上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2016）沪0115民初80558号原告：常州市永泽电器有限公司，住所地江苏省常州市。法定代表人：刘志国，总经理。委托诉讼代理人：陈婷，女。委托诉讼代理人：贡蕾，江苏源博律师事务所律师。被告：上海中芬新能源投资有限公司，住所地上海市金山区。法定代表人：李春兵，总经理。委托诉讼代理人：章伟，男。委托诉讼代理人：许章勇，男。原告常州市永泽电器有限公司(以下简称常州永泽公司)诉被告上海中芬新能源投资有限公司(以下简称中芬新能源公司)买卖合同纠纷一案，本院于2016年11月9日立案受理后，被告在答辩期内对本案的管辖权提出异议，本院依法裁定驳回。本案适用简易程序，于2017年2月6日公开开庭进行审理，原告委托诉讼代理人贡蕾、被告委托诉讼代理人章伟、许章勇到庭参加诉讼。因案件审理需要，本案依法转为普通程序，于2017年3月8日公开开庭进行审理，原告委托诉讼代理人贡蕾，被告委托诉讼代理人许章勇到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告常州永泽公司诉称，原、被告于2014年9月16日发生一笔金额为人民币5万元的业务往来，被告仅支付原告货款3万元，尚欠原告货款2万元，被告一直未予支付。为维护合法权益，原告诉至法院，要求判令被告支付货款2万元及利息(以2万元为基数，从2016年11月9日起算至实际清偿之日止，按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%的标准计算)。被告中芬新能源公司辩称，不同意原告的诉讼请求，原告主张的是系争合同设备的调试款和质保金，原告未按合同约定履行义务，调试款和质保金付款条件尚未成就，按合同约定不应支付，原告主张利息没有事实和法律依据，原告所供设备存在质量问题，不能使用，被告几经催告原告履行合同义务，原告均未处理。双方于2014年9月16日签订合同，原告作相应准备，包括生产、排产计划。2014年10月13日左右，原告完成生产排产计划和设备交付计划表，2014年10月13日被告支付15%合同预付款计7,500元，原告提供的合同不完整，有4份附件未提交。当时约定按照附件一技术协议书来交付设备的，2014年11月24日，原告提供增值税发票包括相关发货清单、装箱清单、原产地证书等，被告于2014年12月3日支付45%货款。原告于2015年4月发货，断断续续发货，2016年1月左右所有货物发清。2016年2月过年期间，原告派不出人，被告很着急，打电话沟通，后发函。2016年1月左右设备安装完成，由被告自己安装，有问题的时候原告负责指导。2016年1月底被告进行联体调试，原告派不出人，目前调试工作没有完成，有2台显示屏无法显示图像。根据合同约定，质保期是业主签发初步验收证书之日起一年，并完成索赔后止15天内(即签发最终验收证书)。质保期还没开始，因为原告没有履行调试义务，也没有进行168小时运行验证。2015年5月16日至2016年5月18日期间，原告派人过来指导安装，因为发现少元器件，原告向公司申请必要的元器件，以免拖延调试设备。闭路电视监控系统是在2016年1月最终完成安装的，单体调试中发现很多问题，显示不畅，看不清图像，且时断时续，被告联系原告工作人员过来处理，但原告一直没处理，后原告派人到现场说没法弄好。因为闭路电视监控系统只是烟气治理技改工程的一小部分，业主忙着办理其他的项目，所以闭路电视监控系统的事情拖延至2016年3月，所以被告发函给原告，再不处理就要索赔了，此后由于验收需要，业主现在急着要闭路电视监控系统正常运行，进行调试。正式的索赔请求没有向原告提出。经审理查明，2014年9月16日，原、被告就上海中芬热力供应有限公司一期烟气治理技改工程闭路电视监视系统签订《买卖合同》，约定原告向被告供应23倍彩色一体化摄像机等产品，合同金额为5万元，包括主设备、附属设备、随机备品备件、专用工具、技术资料、技术配合、国内技术服务费、检验费用、包装费、运杂费、保险费等费用。合同第五章约定合同生效日期起1周内，原告提交技术资料、生产排产计划表、设备交付计划表、设备检验计划表等单据经被告审核无误后1周内，被告支付合同金额的15%作为预付款；原告提交交货发货清单、箱件清单、装箱清单、原产地证书等单据和资料经被告审核无误后2周内，被告支付合同金额45%作为发货款；合同设备安装调试完毕后经连续运行168小时运行验证后及业主签发了初步验收证书后2周内，被告支付合同金额30%作为调试款；剩余10%合同金额作为质量保证金，在质保期满后，原告所供设备无质量问题或未发生因质量问题造成被告的损失，被告在2周内全额支付质量保证金。如有质量问题，被告有权扣除修复、更换费用(在原告不予修复、更换的情况下)，如因质量问题、服务不及时等造成被告其他损失的，原告将赔偿被告的全部损失。质保期为业主签发初步验收证书之日起1年内并完成索赔后止15天内(即签发最终验收证书)。在质保期内，如设备发生各类性能上的缺陷，与合同及技术协议各项规范、要求、指标不一致的设计、制造和服务上的疏漏，经原告改造、改正、修整合格后，其质保期应当从整修合格后重新通过168测试后的1个月起重新计算。潜在缺陷责任期指质量保证期结束后的4年。合同第六章约定交货时间为2014年9月20日之前，交货地点为上海中芬热力供应有限公司一期烟气治理技改工程项目现场。合同10.3条约定设备安装完毕后，原告应按被告的要求，派人参加调试，并尽快解决出现的问题，其处理问题的时限，原则上不应影响总体调试进度。否则按11.11条视为延误工期处理。如合同设备都能安全稳定运行，原告还应在确定的时间内参加由被告负责的设备的性能验收试验。2014年11月5日，原告开具金额为5万元的江苏增值税专用发票。2015年5月16日至2015年5月18日，原告工作人员至项目现场提供服务，如现场了解情况，安装摄像头、解码器，安装配电室电柜、内部硬盘录像机开关、接线、集控室穿线，调试设备，被告工作人员在《出差人员信息反馈单》签字注明“服务良好”，原告工作人员在“意见和建议”一栏标注“建议对客户采购清单进行审核，补充系统中必配元器件，以免拖延调试进度”。诉讼中，被告表示至2016年1月左右，合同所涉设备安装完成。2016年3月9日，被告向原告发函，标题为“关于贵司设备维修事宜”，催告函载明“目前贵司所供的闭路电视监视系统在合同履行过程中出现问题，根据项目现场的反馈，线路出现接触不良的问题，造成图像无法显示，请贵司派专业人员赶赴现场检验并解决该问题。我司曾数次和贵司联系要求贵司派专业人员到场修理，至今未有人员到场。根据合同10.5条(应为10.3条)约定：本合同设备执行期间，卖方应按买方的要求，派人到现场处理，并尽快解决出现的问题，其处理问题的时限，原则上不应影响现场运行。否则将按11.11条视为延误工期处理。另，由于贵司未按合同约定履行合同义务，由此产生的一切费用及损失，包括但不限于业主扣除的工程款、工期延误的损失等均由贵司承担。且我公司保留向贵司追究违约责任的权利”等内容，并要求原告于2016年3月12日赶赴现场参加设备维修。2016年3月14日，原告工作人员出具检修报告，载明“兹有上海中芬热力工业电视系统(摄像头8只、大华16路硬录1台)硬盘录像机到监视器(约150米)无信号故障，经检修确定为中控室空调处视频线外力压断，经接线处理已恢复视频信号，请确认”。业主代表周爱民在报告下方签字并注明“已恢复正常”。另查明，被告累计付款3万元。设备安装完成后，业主未签发初步验收证书，被告亦未在2016年3月之后的合理期限内提出调试异议或质量索赔。以上事实，由《买卖合同》、江苏增值税专用发票、出差人员信息反馈单、催告函、检修报告及当事人的庭审陈述等证据在案佐证。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。原、被告订立的《买卖合同》系双方真实意思表示，合法有效。本案中，合同所涉设备已实际安装完成，原告主张设备调试完成日期为出差人员信息反馈单所载日期，然结合信息反馈单内容可见，设备调试工作并未在2015年5月16日至2015年5月18日全部完成。从被告提供的催告函中可以反映出，闭路电视监视系统至迟在2016年3月9日已实际运行一段时期，因图像无法显示等故障才引致被告发函，要求原告进行修理。2016年3月14日原告进行修理后，被告嗣后亦未在合理期限内提出调试异议或质量索赔，本案中，被告辩称合同所涉设备存在质量问题，然并未提供有力证据予以证明，故综合在案证据及双方陈述，本院认为，质保期应从2016年3月14日起算为宜。现原告主张剩余款项及相应利息，依法有据，本院予以支持。至于利息起算时间，从2017年3月14日计算为宜。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百六十一条的规定，判决如下：一、被告上海中芬新能源投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告常州市永泽电器有限公司支付货款2万元；二、被告上海中芬新能源投资有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告常州市永泽电器有限公司支付逾期付款利息(以2万元为基数，从2017年3月14日起算至实际清偿之日止，按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%的标准计算)。负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费300元，由被告上海中芬新能源投资有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  韩春海人民陪审员  卜军形人民陪审员  陆振华二〇一七年五月二十二日书 记 员  王梅苏附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。