山东省滕州市人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁0481民初2131号原告：陕西大件汽车运输有限责任公司，住所地：陕西省西安市莲湖区丰禾路付25号。法定代表人：周涛，董事长。委托诉讼代理人：封利利，陕西方新律师事务所律师。被告：滕州开元生化有限公司，住所地：滕州市官桥镇中韩村西。法定代表人：胡修峰，董事长。委托诉讼代理人：王光伟，男，汉族，1984年10月14日出生，该公司工作人员，住滕州市。委托诉讼代理人：袁克永，山东滕国律师事务所律师。原告陕西大件汽车运输有限责任公司（以下简称陕西大件公司）与被告滕州开元生化有限公司（以下简称滕州开元公司）运输合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李璇硕独任审判，公开开庭进行了审理。原告陕西大件公司的委托诉讼代理人封利利和被告滕州开元公司的委托诉讼代理人王光伟、袁克永到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陕西大件公司诉称：2014年1月4日，原、被告签订了编号为KYSH-YS-1401《二期环氧乙烷项目EO反应器货运代理合同》，约定由原告承运被告从供应商（日方）交付的EO反应器一台，运费为人民币3500000元；同时原告依照合同约定已在中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司对所承运的EO反应器投保了110%的保险，受益人为被告。合同签订后，原告便按照被告的通知及时安排工作人员前往装货港等待接货，但因被告与供应商关于装船时间几次变化、不断推迟，致使原告几次与接运船舶的第三人签订《运输合同》并支付订舱费、装船保证金后又不得已毁约而承担了相关费用。货物装船起运后，于2014年5月23日通过水运到达滕州交通港卸船时却遭受到了极其恶劣大风天气，由于自然灾害产生的不可抗力导致载运EO反应器的船只倾翻，造成原告工作人员伤亡及EO反应器落水的重大事故。原告于2014年6月15日将货物吊装上岸后，依照被告的要求进行了清洗处理，并于2014年8月19日将货物运送到了合同约定的地点（被告公司施工现场），至此原告已完成了运输义务，被告理应支付运费。至于承运的货物是否因落水而受损或赔偿的问题，因原告已投保了足额保险，被告可以通过正当途径予以解决，但不能以此作为拒付运费的理由。为维护原告的合法权益，现请求判令被告支付原告运费及因违约给原告造成的损失共计3500000元；诉讼费用由被告承担。被告滕州开元公司辩称：原、被告签订货物运输合同属实，原告在运输过程中，没有尽到安全责任，在滕州市交通港卸船时致货物落入水中，使货物不能使用，给被告造成了一定的经济损失，并致使被告的二期工程不能进行；原告没有按照合同约定如期交货，且没有将货物卸至地面、交付货物，没有开具增值税专用发票，同时因货物掉入水中，导致该货物质量不合格，所以不具备合同约定的付款条件，被告有权拒付货款。综上，请求依法驳回原告的诉讼请求，被告并保留向原告追索违约责任。经审理查明：2014年1月4日，原告陕西大件公司（以下简称乙方）与被告滕州开元公司（以下简称甲方）就中标的EO反应器货物运输服务及有关事宜达成一致意见，双方签订了编号为KYSH-YS-1401的《滕州开元生化有限公司二期环氧乙烷项目EO反应器货运代理合同》一份。合同其中约定:一、(一)合同价款为人民币3500000元。（二）“合同价款”系指根据合同规定，在乙方全面地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。“合同价款”包含：1.日本出口报关后，船上绑扎、固定费（包括在日本的作业人员的人工费等与货物安全运输有关的所有费用）；2.租船费；3.海上运输费；4.上海港装卸费（包括上海码头费、浮吊费、压驳费及人工费等相关费用）；5.报关费、清关费等相关费用；6.海关商检费；7.海关协调费；8.内河运输费；9.内河码头卸货费（包括内河码头费，码头加固费，卸船所需场地、技术、设备、材料、人工等相关费用）；10.陆路运输费（包括轴线车、牵引车、开道车等为运输产生的所有费用）；11.陆路运输协调费（包括道路补偿费，桥梁加固费，排障补偿费，排障人工及材料费，交通、路政、交警等相关部门协调服务费，交警护送费，安全保卫等陆路运输过程产生的所有费用）；12.可能发生的码头、港口、陆路滞留费；13.按照甲方指定地点进行卸货所产生的卸货费、固定费等现场相关费用；14.全过程货物及运输保险费、利润、税金等；15.其它及不可预见费用等从日本出口报关后到甲方现场指定地点卸货后一切费用的总和；16.在不违背国家相关法律法规的前提下，保证滕州开元生化有限公司关税、增值税等相关税费最优、最低。（三）“服务”系指合同规定乙方须承担的EO反应器货物运输服务的义务，和合同中规定乙方应承担的其它义务。（四）“现场”系指山东省滕州市官桥镇开元生化有限公司EO装置指定现场及卸货地点。（五）“验收”系指甲方依据合同规定接受合同所依据的程序和条件。（六）“交货时间”系指反应器从日本港船运起航之日起40天到达甲方EO装置指定现场并完成卸货。二、付款方式：合同签订生效后，乙方应按承运货物（EO二期反应器，总价为4.81亿日元）总价开具110%的海运、内河、陆路联运保险（正本）及运输费总额30%的不可撤销银行履约保函（正本）提交给甲方后7个工作日内，甲方支付合同总额30%的预付款；乙方将承运货物安全运到滕州开元生化有限公司指定现场并按照甲方指定位置将货物卸落至地面上完成交货，经甲方验收合格，乙方开具11%的合格的全额增值税专用发票后甲方再支付60%的合同款；余10%经当地商检局验收合格后支付。三、EO二期反应器的外形尺寸为长17700mm×宽6587mm×高5941mm，重量为327.57吨；运输执行的标准规范以国家最新版本为准；本次承运的设备属超限设备，设备严重超重及超高，水运、公路运输必须安全无误一次成功，为保证设备的运输安全，乙方应采用相应的车辆配置来完成本次的安全运输……接货方式为日本横滨港码头船舶舱面接货；运输方式为海运运输＋内河运输＋公路运输；交货方式为由乙方负责将货物安全运输至滕州开元生化有限公司施工现场并按照甲方指定地点及要求将货物卸落至地面上。四、验收：1.货物到达目的地后，甲方在接到乙方通知后应及时到现场，与乙方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验；如发现任何不符之处并由双方代表确认；属乙方责任后，由乙方处理解决。2.现场检验交货时，如发现集装箱、木箱、裸装设备由于乙方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出索赔的依据。3.乙方对上述索赔如有异议，应在接到甲方索赔通知后7天内提出复议，否则索赔即告成立；如有异议，双方需进行协商，如果乙方认为有必要，甲方可同意乙方在接到索赔通知后10天内，自费派代表赴检验现场同甲方代表共同商议赔偿。五、1.在履行合同过程中，如果乙方不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方；甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，酌情延长交货时间。2.若未经甲方同意延长交货时间，且由于乙方原因，未能按协议规定的设备交货期交货时，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：迟交1-4天，每天违约金金额为合同金额的0.5%；迟交5-7天，每天违约金金额为合同金额的1%；迟交7天以上，每周违约金金额为合同金额的1.5%；不满一周按一周计算。3.乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。4.因甲方供应商（日方）交货延误造成乙方接货船舶在日本横滨港的滞港，对其所产生的滞港费由甲方向日方索赔后，对乙方予以赔偿。5.因乙方在日本横滨港接货时发生延误，对其产生的对日方违约金由乙方负责全额赔偿。六、乙方应严格执行包装箱上的各类标示，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。七、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以就争议的事项向滕州市人民法院提请诉讼解决。八、下述文件是本合同的组成部分：1.合同专用条款；2.合同通用条款；3.经由甲方签字认可的运输方案及安全措施；4.招标文件；5.投标文件与投标承诺函、澄清文件；6.补充协议；7.合同执行期间双方来往的书面资料……上述合同签订后，原、被告又于同日签订了《合同通用条款》一份，其中约定：履约保证金为“1.乙方应在与招标人签订合同后十五天内，向甲方提供合同专用条款中所规定金额的履约保证金。2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。3.履约保证金应采用人民币，并采用下述方式提交：银行保函：由甲方可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的银行总行或其省、直辖市级行出具，其格式采用招标文件提供的格式或其他甲方可接受的格式。4.在乙方完成其合同义务包括任何保证义务十五天内，甲方将把履约保证金退还乙方。”；外形安全约定为“1.乙方对甲方供应商采取的包装措施是否符合安全运输要求具有检查、完善责任，甲方供应商交货后货物安全的责任转移到乙方。2.从日本港到EO装置现场卸货完成前，乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的全部赔偿责任。”；运输保险约定为“1.乙方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点的一切保险事项，相关费用应包括在合同总价中。2.乙方应向保险公司以甲方为受益人投保承运合同设备价格110%的运输一切险（海运、河运、陆路联运保险）。3.如果乙方承运的合同设备在运输途中发生丢失或损坏，乙方应与保险公司联系进行索赔。如果此种丢失或损坏不属于保险公司的赔偿范围，则由乙方承担全部赔偿责任。”；保证约定为“1.乙方应保证合同项下所提供的服务必须以正常、合法的手续尽快办理通关、商检手续及伴随服务，装卸货物轻装轻放，不得发生碰撞，运输安全、快捷、防晒及防雨淋。2.本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达最终目的地后的一定期限内保持有效（上述期限见合同专用条款），以先发生的为准。3.甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内所发现的缺陷。4.如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。”；索赔约定为“1.如果乙方对偏差负有责任，根据货物的损坏程度、以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物代运服务的价格。2.如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的解决方案解决索赔事宜，甲方将从合同价款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。”；乙方履约延误约定为“1.乙方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。2.在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。3.除非拖延是取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误交货，将按合同专用条款相关规定执行。4.指令方式：传真、邮件、电话。5.甲乙双方指定的项目负责人为指令人员。”；不可抗力约定为“1.签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。2.受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。3.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。”;合同生效约定为“1.本合同应在双方签字并加盖双方合同专用章后生效。2.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：经由甲方签字认可的运输方案及安全措施；银行保函（格式）；招标文件、投标文件、中标通知书；合同执行过程中双方来往的书面资料。”。上述合同生效后，原告按照合同约定，于2014年3月31日在中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司对所承运的EO反应器投保了进口货物运输保险，该保单载明第一受益人为被告滕州开元公司。被告则于同日向原告支付了运费1050000元（即支付合同总额30%的预付款），原告便向被告出具了同金额的收款收据一份。由于被告与供应商关于装船时间推迟变化，致使原告在2014年4月10日货物装船起运后，于同年5月17日通过水运到达滕州市滨湖镇交通港。原告在获取装卸专用泊位的批准后，便于同年5月18日下午开始作业。同年5月23日15时许，原告在卸船时遭受到了大风天气，导致载运EO反应器的船只倾翻，造成了原告的一名工作人员死亡和EO反应器落入交通港湖水中的事故。原告于2014年6月15日将被告的货物吊装上岸，又于2014年8月19日才将货物运送到了被告的施工现场。后原告向被告催要尚欠运费未果，便于2017年4月5日起诉至本院，要求判如所请。另查明：原告陕西大件公司于2014年6月19日在昆仑银行股份有限公司西安分行营业部存入了1050000元履约保证金，被告滕州开元公司已于同年8月8日以履约保函赔付的名义收取了该保证金；诉讼中，原告要求被告承担因违约给原告造成的损失，未向本院提供充分有效的证据支持其主张。上述事实，有当事人的陈述、庭审笔录、EO反应器货运代理合同及合同通用条款、货物运输保险单及保险业通用发票、原告向被告出具的收款收据、山东省枣庄市地方海事局滕州办事处出具的环氧乙烷反应器事故情况报告、滕州市公安局滨湖派出所出具的报案说明、原告向银行存入履约保证金的凭证、被告收取履约保证金的凭证以及原告的车辆托运EO反应器进入被告处的现场照片等相关证据在卷为凭。本院认为：原告陕西大件公司与被告滕州开元公司签订的EO反应器货运代理合同，系当事人真实意思表示，内容不违反国家法律和行政法规强制性规定，且已实际履行，该合同合法有效。“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”当原告将被告的EO反应器从日本横滨港通过海运运输＋内河运输＋公路运输，最终运输至被告的施工现场时，被告应当依据合同约定的程序和条件及时验收货物，并支付原告的运输费用。被告虽拒不验收货物，但未提供充分有效的证据证明原告不具备交付货物的条件，应视为原告已基本完成了运输义务，被告应按照约定支付原告的运输费用，但被告已预付的1050000元应当在运费总额中扣减，故原告请求被告支付尚欠运费2450000元（3500000元-1050000元），理由正当，证据充分，本院予以支持。对于原告要求被告赔偿因其扣押原告的车辆等侵权行为给原告造成经济损失的诉讼请求，因原告未提交充分有效的证据支持其主张，且本案系运输合同纠纷之诉，与原告所主张的侵权之诉，并非同一法律关系，本院对此无法合并审理，原告可另行主张权利。关于被告以履约保函赔付的名义收取了原告履约保证金1050000元的问题，根据运输合同中双方对“交货时间”的约定，原告应在反应器从日本港船运起航之日起40天到达被告EO装置指定现场并完成卸货，原告是在2014年4月10日将该货物装船起运的，按照约定原告应于同年5月20日将该货物运送被告指定现场。虽在同年5月23日由于天气等原因，导致EO反应器落入湖水中的事故，但原告又于同年6月15日将被告的货物吊装上岸，并于2014年8月19日才将货物运送到了被告处，原告比合同约定的应“交货时间”延长了91天。又根据合同中“由于原告原因，未能按协议规定的设备交货期交货时，被告有权按下列比例向原告收取违约金：迟交1-4天每天违约金金额为合同金额的0.5%，迟交5-7天每天违约金金额为合同金额的1%，迟交7天以上每周违约金金额为合同金额的1.5%，不满一周按一周计算”的约定，原告迟延交货时间为91天，按照违约金的上述计算标准，被告有权向原告收取违约金的数额为682500元。但因被告在本案中未明确主张该项权利，本院不予合并处理。又由于原告在运输途中将被告的EO反应器落入湖水中的事实客观存在，该货物是否能正常使用，以及被告是否还存在其他经济损失，均尚未确定，且原告向银行存入履约保证金的时间在其承运货物发生落入湖水事故之后，故被告为维护其合法权益暂时收取了原告履约保证金1050000元的行为并无不当。庭审中，原告主张以该履约保证金和被告所预付的运费1050000元应当抵销，由于双方约定履约保证金用于补偿被告因原告不能完成其合同义务而蒙受的损失，具有控制合同有效执行与风险防范的功能，且约定被告在原告完成其合同义务包括任何保证义务十五日内，方可将履约保证金退还原告。所以原告要求被告退还该履约保证金的条件尚未成就，对原告的上述该项主张，本院不予采信和支持。原告对所承运的EO反应器虽然在中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司投保了进口货物运输保险，但该险种不属于本案货物运输合同纠纷案件的受理范畴，为避免双方的损失进一步扩大，被告滕州开元公司作为该保单的第一受益人，应当按照保险合同的相关规定另行主张权利。综上，对于原告诉讼请求中合理的部分，本院予以支持；超出本院查明支持的其他部分请求，因其未提供充分有效的证据证明，本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第三百零九条、第三百一十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告滕州开元生化有限公司支付原告陕西大件汽车运输有限责任公司运输费用2450000元，于本判决生效后十日内履行完毕；二、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费34800元减半收取17400元，由原告承担4200元、被告承担13200元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省枣庄市中级人民法院。审判员  李璇硕二〇一七年五月三十一日书记员  刘宝霞