新疆维吾尔自治区石河子市人民法院民 事 判 决 书（2017）兵9001民初1417号原告：石河子开发区鑫贝尔装饰广告工程部，住所地新疆石河子开发区北工业园区温州国际商城G栋77号。经营人：张华，男，1977年12月8日出生，汉族，住石河子市温州商贸城*栋**号。被告：张国新，男，1965年9月1日出生，汉族，住石河子市。原告石河子开发区鑫贝尔装饰广告工程部（以下简称鑫贝尔装饰部）与被告张国新承揽合同纠纷一案，本院于2017年2月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告经营人张华、被告张国新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鑫贝尔装饰部向本院提出诉讼请求：1、判决被告偿还装修材料及人工欠款11000元；2、判决被告支付装修工程增项人工及材料费7580元；3、判决被告支付合同违约金2114元；4、判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2016年4月13日，被告让原告为其设计并装修位于石河子铁路局小区（37小区高层）XX栋XXXX号房屋。原告根据房屋结构设计出装修平面方案图，并出具了预算表。经协商，把合同预算总价降至77000元。实际施工中，原告在被告的要求增加了预算外的工程，增项的材料及人工为7580元。工程完成后至今，被告仍欠原告合同内材料及人工费用11000元、增项的材料及人工7580元未付。原告数次上门追讨，被告均以各种理由拒付。根据合同第三十四条规定，如甲方以工程质量为借口拒付工程款，乙方可依据完工日（2016年6月26日）追加欠款的百分之二的费用即360元。根据合同第三十七条规定，甲方违反第十七条应按逾期未付款金额的日万分之四支付违约金。截至2017年2月22日，被告应支付原告违约金1754元。故原告诉至法院，恳请法院支持原告的诉讼请求。张国新辩称，我和原告签订的是全包合同，包工包料，我拎包入住。合同价款77000元是对的，但我对原告陈述的都不认可。原告说2016年6月26日完工，但实际上到现在工程都没有完工。欠款11000元没付是事实，因为原告没有干完活，所以剩下的钱没有付。原告所说的增补项目就没有，也没有增加项目的费用。原告至今活都没干完，我不存在违约，不同意支付违约金。装修期间，有很多东西都是我自己买的，原告同意从装修款里扣，现在又不承认了。我只同意支付原告3000元，其他的都不同意。本院经审理认定事实如下：2016年4月13日，原告（乙方）与被告（甲方）签订装修合同一份，约定原告为被告装修位于石河子市37小区XX栋XXXX号房屋，房屋面积为106平方米，施工内容和做法按预算表、施工图纸确定；工程总价款为77000元。合同第十三条约定：”甲方变更施工内容的，乙方应当同意。工期、总价款、预算清单内容相应变化的，经甲方书面确认后生效。”第十七条约定：”合同签订后，开工前二至五日，被告支付相当于总价款60%的工程款46000元；进场的三日内，被告支付相当于总价款25%的工程款19000元；竣工单日内，被告支付相当于总价款10%的工程款7700元；全部工程完工后，被告支付相当于总价款5%的工程款4300元；工程于2016年4月13日开工，2016年6月13日竣工，工期为60天。”第二十八条约定：”施工期间，甲方修改设计方案并相应地变更施工方案、增减施工内容的，应在变更的项目施工前通知乙方，乙方应当根据甲方的要求施工。甲方变更、增减施工项目的，应当与乙方签订作为本合同附件（六）的工程项目变更单。因甲方变更项目引起竣工日期和工程总价款变化的，按本合同第十三条的规定处理。”第三十四条约定：”工程竣工后，乙方应当在竣工前五日书面通知甲方验收，甲方应自接到通知后七日内按照工程设计合同约定和相应的质量标准组织验收。验收合格的，办理验收移交手续，签署工程质量验收单和工程结算单。乙方应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。甲方在规定时间内不能组织验收的，应当及时通知乙方另订验收日期，验收合格的，甲方承认原竣工日期。如乙方通知甲方进行工程验收，甲方在五日内不进行工程验收的，乙方自行验收，验收合格当日为工程完工日。如甲方以工程质量为借口拒付工程款项，乙方可依据工程完工日起追加工程欠款的百分之二合理相关费用元。”第三十七条约定：”甲方违反本合同第十七条第1款的规定，每逾期1日，应按逾期未付款金额的万分之四向乙方支付违约金。”合同签订后，被告即支付原告装修款46000元。次日，原告组织人员进入被告处进行装修。2016年7月5日和7月30日，被告分别支付原告装修款10000元。同年6月25日，被告对涉案房屋装修进行验收，提出门灯更换、储藏间加小站板、鞋柜不要、雕花更换、地脚线更换等15项意见。同年8月，原告对被告提出的大部分问题进行了处理，但主卧室地脚线没有做，厨房、洗漱间没有安装插座，卫生间地漏没有补。之后，原告的工作人员离开涉案房屋，被告于2016年10月26日入住该房屋。原告向被告索款未果，遂诉至本院。庭审中，原告提交”37小区张预算表”4张及装修工程增项单2张，证明双方协商的装修项目为电视背景墙（1200元）、电视柜（900元）、艺术鞋柜（1100元）、地脚线（客厅180元、主卧150元、餐厅180元）、地砖铺设、墙砖铺设、吊顶、成品门、洗漱柜、线路改造、水路改造、窗帘、灯具等共计82260元，同时注明洁具、床品、灶具、电器、沙发等为甲方自备，确认金额为77000元。装饰工程增项单记载代购欧普卫生间多功能一体机一台19**元（含手工200元）、卫生间防水隔断玻璃1200元、客厅塑钢窗拆除移出固定及还原2600元、消防栓内木工制作隔层900元、拆除风道及封堵（厨房）900元等，共计7580元。被告称其在诉讼前未见过”37小区张预算表”及装修工程增项单，且预算表和增项单上均没有其签名，涉案房屋所有装修项目都包括在77000元内，对原告提交的上述证据均不认可。原告提供照片5张，证明其装修工作已完成。被告对照片的真实性没有异议，但提出照片是2016年8月10日施工时拍摄的，从照片上可以反映当时装修尚未完工。原告还提供2016年6月9日装修工程验收单和2016年6月25日验收情况各一份，证明被告已于2016年6月26日对涉案房屋进行验收，并签字确认合格。被告对此不予认可，称其6月25日验收时提出15个问题，验收情况上是其本人签名，验收单上”张国新”不是其本人书写。经本院释明后，被告在本院限定时间内未提交书面鉴定申请。被告提供照片5张，证明涉案房屋厨房、洗漱间没有安装插座，卫生间地漏没有补，装修尚未全部完成，要求原告继续完成上述工作。原告对此认可。被告还提供2016年7月19日至10月8日收据6张，证明其购买窗帘、洁具、晾衣架等支付8025元，该费用应包括在装修费用内，更换锁芯的260元应由原告负担。原告对此不予认可，认为其已安装窗帘，被告自行加装窗帘应由被告承担，其他款项也不包括在装修预算项目中。原告认可因被告对其制作的鞋柜不满意，原告将鞋柜搬走，同意扣除此款项。本院认为，原告与被告签订的装修合同是双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定,应为有效。双方当事人应按照约定全面履行各自义务。本案原告虽然完成大部分装修工作并将工作成果交付被告，但从审理情况看，原告的装修成果存在瑕疵。《中华人民共和国合同法》第二百六十二条规定：”承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。”即：工作成果有轻微瑕疵的，定作人可以要求承揽人进行修整、修补，使工作成果符合质量标准；工作成果有严重暇疵的，定作人可以拒收，要求承揽人返工重新制作或者调换；工作成果有瑕疵，而定作人同意利用的，可以按质论价，相应地减少所应付的报酬。现被告已入住装修房屋，表示其同意接收原告的装修成果，被告可以要求原告对未未完成部分进行修整、修补，但无权迳行拒付报酬，故被告应按协议约定支付原告报酬。因原告认可其制作的艺术鞋柜被告不满意，其已搬走，对该鞋柜相应的报酬，应从被告应付款项中扣减。由于原告未就装修内容签字确认，原告自认该鞋柜价值1100元，按双方认可的装修费折扣比例，应扣减1030元，即被告应支付原告装修款9970元（11000元-1030元）。原、被告签订的装修合同第二十八条约定：”......甲方变更、增减施工项目的，应当与乙方签订作为本合同附件（六）的工程项目变更单......”在合同履行过程中，原告未就装修内容、材料的提供及增减施工项目形成书面资料并由被告签字确认，且被告认为原告提出的增加项目均包括在双方商定的装修范围内，故对原告要求被告增项人工及材料费的诉讼请求，本院不予支持。被告辩解其购买的窗帘、洁具等应从装修款中扣除，但未提供相应的证据，原告对此亦不予认可，故本院对其辩解不予采信。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定”当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”从双方提供的证据可以反映，被告虽已入住装修房屋，但原告的装修工作存在瑕疵。原告要求以2016年6月25日确认验收合格日期，但其提交的验收单载明日期为2016年6月9日，且是对水管改造、电线改造等项目的验收，并不是对全部装修项目的验收。同时，原告提供的2016年6月25日验收情况亦证实被告对原告的装修工作提出15条意见，并未验收合格。直至庭审时，涉案房屋仍存在厨房、洗漱间没有安装插座，卫生间地漏没有补等问题，原告要求追加工程欠款的百分之二合理相关费用的请求于法无据，本院不予支持。关于违约金，双方虽然约定被告付款时间及违约金的计算方式，但被告未按时付款的原因是原告未按约定完成装修工作，根据公平原则和诚实信用原则，本院对原告的该项请求亦不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条第一款、第一百零七条、第二百五十一条、二百六十二条、第二百六十三条的规定，判决如下：一、被告张国新于本判决生效后五日内给付原告石河子开发区鑫贝尔装饰广告工程部装修款9970元；二、驳回原告石河子开发区鑫贝尔装饰广告工程部的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费159元（减半收取），送达费90元，合计249元（原告已预交），由原告负担59元，被告负担190元。被告负担部分与前款同期给付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第八师中级人民法院。审判员  焦红梅二〇一七年五月二日书记员  贺思雨