、第三次进度款应付时间为2013年7月15日、第四次进度款应付时间为2013年10月15日、第五次进度款应付时间为2014年1月15日、第六次进度款应付时间为2014年4月15日、第七次进度款应付时间为2014年7月15日、第八次进度款应付时间为2014年10月15日，相应的逾期付款利息计算方法为：以207360元为基数、自2013年1月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2013年4月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2013年7月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2013年10月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2014年1月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2014年4月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2014年7月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2014年10月16日计至付清之日止。关于原告主张的律师费，因原、被告签订的合同中未约定律师费的承担，故原告的主张无合同和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告深圳市鲤鱼门投资发展有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市英来建设监理有限公司支付工程监理费1822880元；二、被告深圳市鲤鱼门投资发展有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市英来建设监理有限公司支付逾期付款利息（按年利率6%的标准，分别以164000元为基数、自2013年2月15日计至付清之日止，以207360元为基数、自2013年1月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2013年4月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2013年7月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2013年10月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2014年1月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2014年4月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2014年7月16日计至付清之日止，以207360元为基数、自2014年10月16日计至付清之日止）；三、驳回原告深圳市英来建设监理有限公司其他诉讼请求。如果被告深圳市鲤鱼门投资发展有限公司未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费20211.2元，由原告深圳市英来建设监理有限公司负担9829.6元，被告深圳市鲤鱼门投资发展有限公司负担10381.6元（该款原告已预交，被告负担之数应于本判决生效之日起十日内迳付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  贺冬红二〇一七年五月十日书记员  庄美芬附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。