重庆市忠县人民法院民 事 判 决 书（2016）渝0233民初626号原告：易小玲，女，汉族，生于1979年10月11日，住重庆市忠县。委托诉讼代理人：章东志，忠县忠州法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：易崇国，易小玲之父。被告：黎昌平，男，汉族，生于1972年7月25日，住重庆市忠县。被告：刘久祥，男，汉族，生于1975年3月2日，住重庆市忠县。被告：潘本淑，女，汉族，生于1981年7月5日，住重庆市忠县。被告：黎军，男，汉族，生于1971年11月26日，住重庆市忠县。委托诉讼代理人：杨倪，重庆嘉能律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：忠县金虎装饰卷闸门厂（以下简称金虎厂），经营地忠县忠州街道人民路***号。负责人：罗代琼。被告：罗代琼，女，汉族，生于1964年3月10日，住重庆市忠县。第三人：忠县人民政府，住所地重庆市忠县忠州街道忠博大道2号，组织机构代码35571528-3。法定代表人：江夏，职务县长。委托诉讼代理人：罗川华，男，忠县人民政府工作人员，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：黄康文，重庆兴忠律师事务所律师。原告易小玲诉被告黎昌平、刘久祥、潘本淑、黎军、金虎厂、罗代琼以及第三人忠县人民政府占有物损害赔偿纠纷一案，本院于2016年2月25日受理，依法适用简易程序由审判员肖玉奎独任审判并于2016年3月23日公开开庭进行了审理。后因案情复杂转为普通程序由审判员肖玉奎担任审判长，与人民陪审员张绍炳、吴兴发组成合议庭，共同负责案件审判，后于2016年6月8日、8月22日、2017年3月24日公开开庭进行了审理。被告金虎厂、罗代琼经本院公告传唤，逾期未到庭参加诉讼，本院依法对其缺席审理。本案现已审理终结。原告易小玲诉称，2011年12月，被告黎昌平和原告签订房屋销售抵押合同，将黎昌平在XX街道XX组建设的房屋一套以物抵债抵给原告。由于被告黎军在该幢房屋下方开挖导致多次滑坡，以至后来房屋出现整体倾斜，之后忠县人民政府以地质灾害为由强制拆除整栋房屋。经过有关部门鉴定不合理人类工程活动是滑坡原因之一。房屋拆除后，被告和第三人均未对原告损失给予赔偿，起诉至本院要求被告和第三人共同赔偿损失40万元。被告黎昌平辩称，被告刘久祥和潘本淑系夫妻关系，是某居委二组的居民，夫妻二人于2011年6月申请自建房屋，但未完成审批。2011年5月黎昌平和被告刘久祥、潘本淑签订建房协议，约定由刘久祥、潘本淑提供位于XX组移民路大柴林场地（长约15米、宽约13米）给黎昌平负责修建刘久祥自建屋。协议约定了土地提供、经费承担以及还房数量等内容。建房从2011年10月开始动工，当年11月就主体完工，工程在2012年5月竣工。房屋竣工后，在2012年6月重庆市建设工程质量检验测试中心对该房屋进行了结构安全性鉴定，其结论为刘久祥自建房屋满足正常使用要求。房屋修建后，除了按照和刘久祥、潘本淑建房协议约定向刘久祥和潘本淑交付房屋外，其余房屋由黎昌平对外进行处理。2013年3月起被告黎军在刘久祥自建房下方开挖山体修建房屋，其后又继续在开挖场平。在2013年9月期间就引发了边坡变形。至2014年中秋前，被告黎军的开挖已经严重影响刘久祥自建房的安全，导致房屋整体倾斜，经忠县人民政府决定成立拆除刘久祥住宅楼指挥部，后于2014年9月26日拆除了刘久祥自建房屋。黎昌平认为，自己修建房屋当初已经通过安全性鉴定，黎军在该房屋下面的不当开挖行为导致本案损害发生，自己不应当承担赔偿责任。被告刘久祥辩称，他提供地基给黎昌平建房属实，黎昌平修建了九层房屋，还给他两套房屋、一个门面，其余房屋由黎昌平处理。2011年11月他和潘本淑离婚，两套住房中，一套由他卖给了案外人陈传红，另一套离婚时给了潘本淑，自己只剩下一个门面。黎昌平建房后交付自己的房屋也遭受损失，自己也是受害人之一，损失的形成主要原因是下方黎军的开挖，他不应当承担赔偿责任。被告潘本淑辩称，他只是和刘久祥提供建房地基，房屋不是自己修的，黎昌平建房后交付自己的房屋也遭受损失，自己也是受害者，不应当承担赔偿责任。被告黎军辩称，他在刘久祥自建房下方开挖建设是使用原金虎厂的土地，事故地点本身是滑坡地段，黎军在修建金虎厂房屋建设中，为了预防后面的滑坡采取了积极防治措施。至于原告房屋的损失原因，有关鉴定报告指出滑坡形成直接诱发因素系强降雨；黎昌平修建基础不能承受滑坡坡体推力，不满足结构安全要求，黎昌平有重大过错，原告购买违法建设自身也有过错，被告黎军不应当承担责任。被告金虎厂和罗代琼未到庭答辩。第三人忠县人民政府辩称，原告主张的民事侵权赔偿，第三人不应当承担责任。涉案被告黎昌平、刘久祥、潘本淑、黎军的违法建设行为，县政府相关部门多次进行查处。在滑坡地质灾害危及住户生命财产安全情况下，县政府决定强拆刘久祥自建房，是履行法定职责的紧急避险行为，并无不当，原告的损失只能由引发险情的行为人承担赔偿责任。经审理查明，被告刘久祥、潘本淑原系夫妻，均系忠县忠州街道某居委二组居民，两人于2011年11月离婚。2011年5月7日，被告刘久祥、潘本淑作为甲方、被告黎昌平和案外人袁军作为乙方，双方签订建房协议。协议约定甲方提供XX队移民路大柴林场地（长15.6米、宽13.5米）给乙方修建刘久祥自建房。协议还约定，甲方负责水电到场，负责解决四邻、对外接洽政府相关部门；乙方偿还甲方住房一套、门面一间，付给甲方土地费用、禾苗费用、协调费15000元；乙方组织施工，确保安全。当年8月10日，甲乙双方再次签订补充协议，补充约定，甲方负责协调土地邻里关系、负责接洽政府关系；乙方承建此住宅楼质量安全自负；乙方还给甲方住宅三楼、五楼的住房各一套，门面一间，甲方付给乙方五楼住房一套的建房成本50000元；其余房屋财产与甲方无关。此后，合同中乙方的袁军在建房过程中退出合伙，刘久祥自建房由被告黎昌平负责建设完成。房屋于2011年10月开工，主体完成于11月，建成房屋十层，住房十八套，门面三个。该房屋建设未办理各项工程审批。2011年11月7日，忠县综合行政执法局对刘久祥的违建行为调查处置，处以行政处罚10000元。此款由黎昌平在11月17日缴纳。2012年6月刘久祥委托重庆市建设工程质量检验测试中心对刘久祥自建房进行了结构安全性鉴定，该中心于当年7月30日作出鉴定报告，结论为刘久祥自建房满足正常使用要求。另黎昌平在2012年6月4日缴纳刘久祥自建房国土罚没款7000元，2012年10月12日忠县忠州街道以违法建设缴款通知单，通知刘久祥缴纳各种规费46万余元。2012年11月5日，黎昌平在指定账户缴纳10000元。黎昌平在对刘久祥自建房修建过程中，除了还给刘久祥、潘本淑房屋外，将剩下房屋对外以买卖、集资建房、或者抵债名义转移给他人，并自己留下一套住房。易小玲之夫袁军前期有和黎昌平合伙修建刘久祥自建房意愿，但后来退出，袁军为黎昌平建房提供资金。2011年12月12日，黎昌平和袁军之妻易小玲签订抵押合同，将刘久祥自建房六、七楼住房各一套以及80平方米门面一间抵偿给袁军，抵销黎昌平尚欠袁军的160吨钢材款。2013年7月6日，袁军和原告刘体海签订《建房集资合同》，袁军将抵债获得的刘久祥自建房住房7-1以25万元价格转让给案外人刘体海。袁军夫妻尚余门面一间和住房一套（5-2），其中门面面积80平方米，住房128平方米。庭审中，原告易小玲和被告黎昌平均认可以物抵债协议抵销的债务为80万元左右。在2011年期间，被告黎军和XX组李长明等农户合作建房，该房屋位于刘久祥自建房斜下方。该工程在2013年完工，政府相关部门就该违章建设处罚140余万元。在修建李长明等合作建房的同时期，自2013年3月起黎军在李长明等合作建房后面利用原金虎厂的名义继续进行违法建设，修建金虎厂综合楼；并开始对金虎厂综合楼后滑坡进行开挖治理。2013年5月、8月，县综合执法局两次就李长明等合作建房后面的施工占地行为向县国土资源和房屋管理局移送案件，要求查处非法占地建设行为，但没有结果。2013年9月，金虎厂综合楼发现地灾险情，当月24日忠地防办发【2013】51号印发《关于做好忠县金虎装饰卷闸门厂土质边坡安全防范工作的通知》，文件载明金虎厂修建房屋时人为不当切坡诱发土质边坡，土质边坡次变形于2013年3月，虽经治理未达到治理效果，认为该地灾险情是一起因工程活动诱发的地灾险情；文件明确金虎厂要加强领导、加强监测巡查，彻底整治土质边坡。2013年12月县综合执法局就对黎军的违法建设行为进行查处，被告黎军向综合执法局提供了金虎厂名义的选址意见书、建设工程用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续，综合执法局以未办理《建设工程施工许可证》为由处罚黎军10万元。黎军2014年3月3日在给综合执法局书面承诺中称“由于金虎厂后面滑坡工程量太大，投入了大量资金”请求对该行政处罚分期履行。至2014年9月，黎军在下方的持续开挖施工，影响到上方刘久祥自建房安全。当月17、18日忠县出现强降雨，金虎厂综合楼后侧发生滑坡。19日，忠州街道将地质灾害险情上报县府。在政府相关部门联系下，重庆蜀通岩土工程有限公司（以下简称蜀通公司）于当日对滑坡现场作出应急调查，该公司调查报告认为导致该滑坡形成主要因素为地形地貌及地层结构、持续强降雨、人类工程活动等，建议对滑坡中后缘位置已经形成危房的房屋尽快拆除。次日，忠县建设工程质量监督站对滑坡现场做出踏勘报告，该报告原因分析为：1.该滑坡区域坡度较大、地质条件较差、土层较厚、现未见岩层露出；2.由于金虎厂的施工，将压脚土挖出，导致边坡稳定性降低；施工的抗滑桩深度不够，导致支护力不足，且挡土墙泄水措施不到位；3.连日暴雨，雨水下渗，侧压力增大、土体抗剪强度降低，且滑坡区域未有专门排水管网及相关设施，影响边坡稳定。该报告于当日以县建委值班信息发出。9月19日、22日，忠县人民政府召开两次会议，部署XX居委二组地质滑坡灾害抢险工作，决定拆除此次灾害中形成危房的刘久祥自建房一幢，并成立相应指挥部。9月26日，忠县人民政府组织实施了对刘久祥自建房的拆除，导致原告在内20余户人家无房居住。刘久祥自建房屋拆除后，2014年10月7日，蜀通公司做出《忠县XX街道XX居委XX组滑坡成因分析报告》，该报告分析形成机制认为，滑坡区覆盖层主要为块石土，土层结构松散，遭遇9月17日-18日强降雨，大量地表水下渗斜坡土体，导致整个斜坡处于极限平衡或基本稳定状态，在斜坡前缘不合理的人类工程活动，改变了坡体应力平衡及坡面形态，在后部土体自身重力作用下顺着岩石界面向前缘滑移，原有自建抗滑桩的安全度不够而被后部土体剪断，从而引发大面积滑动，形成滑坡。其分析的滑坡诱发因素包括外部因素和内在因素。外部因素包括大气降雨因素和人类工程活动，内在因素包括地形地貌和地层结构，结论为：在既有地形地貌及地层结构的客观条件下，本次持续强降雨直接诱发斜坡失稳形成滑坡，故强降雨是诱发本次滑坡的主要因素，不合理的人类工程活动也是诱发本次滑坡的因素之一。2015年5月12日，重庆市建筑科学研究院作出《刘久祥等21户违建房桩基础安全性评估报告》，该报告分析认为，刘久祥违建房基桩桩身完整等级为类桩，满足规范要求；基桩嵌岩深度偏小，且嵌入岩层为不稳定岩层，不满足规范要求；基桩桩身混凝土等级均大于C30。经过验算，在忠县XX街道XX居委XX组滑坡下滑力作用下，部分基桩桩顶位移远大于规范允许值，基桩不能承受滑坡体的推力作用，水平承载力严重不足。该报告进而分析基桩水平承载力不足的原因有两个方面，一是嵌岩深度偏小，且嵌入岩层为不稳定岩层，使基桩在滑坡体剩余下滑力作用下，桩顶位移过大进而导致已拆除违建房上部结构受损的主要原因；二是受暴雨影响，忠县XX街道XX居委XX组滑坡体剩余下滑力显著增大，远大于基桩的水平承载力，是导致已拆除违建房上部结构受损的外部原因。该报告最后结论为，刘久祥违建房桩基础嵌岩深度不满足规范要求；不能承受滑坡体的滑坡推力作用，不满足结构安全。经调查，在忠县规划局档案查询到一份金虎厂营业执照复印件，显示金虎厂成立于1995年4月12日，系私营独资企业，投资者为罗代琼，首次营业执照登记经营期限1995年4月12日至1999年4月12日。现在忠县工商局无法调取该厂的开业注册、变更、注销、吊销的相关档案资料。经本院调取忠县规划局存档的《重庆市规划管理系统运作表格》显示，1999年10月10日，金虎厂向忠县建设委员会提交用地申请书申请修建综合楼，当年11月18日，建委向该厂颁发了选址意见书和工程设计要求通知书、建设用地规划许可证。此后该档案并无金虎厂综合楼建设的后续开展记载。另在忠县档案馆查询显示，金虎厂于1999年11月2日向忠县计划委员会提出综合楼修建报告，该委在1999年11月11日批复立项，同意金虎厂在为XX街道XX居委XX组花炮厂对面建设综合楼。被告黎军在县综合执法局对其违章建设处理时，提交了无落款日期的忠县人民政府忠府土发【1999】100号《忠县人民政府关于同意金虎厂出让使用土地建综合楼的批复》以及2002年3月18日建委签发的编号为D2002027的《建设工程规划许可证》的复印件。但本院在前往县档案馆查询得知，存档的忠县人民政府忠府土发【1999】100号用地批复系1999年12月29日对忠县电力公司的一个划拨用地批复；前往县规划局未能查询到D2002027的建设工程规划许可证的相关档案记载。对于黎军为何持有金虎厂相关建设前期手续，忠府土发【1999】100号对金虎厂的用地批复和D2002027的建设工程规划许可证复印件，庭审中黎军对此缄口不言。另查明，黎昌平修建的刘久祥自建房无正规地勘报告、无正规的施工设计以及监理单位，现无法查找该房屋设计图纸。经本院前往相关造价咨询公司和评估机构咨询，在现有条件下，不能对该房屋的造价成本进行测算。经本院向有关部门和组织询价，涉案房屋修建同期2012年一季度重庆市主城区9-16层住宅楼建筑单方造价在每平方米1190元-1370元区间，经测算，其人工、材料、机械成本在990元-1140元左右；忠县相关工程咨询公司人员认为涉案建筑成本造价在800元左右。在庭审中，黎军陈述涉案房屋建设当时成本造价为600-800元之间。以上事实，有原告提交的身份证、违法建设缴费通知书、处置审批表、刘久祥自建房安全性鉴定报告、施工现场照片、蜀通公司滑坡成因分析报告、刘久祥违建房桩基础安全性评估报告、房屋抵押合同、租赁合同；被告刘久祥提交的建房审批表、社队讨论记录、农（居）民建房工程暨环保质量安全责任书、建房协议以及补充协议，被告黎昌平提交的违法建设缴费通知单、现金缴款单、现场照片，第三人忠县人民政府提交的行政处罚决定书、询问笔录、滑坡点房屋统计表、某居委居委滑坡情况报告、忠州街道滑坡情况报告、建委滑坡情况报告、质监站现场踏勘情况报告、蜀通公司应急调查报告、忠州街道政府地质灾害避险工作汇报、应急防灾预案、专家组会上意见、拆除组织方案、滑坡成因分析报告、刘久祥自建房安全性评估报告，本院调取的金虎厂营业执照、忠县地防办文件、县政府议事纪要、责令限期改正（停止）违法行为通知书、案件移送函、黎军书面承诺、金虎厂建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、忠县计划委员会文件、忠县人民政府土地批复，本院对案外人戚永联的询问笔录以及前往各部门调取的相关文书资料，原、被告以及第三人在庭审中的陈述在卷佐证，足以认定。本院认为，依据蜀通公司2014年9月19日做出的应急报告、忠县建设工程质量监督站2014年9月19日对滑坡现场做出踏勘报告以及2014年10月7日《忠县XX街道XX居委XX组滑坡成因分析报告》，结合重庆市建筑科学研究院作出的刘久祥等21户违建房桩基础《安全性评估报告》结论，可以认定刘久祥自建房形成危房以致排危拆除，系多种原因形成的结果。主要包括外部因素和内部因素。外部因素包括滑坡前9月17日、18日的强降雨，被告黎军在黎久祥自建房下方不当的工程活动；内部因素包括黎久祥自建房所处地形地貌特征和房屋自身桩基础存在不足。综上，本院认为本案刘久祥自建房形成危房后果主要包括三方面的原因力，首先是包括强降雨、地形地貌等自然原因；其次黎军的不合理工程行为；再次刘久祥自建房桩基础的不足。综合考量，黎久祥自建房在2012年6月已经通过了结构安全性鉴定，满足正常使用要求；然而在2013年3月黎军下方不合理工程行为就导致了土质边坡的形成，被认定人为地质灾害，2013年9月即被有关部门发现并要求整治，本院酌情认定自然因素在事故损害形成中占40%的作用力，黎军的不合理工程行为因素在事故损害形成中占40%的作用力，刘久祥自建房桩基础不足的行为因素在事故损害形成中占20%的作用力。现有证据表明，金虎厂以及罗代琼就金虎厂综合楼修建，仅仅启动过立项和选址审批，并未进行后续的建设工程规划等一系列建设工作；庭审中黎军对持有金虎厂相关建设前期手续，忠府土发【1999】100号用地批复和D2002027的建设工程规划许可证复印件的原因缄口不言，本院也难以查证黎军违法建设行为和金虎厂、罗代琼之间的关系，故黎军不合理工程行为的后果由黎军个人全部负责，被告金虎厂和罗代琼不承担责任。潘本淑、刘久祥二人虽然系违法建设土地提供者，但是刘久祥自建房的具体建设是黎昌平完成的，故二人的违法行为与本案损害后果无直接因果关系，不应担责。刘久祥自建房在地质灾害中形成危房后，县人民政府组织强制排险，第三人忠县人民政府对本案损失的形成不存在过错行为，依法不应当承担民事责任。同时，本院认为，本案毁损的房屋已经被政府部门确认为违法建设，原告作为违法建设的实际占有人，依法享有占有保护请求权和占有物被侵害后的损害赔偿请求权。但是由于违法建筑是不合法的存在物，其赔偿范围应当有别于合法不动产的赔偿，故不应当以原告主张的房屋交易价格作为损失计算依据，应以形成该违法建设的建筑成本为限，包括材料费和人工费。本案中违章建筑已被拆除，现难以对房屋实际建造成本予以准确认定，综合重庆主城区单方造价行情、本院询价结果以及被告黎军庭审陈述，本院酌情以每平方米800元标准计算房屋的建造成本，即原告房屋建造成本为800元×128平方米=102400元。关于原告因涉案债务抵偿所致的损失差额，原告可通过其他途径予以解决。被告金虎厂和罗代琼经本院依法传唤逾期不到庭应诉，依法应当承担不到庭举证、质证，可能于己不利的后果。综上，依据《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第六条、第十二条、第十五条、第十九条、第二十九条，《中华人民共和国物权法》第二百四十五条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、在本判决生效后十五日内，被告黎军赔偿原告易小玲损失40960元，被告黎昌平赔偿原告易小玲损失20480元。二、驳回原告易小玲其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行的债务利息。本案案件受理费7300元，由原告易小玲承担2920元，被告黎军负担2920元，被告黎昌平承担1460元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定交纳上诉案件受理费。递交上诉状并收到本院预交上诉费通知书后应当及时预交上诉案件受理费。未在本院预交上诉费通知书指定的期限内预交上诉案件受理费又未提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决生效后权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期限，为本判决确定的履行期限届满后两年内。审 判 长  肖玉奎人民陪审员  吴兴发人民陪审员  张绍炳二〇一七年五月二日书 记 员  秦 军