广东省四会市人民法院民 事 判 决 书（2015）肇四法民二初字第31号原告广东迪奥技术有限公司。住所：东莞市万江区胜利社区港口大道**号*层。组织机构代码：71224907-4。法定代表人张红斌，该公司总经理。委托代理人陈军、龙凯宁，广东海联泰达律师事务所律师。被告江苏昆山通用电气有限公司深圳分公司。住所：广东省深圳市南山区西丽留仙洞大厦****室。组织机构代码：69710358-6。负责人梁公玉。委托代理人彭宗群、黄镇京，北京市隆安（深圳）律师事务所律师。被告江苏昆山通用电气有限公司。住所：江苏省昆山市花桥镇兆丰路*号。组织机构代码：25124788-4。法定代表人蔡军强。委托代理人彭宗群、黄镇京，北京市隆安（深圳）律师事务所律师。被告肇庆科伦纸业有限公司。住所：广东省肇庆市高新区临江工业园。组织机构代码：79778663-6。法定代表人孙佳斌。委托代理人欧坤明，该公司职员。原告广东迪奥技术有限公司（下称迪奥公司）诉被告江苏昆山通用电气有限公司深圳分公司（下称通用电气深圳分公司）、江苏昆山通用电气有限公司（下称通用电气公司）、肇庆科伦纸业有限公司（下称科伦公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告迪奥公司的委托代理人陈军、龙凯宁，被告通用电气深圳分公司的负责人梁公玉及其委托代理人彭宗群、黄镇京，被告通用电气公司的委托代理人彭宗群、黄镇京，被告科伦公司的法定代表人孙佳斌及其委托代理人欧坤明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告迪奥公司诉称，2010年10月2日，原告与被告通用电气深圳分公司签订了《合作协议书》，约定被告通用电气深圳分公司将总包的《肇庆科伦纸业有限公司（业主）-高、低压配电工程》转包给原告，原告以被告通用电气深圳分公司的名义进场施工。原告依约定陆续完成了高、低压配电工程，获得了当地供电部门的验收合格，并于2011年3月18日通电，交付被告科伦公司实际使用至今。被告通用电气深圳分公司、通用电气公司、科伦公司仅支付9975000元工程款，剩余工程款5302180元经原告多次催款至今未付。为维护合法权益，故诉至法院，请求1、判令被告通用电气深圳分公司、通用电气公司、科伦公司连带支付所拖欠原告工程款5302180元；2、判令被告通用电气深圳分公司、通用电气公司、科伦公司连带承担逾期支付工程款利息1470321元（按2011年4月6日中国人民银行同期贷款利率6.65%，自2011年3月18日起算，暂计至2015年5月20日，计至实际支付完工程款之日）；3、本案的诉讼费用由三被告承担。被告通用电气深圳分公司、通用电气公司辩称，原告诉请支付工程款余款及其利息的事宜是基于原告和被告通用电气深圳分公司签订的《合作协议书》，因此其诉求的合理与否应当根据该协议进行确认。根据该协议第一条规定，被告通用电气深圳分公司与原告的合同范围是根据被告通用电气公司与被告科伦公司所签订的合同范围整体承包，该协议第二条约定协议的合同金额是1375万元为准，同时原告应当承担被告通用电气深圳分公司和被告通用电气公司与被告科伦公司所签订的工程合同的所有要约，特别是确保被告科伦公司所提出的工期目标，该协议第六条约定了付款条件是被告通用电气深圳分公司和被告通用电气公司收到被告科伦公司的工程款后扣除4%的管理费，剩下的款项支付给原告，该协议第八条约定被告通用电气深圳分公司、通用电气公司与被告科伦公司所签订的合同是原告与被告通用电气深圳分公司所签订合同的合同组成部分。另根据被告通用电气公司与被告科伦公司所签订的电气工程总包合同，该合同协议书的第五条合同价款以手写文字写明“本案电缆……”，该协议第三条约定工期的竣工日期2010年11月10日，通电日期2010年11月5日，合同工期总日历天数40天。证据1的第42页第十条违约责任，35.1约定“工期延误承包人应向发包人支付违约金……”。因此根据该合同，被告通用电气深圳分公司、通用电气公司所应当承担的合同范围是在合同款的1375万元内，其付款条件是应当在被告通用电气深圳分公司、通用电气公司收到被告科伦公司的工程款后扣除4%，实际在合同履行过程中，被告通用电气深圳分公司、通用电气公司已经将全部被告科伦公司已经支付的工程款提留4%管理费后全部支付给原告，原告之所以不能取得剩余款项是因为原告自己违背工期约定超过132天，违约金达到264万元，就已经收受的900多万元工程款原告也没有出具相应的税票。就其工程量部分，原告提出其工程量是1523万，但是又不能提供具有说服力的证据给被告科伦公司，因此被告科伦公司无法与原告就工程的总量达成一致的协议。我方认为，造成本次工程款拖欠的原因是由于原告自身重大违约和工程资料交接不清，无法履行完整结算所造成的，其诉讼请求不应得到支持。被告科伦公司辩称，一、我公司与原告不存在工程合同关系，2010年9月30日，我公司与被告通用电气公司签订金额为1375万元的《电气工程总包合同》，合同第十一条38.1约定“非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包”，然而通用电气公司未经我公司同意，在2010年10月2日由其深圳分公司与原告签订上述工程的合作协议。我公司认为通用电气公司已违反合同约定，擅自分包工程，对此我司不予承认，同时保留追究其责任的权利；二、我公司与通用电气公司签订合同后按合同要求向承包人支付工程款约10515588.08元，余款约323.45万元因该公司没有向我公司提交任何合规发票及未支付我公司逾期违约金约270万元而暂停支付。在此期间我公司与原告无任何结算往来行为，而且在多次会议及双方邮件往来中，我公司一直重申与通用电气公司的合同关系，原告只作为通用电气公司的技术方和施工方出席相关会议，因此我公司与原告没有任何法律关系。综合上述，我公司与原告没有合同关系和法律责任，不存在任何支付款项义务，原告起诉我公司及查封我公司资产及银行账户，已造成我公司一定损失，因此原告对我公司的各项诉讼请求均应予驳回。原告提供如下证据：1、《合作协议书》、《电气工程总包合同》复印件，证明原告与被告业务往来真实性；2、《工程验收证明书》，证明原告按约定完成了高、低压配电工程，于2011年3月18日验收合格，通电并交付业主使用；3、《肇庆科伦纸业高低压工程结算书》，证明原、被告确认涉案工程总造价为15277180元；4、《银行承兑汇票》、《存款账户回单》等，证明被告仅支付9975000元工程款，剩余工程款5302180元；5、催款函、联络函、会议纪要、律师函、快递回单等，证明针对三被告一直拖欠工程款的情况，原告曾多次予以追款；6、（2015）粤莞东莞第022192号《公证书》，证明原告的项目经理邓涛与三被告工作人员的邮件往来，原告自2010年12月起多次向三被告追讨涉案工程款项，涉案工程工期延后的主要原因在于合同签订之后三被告转换和变更施工图纸及更换施工材料等；7、（2015）粤莞东莞第024895号《公证书》，证明被告通用电气公司的官方网址，被告通用电气深圳分公司、通用电气公司的邮箱后缀名为ksge.com，原告与被告通用电气深圳分公司、通用电气公司往来的邮箱属于公司邮箱，涉案工期应视为顺延而不是违约。被告通用电气深圳分公司、通用电气公司没有提供证据。被告科伦公司没有提供证据。经审理查明，2010年9月30日，被告科伦公司与被告通用电气公司签订《电气工程总包合同》，被告科伦公司将其公司年产10万吨高档牛皮包装纸项目工程中的高低压配电工程发包给被告通用电气公司，合同约定：开工日期拟定2010年9月30日进场，2010年11月5日通电，2010年11月10日竣工；质量标准为合格；合同价款为1375万元（该价格不包括2000KVA及2500KVA变压器的母线材料费，母线材料费按报价单价和实际用量追加；电缆总量在清单总量±5%范围内，合同总价不变，超过部分按实结算）；发包人收到承包人提交的银行履约保函三个工作日内预付合同价款10%，履约保函与预付款金额相等，主要材料、设备到场验收合格三日内支付合同价款的60%，工程竣工验收合格送电后十日内支付至合同总价（或结算价）的90%，合同总价款（结算价）的10%作为质量保证金，质保期为竣工之日起十二个月，质保期满后三十日内支付质量保证金；发包人收到竣工结算报告及结算资料后十五日内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第十一日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠工程款的利息；承包人延误工期五日之内不罚款，超过五日应向发包人支付违约金20000元/天等内容。签订合同后，被告通用电气公司没有立即进行施工。2010年10月2日，被告通用电气公司下属的深圳分公司与原告迪奥公司签订《合作协议书》，将所承包的被告科伦公司年产10万吨高档牛皮包装纸项目工程中的高低压配电工程整体转包给原告，合同价款及付款方式均按《电气工程总包合同》执行，必要时可要求被告科伦公司直接向原告付款，原告以被告通用电气深圳分公司的名义施工，并向被告通用电气深圳分公司支付工程总造价4%的管理费用。签订协议后，原告于2010年10月8日进场，并于2010年10月21日正式施工。施工期间，被告科伦公司多次要求增加工程，其中有被告科伦公司工作人员签名确认增加工程的价款为808318元。2011年1月28日至2012年1月21日期间，被告通用电气公司通过转账或将被告科伦公司背书转让的汇票再背书转让给原告的方式，共向原告付款9975000元。2011年2月18日，原告完成施工，经被告科伦公司和被告通用电气深圳分公司验收合格后共同向肇庆大旺供电局申请查验，肇庆大旺供电局查验后认为工程合格，具备投运送电条件。被告科伦公司分别于2011年3月17日、3月23日、3月29日、4月3日、4月8日、4月16日陆续将两条10KV专线的变压器、高压电机分批向肇庆大旺供电局申请投运，并获得批准。之后，原告以电子邮件、快递及会谈协商等形式多次向三被告请求结算及支付剩余工程款，但因各方对工程量的增减、工程延期时间及责任未能达成一致意见，被告通用电气深圳分公司、通用电气公司及科伦公司均没有再向原告支付工程款。另查明，原告具有承装供电设施和受电设施的资格。本院认为，本案是建设工程施工合同纠纷。被告科伦公司将自己公司的配电工程发包给被告通用电气公司，被告通用电气深圳分公司又将该工程转包给原告，虽然转包没有经被告科伦公司的书面同意，但原告进入被告科伦公司的厂区进行施工必须经得其同意才行，而且原告在施工过程中多次就工程项目的变更向被告科伦公司负责该工程的项目经理申请现场签证、在工程完成后也有参与工程结算的会议，即被告科伦公司应当知道工程实际由原告施工且没有反对，所以原告与被告科伦公司构成建设工程施工合同关系。被告通用电气深圳分公司与原告签订的《合作协议书》约定，将通用电气公司和科伦公司签订的《电气工程总包合同》整体转包给原告，即通用电气公司在《电气工程总包合同》中的权利义务全部由原告承接。被告科伦公司辩称与原告不存在工程合同关系的意见与事实不符，本院不予采信。工程完成后，原告已为被告科伦公司向供电部门办理工程验收和送电手续，并将相关的工程技术资料提交给被告科伦公司，原告已完成了合同义务，被告通用电气公司、通用电气深圳分公司和科伦公司应按合同约定的方式向原告支付工程款。原告是在2011年4月16日向供电部门办理了全部工程的送电手续，并且在2011年8月3日由被告通用电气公司出具了结算书，而被告通用电气公司和科伦公司没有在合同约定的十五天内完成对工程的结算，损害了原告的权益，应承担违约责任。被告科伦公司辩称原告没有在合同约定的工期内完成工程，但被告科伦公司多次增加和变更工程项目，且存在开工延期的情形，均符合合同约定工期顺延的情形。原告主张被告欠付的工程款为5302180元，根据《电气工程总包合同》的约定，工程合同价为1375万元，有被告科伦公司项目经理签名证实增加工程量的工程价款为808318元，工程总价款为14558318元，扣除原告自认收到的工程款9975000元，未付的工程款为4583318元。被告科伦公司主张已向被告通用电气公司、通用电气深圳分公司付款10520238.08元，但没有提供证据证实，本院不予采信。被告科伦公司在庭审中要求对原告施工的工程量进行鉴定，但没有在本院指定期限内办理鉴定手续，应承担举证不能的责任。综上,原告要求被告通用电气公司、通用电气深圳分公司支付工程款的诉求理据充分，本院予以支持，按《合作协议书》的约定扣除4%的管理费后，被告通用电气公司、通用电气深圳分公司尚应支付4000985.28元【14558318元×（1-4%）-9975000元】给原告，被告科伦公司应在未支付给被告通用电气公司的工程款范围内承担连带清偿责任；原告要求从2011年3月18日起计算逾期付款利息，因原告是在2011年8月3日向被告通用电气公司提供《肇庆科伦纸业高低压工程结算书》，按《电气工程总包合同》的约定若被告通用电气公司不支付工程款则从第十一日起计算银行同期贷款利率的利息，即利息应从2011年8月14日起计算，另外，《电气工程总包合同》约定结算价款的10%作为质量保证金，质保期（竣工之日起十二个月）满后30日内才支付，所以在被告通用电气公司应支付的工程款中，有1455831.80元从2012年5月16日（工程最终竣工通电之日起30日）计算利息，其余2545153.48元如上所述从2011年8月14日起计算。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十六条的规定，判决如下：一、被告江苏昆山通用电气有限公司、江苏昆山通用电气有限公司深圳分公司应于本判决发生法律效力之日起15日内共同付清工程款4000985.28元及逾期付款利息（其中2545153.48元从2011年8月14日起、1455831.80元从2012年5月16日起，均按中国人民银行同期贷款利率计算至还清工程款之日止）给原告广东迪奥技术有限公司；二、被告肇庆科伦纸业有限公司在欠付被告江苏昆山通用电气有限公司工程款范围内对第一判项的债务承担偿还责任；三、驳回原告广东迪奥技术有限公司其他的诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行金。本案受理费59208元、财产保全费5000元，合共64208元，由原告广东迪奥技术有限公司负担12336元、被告江苏昆山通用电气有限公司、江苏昆山通用电气有限公司深圳分公司负担51872元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。审 判 长  曹铭毅审 判 员  李学全人民陪审员  廖文燕二〇一七年五月十六日书 记 员  李素娴