四川省蓬安县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1323民初2185号 原告:四川景星环境科技有限公司，住所地：四川省成都市金牛区人民北路一段12号科研一号楼K303-308， 法定代表人：蒋加洪，执行董事。 委托诉讼代理人：余麟（特别授权），四川方舟达律师事务所律师。 委托诉讼代理人：汤小军（特别授权），男，汉族，1973年9月24日出生，住成都市金牛区，该公司员工。 被告:蓬安惠泽东方水务有限公司，住所地：四川省蓬安县相如镇抚琴大道（县环保局内）。 法定代表人：尹维东，总经理。 委托诉讼代理人：王融，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：尹小龙（特别授权），男，汉族，1973年3月28日，住成都市金牛区。 原告四川景星环境科技有限公司（以下简称“景星公司”）与被告蓬安惠泽东方水务有限公司（以下简称“惠泽公司”）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人余麟、汤小军（第二次开庭）、被告的委托诉讼代理人王融、尹小龙（第二次开庭）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付原告合同项目欠款共计632000元，并自2017年11月7日起按年利率12%承担资金利息至清偿之日止；2、承担本案受理费、保全费、公告费等。事实与理由：2016年11月23日原、被告签订了《巨龙镇800m3/天生活污水处理项目设计、安装及调试合同》，约定由原告向被告的巨龙镇污水处理厂提供系统方案、工艺设计、设备制造安装及工程调试等工作。合同第四条中明确约定：本合同总承包包干价格共计158万元，分五期支付。并在第十六条约定了违约责任：若甲方未按照本合同约定的付款条件向乙方支付合同价款的，甲方从逾期之日起，按中国银行同期商业贷款利率的双倍支付逾期应付款项的资金利息。合同签订后，原告严格按照合同约定落实专人负责项目的实施，向被告提供了系统方案、工艺设计、设备制造安装及工程调试等工作。被告也正常使用该批污水处理设备未提出质量异议，至此原告已经完全履行了合同约定的全部义务，但被告并未在合同约定的付款期限内向原告付款，经多次催收至今仍欠632000元。原告认为，被告拖欠款项的行为已经构成违约，给原告造成了巨大损失，原告为维护合法权益，现起诉至你院请求判决上述所请。 被告辩称：请求法院依法驳回原告全部诉讼请求。原告未达到第四条第二项约定的支付条件，我方有权拒付；原告工期严重滞后，造成被告无法按时运行的损失；原告提供的设备至今未完全提供，设备、工艺设计没达到合同和行业标准；原告提供的设备存在严重质量瑕疵，没有产品检测报告、说明书、技术资料等，至今未验收，也未将工程资料交给我们；工程运营后出现的问题，原告未进行维修，我方自行维修和让他人整改，要求原告赔偿，我方提起反诉。 原告为证明其诉讼主张成立，向本院提交了下列证据予以证明： 1、《巨龙镇800m3/天生活污水处理项目设计、安转及调试合同》一份； 2、增值税发票16张（158万元），拟证明原告已经履行开具发票义务； 3、发票签收确认单复印件一份，拟证明被告已经收到158万元的增值税发票； 4、工程项目进度确认表一份，拟证明2017年10月18日完成工程调试工作，经双方协商确定按照合同约定全额结算，并按协议全额开具发票； 5、设备验收单一份，拟证明原、被告共同验收设备，设备安装完毕，并正常运营，原告履行了合同义务，被告应当全额支付款项。 被告对上列证据的质证意见：对合同无异议；对增值税发票真实性无异议，对证据4，真实性无异议，调试是否合格合同中有约定，需要验收合格，这只是一个中间环节；设备验收单仅仅是对设备安转完毕的单据，并不是对整个工程的验收。 被告向本院出示了下列证据予以证明其答辩主张： 1、《巨龙镇800m3/天生活污水处理项目设计、安转及调试合同》一份； 2、2017.9.9被告发给原告工作联系函一份； 3、2017.10.19被告发给原告工作联系函一份； 4、2018.2.9被告发给原告工作联系函一份； 5、2018.3.23被告发给原告工作联系函一份； 6、2018.12.29被告发给原告工作联系函一份； 7、2018.8.30被告发给原告工作联系函一份； 8、2018.9.7原告回复被告函一份； 9、被告公司自行检修记录一份； 10、2018.12.3原告发给被告函一份。 原告对上列证据的质证意见是：对证据7，没有送达凭据，没有其他证据佐证这些问题存在，这是在双方验收前的联系函，经整改后设备运转正常，函中写明了设备正常运转，被告认可了设备正常运转；对证据8，是真实的，整改已经完毕，之后对方没有再发函说明了这个问题，被告不能据此作为拒付全部款的理由，我方处理问题的态度、方案都是积极和专业的；对证据9，如果确实产生了这些问题的整改费用，我们可以协商处理；对证据10，真实性有待核实，整改内容有所变更，说明我公司在积极整改，使用中出现的“小问题”不能作为不付款的理由，工程已经结算。 审理中，本院依职权调取了蓬安县水务局蓬水函（2018）219号《关于兑现蓬安惠泽东方水务有限公司污水处理服务费的函》文件；拟证明原、被告所争议的位于巨龙镇、正源镇污水处理项目运行、服务费支付等基本情况。 原、被告提交的上列证据经合议庭核实、评议后，本院认定事实如下： 2016年11月23日原、被告签订了《巨龙镇800m3/天生活污水处理项目设计、安装及调试合同》，约定由原告向被告的巨龙镇污水处理厂提供系统方案、工艺设计、设备制造安装及工程调试等工作。合同第四条中明确约定：本合同总承包包干价格共计1580000元，并在该条第（二）项约定的合同价款具体的支付方式：1、本合同生效后十个工作日内，支付合同总价30%工程预付款474000.00（按原总包干价）元；2、乙方（原告）将设备、材料运至甲方（被告）交货地，经验收合格……，支付合同总价款30%即474000.00元；3、所有工艺设备和材料安装完毕，验收合格……，支付20%即316000.00元；4、水质检验合格……，支付10%即158000.00元；5、质保金10%，质保期两年……。合同、补充协议签订后，被告于2016年11月30日支付项目款474000元。2016年12月原告按约提供设备并开始进行了安装。2017年2月24日被告支付项目款100000元。 2017年4月开始被告与原告就项目工程质量等问题进行书面信函多次沟通处理后，于2017年8月25日开始试运行，2017年10月18日，原、被告对安装设备进行验收、调试，并形成了验收意见：1、设备运行正常；2、甲方（原告）完成了操作人员的操作培训，乙方操作人员能独立、安全进行设备运行操作。综合结论：供、需双方同意按合同约定条款进行全额款项开票结算。同时，2017年11月7日双方对该项目进度进行了确认：截止2017年10月18日，完成合同约定的调试工作。经双方协商同意按照合同约定金额全额结算并按补充协议开具发票。2017年11月26日被告所有的位于巨龙镇污水处理项目开始正式运行，并收取污水处理服务费。 2018年1月26日被告支付174000元、2018年1月29日被告支付200000元，上列共支付该工程项目款94.8万元。使用中，2018年8月30日被告去函原告，要求对巨龙污水处理厂实体整改及提供竣工资料，原告于2018年9月7日对被告提出的问题进行了复函，落实对被告提出问题的整改。 现原告起诉至本院请求判决：1、判令被告立即支付原告合同项目欠款共计632000元，并自2017年11月7日起按年利率12%承担资金利息至清偿之日止；2、承担本案受理费、保全费、公告费等。 本院认为，关于原、被告争议焦点，本案所涉及的案由是承揽合同还是建设工程合同纠纷法律关系的认定问题。原、被告签订《污水处理项目设计、安装及调试合同》，该合同内容涉及该工程项目的定作设计、安装及调试内容，依据《中华人民共和国合同法》第二百五十一条“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。”之规定，本院对本案涉及案由确立为承揽合同纠纷更为准确。同时，依据《中华人民共和国合同法》第二百八十七条“本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定”之规定，“建设工程合同”是承揽合同的一种，是特殊的承揽合同。 关于工程价款的支付问题：原、被告约定了合同价款的分阶段的具体履行方式，依照《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”之规定，及第二百六十三条“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付”之规定，被告应按合同的履行阶段支付项目工程价款。 2017年10月18日经双方工作人员确认：截止2017年10月18日，完成合同约定设备验收、调试工作。2017年11月7日双方同意按照合同约定金额全款开票结算。2017年8月25日开始试运行，2017年11月26日被告所有的位于巨龙镇污水处理项目开始正式运行，并收取污水处理费。充分证明原告提供的设备、安装、调试符合同约定，并达到排放标准，故被告应当支付原告“预付款30%、设备、材料运至交货地30%、设备和材料安装完毕20%付款、水质检验合格付款10%”的约定。至于被告辩称“对该设备、安装进行了维修”，但并未提供相关的检测报告及维修发票等证据，应自行承担举证不能的责任，故本院对被告辩称“材料、设备及安装不合格”的答辩意见不予采纳。 原告向被告提供了设备并进行安装完毕，但因被告未及时给付工程进度款，导致合同的履行实际上已经中止，因此原告后续的“质量保证”义务均成为事实上的履行不能，应对被告承担的工程项目进度价款应从工程总价款中予以扣除10%。故被告应承担巨龙项目的工程价款为：（1-10%%）×1580000-94.8万元=474000元。2017年11月26日被告所有的位于巨龙镇污水处理厂开始正式运行，故自此开始应承担资金利息，原告主张该欠款按年利率12%计算利息，也并未超出双方在合同中对欠款利息的约定，合情合理，本院予以采纳。 关于被告庭审中提出反诉，请求反诉被告“景星公司”赔偿因其违约行为造成的经济损失1532312元、并提供竣工资料等请求。因反诉原告“惠泽公司”未按本院指定期限预交诉讼费，本院对其反诉主张按撤诉处理。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百五十一条、第二百六十三条、第二百八十七条之规定，判决如下： 一、被告蓬安惠泽东方水务有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告巨龙镇污水厂项目工程欠款474000元，并自2017年11月26日起按年利率12%计算资金利息。 二、驳回原告四川景星环境科技有限公司其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费11573元，由被告蓬安惠泽东方水务有限公司承担8679.75元，由原告四川景星环境科技有限公司承担2893.25元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供上诉状副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审 判 长  张 华 人民陪审员  沈小东 人民陪审员  汪长家 二〇二〇年三月三日 书 记 员  叶中秋