湖南省岳阳市云溪区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘0603民初89号 原告：岳阳太平消防安全工程有限公司，住所地岳阳市步行街东方明珠大厦10楼。统一社会信用代码：91430602774471500H。 法定代表人：李鸿，执行董事。 委托诉讼代理人：薛宏，该公司员工。 委托诉讼代理人：廖德智，湖南天朋律师事务所律师。 被告：湖南钜星复合材料制品有限公司，住所地湖南城陵矶新港区永济乡凌泊湖村长湖路。统一社会信用代码：91430600MA4L9UR73G。 法定代表人：李波，执行董事。 委托诉讼代理人：余明，该公司员工。 委托诉讼代理人：曹成，湖南金骏律师事务所律师。 原告岳阳太平消防安全工程有限公司（以下简称“太平消防公司”）与被告湖南钜星复合材料制品有限公司（以下简称“钜星公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月13日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告太平消防公司的委托诉讼代理人薛宏、廖德智，被告钜星公司的委托诉讼代理人余明、曹成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告太平消防公司向本院提出诉讼请求：1、在原、被告所签《弱电工程合同》、《消防工程施工合同》解除后，裁决被告向原告支付103800元，并承担违约解除合同补偿款50万元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年2月25日，原告与被告签订《弱电工程合同》，约定原告承包被告厂区弱电工程，被告须按合同约定提供施工场地、水电、协调土建、装修等配套单位的关系等。若被告不履行合同义务，则承担违约责任，赔偿因违约给原告造成的经济损失。2017年3月10日，原、被告签订《消防工程施工合同》，合同约定：原告承包被告的消防工程。被告需提供消防工程施工必须的水、电、场地条件；协调与有关单位的关系及施工作业顺序，保证承包方正常施工等，合同还对其他事项进行了约定。合同签订后，原告于2017年3月18日参加案涉项目开工，做好施工前期工程。2017年6月16日，原告组织人员、材料、设施进场，但因被告未能提供施工条件，致使原告无法正常施工。原告先后于2017年6月28日、同年12月18日致函被告，要求被告按合同约定履行义务，并承担违约责任。被告于2017年12月19日回复原告，终止《弱电工程合同》和《消防工程施工合同》的履行，并补偿原告50万元，但未能对履行合同期间的原告的实际损失达成一致意见。2019年7月15日，原告致函被告要求赔偿损失未果。 被告钜星公司辩称：1、《弱电工程合同》和《消防工程施工合同》没有正式履行，也没有约定开工日期，原告也没有实际进场施工；2、被告没有违约行为，不应承担违约责任，在没有正式确定开工日期之前，原告想要强行进场施工，属原告违约；3、原告要求50万元补偿款，被告不予认可，不予承担；4、起诉状中103800元损失，没有明细，没有充足证据证明。 本院审理认定事实如下： 一、2017年2月25日，原告与被告签订《弱电工程合同》，合同的主要内容为：1、原告承包被告厂区弱电工程，合同价款暂定100万元；2、被告须按合同约定提供施工场地、水电，协调土建、装修等配套单位的关系等；3、若被告不履行合同义务，则承担违约责任，赔偿因违约给原告造成的经济损失。2017年3月10日，原、被告签订《消防工程施工合同》，合同的主要内容为：1、原告承包被告的消防工程；2、被告需提供消防工程施工必须的水、电、场地条件；3、由被告协调与有关单位的关系及施工作业顺序，保证承包方正常施工。 二、2017年3月18日，原告参加案涉项目开工，做好施工前期工作。2017年6月16日，原告组织人员、材料、设施进场，但因被告未能提供施工条件，致使原告无法正常施工。 三、由于被告未能提供施工条件，致使原告无法正常施工，原告于2017年6月28日向被告发出《工作联系函》，要求被告按合同约定履行义务，并承担违约责任。被告工作人员何华锋回复：“在一切手续未办完之前消防不能进场，等我方手续办完后，谁办报建手续，由谁承担义务。何华锋，2017年6月27日。”被告加盖公章。 四、2017年12月18日，原告又向被告发出《工作联系函》，其主要内容为：“2017年6月16日，原告接到被告的通知进场施工，遭到了土建方（现在的施工方）阻拦，无法施工。鉴于被告于2017年12月13日主动提出终止合同，赔偿原告损失。原告提出损失如下：1、材料款、板房租赁费、员工工资等前期发生费用127800元；2、违约金按照应得利润40%计算不低于80万元。”何华锋签署意见：“同意终止合同，补偿50万元。何华锋，2017年12月19日。”被告没有加盖公章。 五、何华锋既是被告法定代表人李波妻子的舅舅，又是被告单位员工。2017年11月15日，被告出具一份《辞退通知书》，辞退何华锋。 六、2018年8月14日，原告员工薛宏与被告法定代表人李波通话记录主要内容：薛宏：“李波，我这个事情需要个处理意见。”李波：“因为这个错误，我和我二舅有70%的责任。因为我一份合同和两个人签，我们有70%甚至90%责任。” 本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷。对原、被告的争议焦点分述如下： 一、关于合同效力问题 原、被告签订的《弱电工程合同》与《消防工程施工合同》，是双方意思真实表示，没有违反法律规定，是合法有效的民事合同，本院应予确认。 关于合同不能履行的责任问题 合同签订后，由于被告未能提供施工条件，致使原告无法正常施工，导致原、被告双方合同履行不能。被告书面回复终止合同履行，并同意补偿原告50万元。至此，原、被告之间的合同提前解除，合同提前解除的责任在被告一方。 三、关于解除合同的损失赔偿问题 根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”由于原、被告因提前终止合同的履行进行过协商，被告同意向原告补偿违约损失50万元，本院予以认可。至于原告要求赔偿直接损失103800元的问题，因被告同意补偿的50万元就已经包含了直接损失，原告不得重复要求得到赔偿。因此，对原告的此项诉讼请求，本院不予支持。 四、关于何华锋的行为是否为职务行为的问题 何华锋作为被告法定代表人李波妻子的舅舅和被告单位员工。当原告第一次向被告发出《工作联系函》时，何华锋签署意见，被告加盖公章。可见被告授权了何华锋处理解除合同的工作。原告第二次向被告发出《工作联系函》，何华锋又签署意见，只是没有加盖公章。原告在没有收到被告辞退何华锋的通知的情况下，完全有理由相信何华锋仍然有权代表被告处理解除合同等工作。何况被告在知道何华锋的行为后，一直没有主张撤销权。因此，对被告辩称何华锋无权代理的意见，本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 被告湖南钜星复合材料制品有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告岳阳太平消防安全工程有限公司损失50万元； 驳回原告岳阳太平消防安全工程有限公司其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9840元，减半收取4920元，财产保全费3520元，合计8440元，由原告负担1440元，由被告负担7000元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。 审判员 陈 平 二〇二〇年三月六日 书记员 来雨莹 附：1、上诉费缴纳通知：上诉人应在提交上诉状时，向湖南省岳阳市中级人民法院核实、预交上诉案件受理费。上诉费收款单位：湖南省财政厅国库处非税收入汇缴结算户，账号：60×××93，开户行：中国银行湖南省分行营业部。请在缴款后将缴费凭据传真至岳阳中院立案一庭或QQ邮箱（请备注上诉人姓名及一审案号）。上诉人在上诉期满后七日内仍未交纳诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。传真号0730-8840731查询号：0730-8856331QQ邮箱：2786163865qq.com 2、相关法律条文 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。