浙江省杭州市余杭区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0110民初17428号 原告：江苏五环环保设备制造有限公司，住所地江苏省靖江市永益路3号5幢。统一社会信用代码91321282MA1Q04HD8A。 法定代表人：陈何华，公司执行董事。 委托诉讼代理人：戴建忠，公司副总经理。 委托诉讼代理人：陈银江，江苏百川通律师事务所律师。 被告：蓝星（杭州）膜工业有限公司，住所地浙江省杭州市杭州钱江经济开发区顺风路602号。统一社会信用代码913301005551639381。 法定代表人：王寿根，公司执行董事。 委托诉讼代理人：李侠飞，浙江天杭律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡长泉，浙江天杭律师事务所律师。 原告江苏五环环保设备制造有限公司（以下简称五环环保公司）为与被告蓝星（杭州）膜工业有限公司（以上简称蓝星公司）定作合同纠纷一案，于2019年9月25日向本院起诉，本院于同日受理后，依法由审判员唐慧农适用简易程序，于2019年11月14日公开开庭进行了第一次审理，原告五环环保公司的委托诉讼代理人戴建忠、陈银江，被告蓝星公司的委托诉讼代理人李侠飞到庭参加诉讼。因本案案情复杂，本院于2019年12月18日裁定将本案转为适用普通程序并组成合议庭审理。2020年1月15日，本院组织双方当事人至五环环保公司进行了现场查勘。2020年2月24日，本院通过浙江移动微法院平台再次对本案进行了公开开庭审理，原告五环环保公司的委托诉讼代理人戴建忠、陈银江，被告蓝星公司的委托诉讼代理人李侠飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告五环环保公司起诉称：江苏五环防腐设备制造有限公司（以下简称五环防腐公司）于2018年11月与五环环保公司合并后注销，该公司债权债务由五环环保公司享有和承担。 2014年5月13日，五环防腐公司作为卖方，与被告蓝星公司作为买方签订了一份所涉项目为辽宁徐大堡的钢衬聚丙烯/氟橡胶管道的《国内买卖合同》（合同编号：C2014-JSWH-01-LXM），合同约定：分两批交货，第一批施工期物资金额是405697元，第二批一期物资金额是186859元；对于施工期物资，合同签订后1个月内送货到买方指定交货地点，对于一期物资交货时间待定，但买方需提前一个月通知卖方；付款方式为合同签订后7日内预付30%，货到且收到卖方开具的合同全额价款的增值税发票后30日内支付30%，安装完毕验收合格后30日内支付30%，剩余10%在质保期满后付清；质保期为到货之日起36个月；在合同生效且卖方已经为履行合同进行了相应工作的情形下，买方变更合同核心条款致使卖方遭受直接损失的，视损失情况承担违约责任等。合同签订后，对于施工期物资，五环防腐公司已经全部交付给蓝星公司并在2014年7月25日开具发票，且早已质保期满。对该批货物蓝星公司分别于2014年6月、2014年11月共计支付货款243042.90元，尚欠162654.10元货款未支付。对于一期物资，五环防腐公司已与施工期物资同时生产制造完成，一直在等待蓝星公司的发货通知，但虽经五环防腐公司及五环环保公司多次催告，蓝星公司至今也没有向五环环保公司发出发货通知。 2016年8月18日，五环防腐公司作为卖方，与被告蓝星公司作为买方签订了一份所涉项目为山东国核的钢衬塑管道、管件的《国内买卖合同》（合同编号：C2016-JSWH-01-LXM）。合同约定：总价82000元；卖方需在2016年11月20日之前送货到买方指定交货地点，交货地点采用买方通过电子邮件通知卖方具体交货地点的方式；质保期为到货之日起24个月；付款方式为合同签订后7日内预付30%，货到且收到卖方开具的合同全额价款的增值税发票后30日内支付60%，剩余10%在质保期满后付清；在合同生效且卖方已经为履行合同进行了相应工作的情形下，买方变更合同核心条款致使卖方遭受直接损失的，视损失情况承担违约责任等。但合同签订后，虽经五环防腐公司及五环环保公司多次催告，蓝星公司至今也没有向五环防腐公司及五环环保公司发来交货地点通知，致使五环环保公司无法交货。而该合同约定的货物五环防腐公司早在2017年上半年之前就已生产完成，一直压货在仓库里。 鉴于以上事实，原告五环环保公司为维护自己合法权益，故起诉至法院，请求判令：一、被告蓝星公司支付价款162654.10元及逾期付款利息24798元【以162654.10元为基数自2017年7月26日起按年利率7.125%（4.75%×150%）暂计算至2019年9月17日，此后至价款实际给付之日止的逾期付款利息按上述标准另计】；二、解除合同编号为C2014-JSWH-01-LXM中一期物资部分的履行条款及解除合同编号为C2016-JSWH-01-LXM的《国内买卖合同》，被告蓝星公司赔偿原告五环环保公司损失268859元；三、本案诉讼费用及财产保全担保费由被告蓝星公司承担。诉讼中，原告五环防腐公司撤回了关于编号为C2016-JSWH-01-LXM的《国内买卖合同》项下的诉讼主张，故变更第二项诉讼请求为解除合同编号为C2014-JSWH-01-LXM的《国内买卖合同》中一期物资部分的履行条款，被告蓝星公司赔偿原告五环环保公司损失186859元。 原告五环环保公司为支持其诉请主张，在庭审中出示并陈述了下列证据材料： 1.五环防腐公司工商登记资料盖章确认件一份，用以证明五环防腐公司在2018年11月与五环环保公司合并后注销，其债权债务由五环环保公司享有和承担的事实。 2.五环防腐公司与蓝星公司于2014年5月13日签订的所涉项目为辽宁徐大堡的钢衬聚丙烯/氟橡胶管道的《国内买卖合同》（合同编号：C2014-JSWH-01-LXM）打印件一份，用以证明双方对施工期物资与一期物资供应的相关权利义务进行了约定的事实。 3.到货信息通知单一份，用以证明五环防腐公司已经将合同编号为C2014-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》约定的第一批施工期物资全部交付给蓝星公司的事实。 4.五环防腐公司于2014年7月25日开具给蓝星公司增值税发票四份（总计金额405697元），用于证明五环防腐公司已将编号为C2014-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》项下的施工期物资全部交付给蓝星公司并已开具发票交蓝星公司入账的事实。 5.五环防腐公司与蓝星公司于2016年8月18日签订的所涉项目为山东国核的钢衬塑管道、管件的《国内买卖合同》（合同编号：C2016-JSWH-01-LXM）打印件一份，用以证明双方就相关权利义务进行了约定的事实。 6.从陈何华的邮箱号“ｈｅｈ×××＠163.ｃｏｍ”调取打印的2016年12月5日五环防腐公司陈何华与蓝星公司员工李梦莎往来电子邮件打印件一份，用以证明对于编号为C2014-JSWH-01-LXM的《国内买卖合同》项下的一期物资，五环防腐公司已与施工期物资同时生产制造完成，一直在等待蓝星公司的发货通知，并催告蓝星公司通知交货以及双方核对往来账目的事实。 7.江苏百川通律师事务所于2018年10月24日向蓝星公司发送的律师函及相应的邮政快递寄件详情单各一份、邮件全程跟踪查询结果打印件一份，用以证明五环防腐公司催告蓝星公司继续履行编号为C2014-JSWH-01-LXM、C2016-JSWH-01-LXM二份《国内买卖合同》项下义务，蓝星公司已收到该律师函的事实。 8.五环环保公司于2019年3月29日向蓝星公司发送的《关于再次催告继续履行合同的通知》及相应的邮政快递寄件详情单各一份、邮件全程跟踪查询结果打印件一份，用以证明五环环保公司书面通知蓝星公司关于五环防腐公司已被五环环保公司兼并并催告蓝星公司继续履行编号为C2014-JSWH-01-LXM、C2016-JSWH-01-LXM的二份《国内买卖合同》，蓝星公司已收到该通知的事实。 9.照片三张，用以证明五环环保公司就C2014-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》项下一期物资及施工期物资均已经备货完成的事实。 被告蓝星公司答辩称：一、从五环环保公司提供的身份材料无法确定其具有代表五环防腐公司的权利，故对五环环保公司的诉讼主体资格提出异议。二、本案系买卖合同纠纷而非定作合同纠纷。三、案涉C2014-JSWH-01-LXM、C2016-JSWH-01-LXM二份《国内买卖合同》系独立的买卖合同关系，故不应合并审理而应分案审理。四、五环环保公司的诉讼请求无事实与法律依据，应予驳回，理由为：首先，双方在C2014-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》的实际履行过程中变更了付款方式，已按照施工期物资和一期物资分别按合同约定的分期付款方式履行，五环环保公司仅向蓝星公司开具了施工期物资的增值税发票，蓝星公司就此已经向五环环保公司支付了施工期物资60%的货款243042.90元，剩余货款并未达到合同约定的付款条件，故五环环保公司要求蓝星公司支付施工期物资尚余货款无法律依据；其次，由于付款条件不成就，故五环环保公司要求蓝星公司支付所谓逾期付款利息没有依据，且即使存在逾期付款的事实，五环环保公司现所主张的逾期付款利息计算起点与利率标准均无依据；第三，五环环保公司要求解除案涉《国内买卖合同》没有依据，如合同解除则五环环保公司应向蓝星公司返还C2016-JSWH-01-LXM项下蓝星公司已支付的24600元预付款；第四，五环环保公司未举证证实已经准备好C2014-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》项下的一期物资及C2016-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》项下的物资，也未举证证实是否存在损失及损失数额，如货物确已生产，也是有价值的，现五环环保公司以合同约定的价格来主张损失无事实依据；第五，根据C2014-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》的相关约定，一期使用物资的供货时间系根据项目进度而定，由于项目进度无法预估故交货时间待定，鉴于备货需要时间因此合同约定了五环环保公司有一个月时间，依据双方多年交易习惯，一个月足够五环环保公司准备相应物资，如五环环保公司确已将一期物资与施工期物资同时生产完成，也系五环环保公司自身行为，产生的损失与蓝星公司无关；第六，在C2014-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》履行过程中，五环环保公司要求蓝星公司按施工期、一期物资分开履行支付，这与合同第七条约定的付款方式完全不同，五环环保公司据此提前收到了未到付款条件的货款而受益，如一期物资确已生产，也属五环环保公司履行合同不符合约定而造成了自己的损失，蓝星公司并无不按合同约定履行的情况，合同中关于违约责任的条款并不能适用于蓝星公司，五环环保公司要求蓝星公司赔偿损失无任何法律依据。综上，请求驳回五环环保公司的全部诉讼请求。 被告蓝星公司为支持其答辩意见，在庭审中出示并陈述了如下证据：中国建设银行客户专用回单打印件一份，用以证明蓝星公司按约支付了C2016-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》项下的预付款24600元的事实。 被告蓝星公司对原告五环环保公司提交的证据质证如下：证据1，真实性、合法性无异议，五环环保公司是否具备本案诉讼主体资格由法院依法确定。证据2，真实性无异议，根据合同第五条的约定，如五环环保公司未经蓝星公司通知的情况下自行生产完毕，系五环环保公司未按约履行，相应损失应由五环环保公司自行承担；根据合同第七条的约定，由于五环防腐公司变更了履行方式，庭审中亦认为应根据供货分批履行义务，故蓝星公司已经按约足额支付了货款，现五环环保公司并无证据证实已安装完毕，故无权主张施工期物资的余款；根据合同第十条的约定，蓝星公司并未变更合同核心条款而是五环环保公司在变更，自行备货是五环环保公司单方行为，退一步说即使认为蓝星公司变更了核心条款而分批履行了支付义务，则也是五环环保公司获得了利益提前收到了未届支付条件的货款，同时五环环保公司也没有证据证实其所谓的损失情况。证据3，真实性、合法性、关联性均有异议，无法确定C2014-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》项下施工期货物已经全部交付的事实。证据4，真实性、合法性无异议而关联性有异议，恰恰证实五环环保公司变更了履行方式，按施工期物资与一期物资分批履行，开具的发票仅是施工期物资发票。证据5，真实性无异议，蓝星公司已按约支付了30%预付款24600元，虽合同约定供货时间为2016年10月20日，但因国家可能暂停该核电项目，故蓝星公司已告知五环环保公司暂停备货，具体供货时间等蓝星公司通知，五环环保公司在2016年12月发邮件核对账目时也未提该笔款项，直到发律师函时才告知已于2017年上半年完成备货，故该备货行为与蓝星公司无关。证据6，真实性无异议，邮件已收到，从邮件内容可以显示五环环保公司对于项目暂停是知晓的，其在未经蓝星公司通知情况自行备货违反双方合同约定，如该备货行为存在损失不应由蓝星公司承担。证据7、8，形式真实性、合法性无异议，但对所载内容及关联性有异议，五环环保公司是否确已备货无法核实，且五环环保公司自行备货行为所产生的损失应由五环环保公司自己承担。证据9，真实性、合法性、关联性均有异议，不能证实五环环保公司的待证事实，无法确定已经备货情况。 原告五环环保公司对被告蓝星公司提交的证据经质证无异议。 根据当事人的陈述、现场查勘情况以及上述质证意见，本院对原告五环环保公司提交的证据1、2、4、6、7、8、9确认作为认定本案相关事实的依据；证据3，虽蓝星公司提出异议，但根据蓝星公司对施工期物资已由五环防腐公司运送至辽宁省徐大堡核电项目现场的事实并无异议，结合五环防腐公司在合同履行过程中所发函件内容等，本院对该证据亦予以确认；证据5及被告蓝星公司提交的证据，因五环环保公司已在本案中撤回关于C2016-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》项下的相关请求，故本院对该两份证据不予评述。 经审理，本院认定本案事实如下： 2014年5月13日，被告蓝星公司作为买方与五环防腐公司作为卖方，双方在蓝星公司提供合同文本基础上经协商，通过电子邮件方式签订编号为C2014-JSWH-01-LXM的《国内买卖合同》一份，合同载明所涉项目为SZX201302辽宁徐大堡；合同第一条“本次购买标的物的基本信息”约定部品名称为“钢衬聚丙烯/氟橡胶管道”、规格型号“见合同清单”、数量单位“1批”、单价与总价为“592556元”；合同第二条“质量要求、技术标准、卖方对质量负责的方式和期限”约定“双方同意本合同按照以下第（2）种方式进行：……2、卖方按照买方提供的技术参数和要求等资料生产产品，前述资料由买方通过电子邮件、传真、邮寄、直接送达等方式交给卖方，卖方应当对该资料予以保密，不得自行使用或者透露给第三人，买方在合同约定交货地点接受所购产品之时为标的物交付之时。卖方按照相关法律法规提供产品质保，质保期限为到货之日起36个月。在质保期内，买方有权要求卖方予以免费更换或修复。卖方应在接到买方通知后48小时内提供维修更换等售后服务，进行零部件更换的，……”；合同第五条“交货的时间和地点”约定“对于施工期使用物资，合同签订后1个月内送货到买方指定交货地点。对于一期使用物资交货时间待定，但买方需提前一个月通知卖方。交货地点采用以下第（1）种方式确定：1、浙江省杭州市临平钱江经济开发区，09省道转宁桥大道，星河路到底，顺风路602号，签收人朱其锋，电话0571-890××××3。……”；合同第七条“付款方式”约定“双方同意按照以下第（1）种方式支付货款：1、合同签订后7日内预付30%，货到且收到卖方开具的合同全额价款的增值税发票后30日内支付30%，安装完毕验收合格后30日内支付30%，剩余10%在质保期满后付清。支付形式为买方以电汇或承兑汇票支付货款，承兑汇票付款后如申请贴现的，贴现利息由卖方承担。本合同价格系含17%增值税的价格，发票在货到一周内开具。原材料、零部件等在本合同履行期间上涨的，不影响本合同确定的价格”；合同第十条“违约责任”约定“（一）买方的违约责任在合同生效且卖方已经为履行合同进行了相应工作的情形下，买方变更合同核心条款致使卖方遭受直接损失的，视损失情况承担违约责任。……”；合同所附“合同清单”分别列明施工期物资、一期物资的图号、名称及规范、规格、尺寸、数量、单位、单价、总价及备注、技术要求等详细内容，其中施工期物资。合同还对其他相关事项进行了约定。 合同签订后，五环防腐公司根据合同附件的《合同清单》所载规格要求等，生产完成合同项下施工期物资与一期物资，并于2014年7月24日根据被告蓝星公司的要求将施工期物资发送至辽宁省兴城市的徐大堡核电项目现场。2014年7月25日，五环防腐公司向蓝星公司开具了金额为405697元即施工期物资价款数额的增值税专用发票，而蓝星公司收货后分别于2014年6月20日、6月25日、11月25日、11月26日合计付款243042.90元。此后，蓝星公司未再通知五环防腐公司交付合同项下一期物资，期间双方另有其它项目业务往来。 2016年12月5日，五环防腐公司陈何华向蓝星公司业务员李梦莎发送电子邮件，称“附件为贵公司和我公司账目往来明细，请核实下如果没有出入盖章回传给我们一份，同时徐大堡项目已经两年半生产好不能交货，该项目的关停或延期，和我公司合同的执行没有关联，目前该项目发货部分产品都过了保质期，为（未）发货的部分一直存放我公司仓库，票据和款项都不能支付，五月份我们曾发过一个联系函，后来也没有回复，又快年底了，还请您和裘部长汇报沟通下，看看如何处理？后续的资金如何安排？不胜感谢”，该电子邮件附有致杭州水处理技术研究开发中心有限公司的“对账函”和“关于徐大堡项目延期交货问题及付款事宜联系单”两个附件。但此后蓝星公司仍未通知五环防腐公司发送合同项下一期物资，也未再向五环防腐公司支付价款，为此五环防腐公司曾于2018年10月24日委托江苏百川通律师事务所向蓝星公司发送律师函，后五环环保公司于2019年3月29日向蓝星公司发送《关于再资催告继续履行合同的通知》，主张相应权利，蓝星公司收函后未予书面回复。 诉讼中，被告蓝星公司称由于国家暂停了徐大堡核电项目建设，故未通知五环环保公司发送一期物资，截止目前，尚无法确定徐大堡核电项目何时重启以及何时要求五环环保公司交付一期物资。 2018年11月5日，五环防腐公司与原告五环环保公司分别通过股东会决议，决定五环环保公司吸收合并五环防腐公司，五环防腐公司解散，债权债务由五环环保公司承续，为此双方签订合并协议并于2018年11月8日在《靖江日报》上发布合并公告。2019年1月30日，五环防腐公司经靖江市市场监督管理局登记注销。 本院认为：被告蓝星公司与原五环防腐公司签订的编号为C2014-JSWH-01-LXM的《国内买卖合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，本院确认合法有效。现五环防腐公司已由原告五环环保公司吸收合并依法经市场监督管理部门核准登记，故五环环保公司作为原五环防腐公司的权利义务继受人有权根据前述《国内买卖合同》作为合同的一方当事人提出相应的主张，因此蓝星公司关于五环环保公司诉讼主体不适格的抗辩意见本院不予采信。案涉合同虽名称为“买卖合同”，但根据合同第二条关于“卖方按照买方提供的技术参数和要求等资料生产产品”以及作为合同附件的《合同清单》详细列明每件管道的具体规格、尺寸和具体技术要求等的约定，五环环保公司以定作合同纠纷提起本案诉讼并无不当。 本案争议的焦点为：第一，被告蓝星公司是否应当在五环环保公司就施工期物资供货满36个月后向五环环保公司支付施工期物资的全部价款；第二，蓝星公司至今未通知五环环保公司供应一期使用物资，五环环保公司是否有权要求解除合同中关于一期使用物资履行的条款；第三，如关于一期使用物资履行的条款应当解除，五环环保公司的损失如何承担。 关于争议焦点之一，案涉编号为C2014-JSWH-01-LXM的《国内买卖合同》第七条“付款方式”仅笼统约定“合同签订后7日内预付30%，货到且收到卖方开具的合同全额价款的增值税发票后30日内支付30%，安装完毕验收合格后30日内支付30%，剩余10%在质保期满后付清”，并未区分施工期物资与一期使用物资，但在实际履行中，五环防腐公司依约先行供应了施工期物资并开具了相应金额的增值税发票，蓝星公司亦按施工期物资价款数额按合同约定的比例支付了相应的价款，可以认为双方以实际行为就施工期物资与一期物资的付款进行了区分，后由于蓝星公司迟迟未通知五环防腐公司发送一期使用物资，致使已供的施工期物资在合同约定的36个月的质保期限内未进行安装、验收等，故五环环保公司有权要求蓝星公司在质保期满次日起支付尚欠的施工期物资货款，并有权要求蓝星公司支付相应的逾期付款利息损失，蓝星公司关于该部分价款的支付条件尚未成就，故无需支付价款及承担逾期付款利息损失的抗辩意见无事实与法律依据，本院不予采信。根据《中华人民共和国合同法》第一百七十四条“法律对其他有偿合同有规定的，依照期规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定”以及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算”的规定，现五环环保公司按年利率7.125%主张逾期付款利息损失合理有据，本院予以支持，蓝星公司的相应抗辩意见本院亦不予采信。 关于争议焦点之二，案涉编号为C2014-JSWH-01-LXM的《国内买卖合同》第五条约定“对于一期使用物资交货时间待定，但买方需提前一个月通知卖方”，可见双方在合同签订时对一期物资的交货时间并未作明确约定，但在双方约定合同项下货物质保期仅为36个月且五环防腐公司已于2014年7月即已完成施工期物资交付的情况下，至今已逾五年，期间虽经五环防腐公司与五环环保公司多次催告，蓝星公司未告知具体交货时间，且于诉讼中称由于国家暂停了合同所涉辽宁徐大堡核电项目建设，目前仍无法明确要求五环环保公司交付一期物资的时间，可以认为五环环保公司继续向蓝星公司供应一期物资并取得相应价款的合同目的无法实现，因此五环环保公司有权要求解除案涉C2014-JSWH-01-LXM《国内买卖合同》中关于一期物资履行的条款，蓝星公司的相关抗辩意见本院不予采信。 关于争议焦点之三，《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”。本案中，由于五环环保公司尚未将一期物资实际交付蓝星公司，故该部分货物在相应内容解除后即不再交付，但根据现场查勘情况可见，五环环保公司确已完成合同约定的一期物资除表面油漆之外的生产制作，现五环环保公司认为应由蓝星公司根据合同约定的价款赔偿其相应损失，而蓝星公司则认为五环环保公司在未接到交货通知的情况下自行提前生产一期物资导致的损失应由五环环保公司自行承担。对此，本院认为，结合合同约定的施工期物资货量远大于一期物资而交货时间为合同签订后1个月的事实，双方关于一期物资“交货时间待定，买方需提前一个月通知卖方”的约定，应是五环环保公司在接到蓝星公司交货通知后“一个月”内组织生产并交货更符合该条款本意，但由于双方对此并未予以具体明确，而蓝星公司系合同文本提供方，且在合同签订时即已向五环环保公司提供了包括一期使用物资在内的全部产品的规格尺寸、技术要求等并约定合同项下货物的质保期为36个月，却又至今未要求五环环保公司交货导致该部分合同条款解除，同时也无证据证实五环环保公司系在明知蓝星公司会长时间不要求交货的情况下自行决定生产一期物资，故根据公平原则，蓝星公司理应部分承担合同相关条款解除后五环环保公司由于一期物资已生产完毕而形成的损失。鉴于该些货物已完成衬塑等制作且系定制物，本院酌情确定蓝星公司承担五环环保公司生产一期物资而形成的损失50000元，五环环保公司相应主张与蓝星公司相关抗辩意见中不合理部分，本院不予采纳。 另，原告五环环保公司关于要求被告蓝星公司承担财产保全担保费的诉讼主张，因无事实与法律依据，故本院不予支持。综上，原告五环环保公司的诉讼请求，合理部分本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第九十四条、九十七条、第一百零七条、第一百七十四条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告江苏五环环保设备制造有限公司与被告蓝星（杭州）膜工业有限公司签订的编号为C2014-JSWH-01-LXM的《国内买卖合同》中关于一期物资履行的相关条款。 二、被告蓝星（杭州）膜工业有限公司于本判决生效后十日内支付原告江苏五环环保设备制造有限公司定作价款162654.10元及逾期付款利息损失24798元（以所欠定作价款为基数按年利率7.125%自2017年7月26日起暂计算至2019年9月17日，此后至定作价款付清之日止的逾期付款利息损失按上述标准另计）。 三、被告蓝星（杭州）膜工业有限公司于本判决生效后十日内支付原告江苏五环环保设备制造有限公司一期物资生产损失50000元。 四、驳回原告江苏五环环保设备制造有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费6915元，由原告江苏五环环保设备制造有限公司负担2528元，被告蓝星（杭州）膜工业有限公司负担4387元；财产保全申请费2770元，由原告江苏五环环保设备制造有限公司负担1063元，由被告蓝星（杭州）膜工业有限公司负担1707元。 原告江苏五环环保设备制造有限公司于本判决生效后十五日内向本院申请退费；被告蓝星（杭州）膜工业有限公司于本判决生效后七日内向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 长  唐慧农 审 判 员  刘丽萍 人民陪审员  金志芬 二〇二〇年三月十六日 书 记 员  李 佳