河南省南阳市卧龙区人民法院民 事 判 决 书(2017）豫1303民初2070号原告杨林林。委托代理人冯墨竹，南阳市宛城区汉冶街道法律服务所法律工作者，代理权限为特别授权。委托代理人冯延全。被告南阳市春泉货运配送有限责任公司，社会信用代码914113007551814446。法定代表人：康丽，任执行董事职务。委托代理人王清斌，河南定信律师事务所律师，代理权限为特别授权。委托代理人李付增，河南定信律师事务所律师，代理权限为特别授权。原告杨林林与被告南阳市春泉货运配送有限责任公司（以下简称春泉公司）房屋买卖合同纠纷一案，原告杨林林于2017年3月9日向本院提起诉讼。本院受理后依法适用简易程序公开开庭对本案进行了审理。原告杨林林的委托代理人冯墨竹、冯延全，被告春泉公司的委托代理人王清斌、李付增均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称于2015年4月4日与被告签订了商品房买卖合同（备案号15842160），购买了被告开发的位于卧龙区工业路586号7＃楼1单元21层2110房产。为此原告支付了购房款478470元，物业维修资金9604.3元，契税9569.40元。双方约定交房日期为2016年6月1日。届期后原告多次要求被告交房，被告不履行交房义务，由于双方不能协商解决，故请求人民法院依法裁判。1、请求人民法院依法判令被告履行合同，交付位于卧龙区工业路586号7＃楼1单元21层2110房产。2、自2016年6月1日起以房款总额按中国人民银行同期贷款利率计付违约金至房屋实际交付止。3、自2016年6月1日起支付原告每月1800元损失至实际交房止。4、为原告办理房屋所有权证书，并自2016年6月1日起以房款总额按中国人民银行同期贷款利率计付利息至办理完毕止。5、交付不动产发票。6、诉讼费用由被告负担。被告春泉公司辩称，一、本案中原告所诉与事实严重不符，被告早于2016年5月底已通知所有住户可以对房屋进行装修，又于2016年7月17日书面通知原告接收房屋。而原告无理由拒绝，现竟以交房违约为由起诉被告，确属虚假诉讼。被告开发的春泉小区7#楼自2013年开工建设以来，建筑公司、监理公司等多个单位一直全力以赴，积极施工，努力赶超工期，确保工程质量。先后取得“五证”等全部手续。2016年5月20日在南阳市××委主持下进行“五方”验收，经验收合格房屋已具备接房装修条件，遂通知各住户可以接房进行装修，部分急于入住的已接房进行装修，但包括原告在内的少部分购房者又提出降低燃气费、暖气费等要求，被拒绝后又组织不明真相的部分购房者到被告售房部闹事，并通过网络平台向社会散布不实信息，向被告施压，拒绝接收房屋。无奈之下，被告通过邮寄方式书面通知原告，原告反而书面通知明确表示拒绝收房，（有被告签字按指印的通知书为证）。后经解释，其他购房者明白事实真相，纷纷接收房屋。而原告仍一意孤行，坚持起诉，妄图进一步诋毁被告名誉，尤其是要求履行交房义务之诉请，更是毫无道理，应依法驳回其诉讼请求，以明是非。二、被告不存在逾期交房的事实，不构成违约，不应承担违约责任，相反原告仍拖欠被告购房款32549元。众所周知，2014年6月25日，南阳市建筑市场爆发震惊全国的“瘦身钢筋”事件，第二天南阳市住房城乡建设委员会通知被告停工待检，使施工停顿近三个月，经检查被告开发的小区不存在“瘦身钢筋”事情，恢复施工后，答辩人即加班加点努力赶上工期。2015年8月，我国首都要举行世界瞩目的“大阅兵”仪式，市政府通知南阳市所有建筑行业停工，以保证北京蓝天白云，再次导致停工近一个月。这两个大事件，均属不可抗力，依据我国合同法第一百一十七条之规定及双方合同约定：因不可抗力原因导致不能履行合同，应免除相应责任。故被告不存在逾期交房的事实，不构成违约，不应承担违约责任，原告要求被告支付每月损失无法律依据，不应支持。对于原告欠付购房款一事，被告已另案提起诉讼，在此不再赘述。三、原告要求办理不动产登记的诉清是混淆了行政审批权和司法权的慨念，属无理诉讼。办理不动产登记是行政机关的行政行为，是代表政府依法办理行使的职权。不受任何单位和个人的约束。被告不是行政机关，不是颁发不动产权的单位。被告作为房屋开发建设者愿意为××办理相关权属登记证书，但是办理过程中产生的相关费用依法应由原告承担，同时，依据双方合同第十五条约定“出卖人应当在商品房交付使用后90日内，……××同意给予180日的宽限期……”，现原告拒绝收房，房屋并未实际交付使用，上述日期并未实际开始计算，被告不存在违约。故原告要求自2016年6月1日起以房款总额按中国人民银行同期贷款利率计付利息至办理完毕无法律和合同依据，依法不应支持。被告开发建设的春泉小区经多方验收合格，所有证件齐全，属于合格工程，被告欢迎广大业主对被告工作提出合理建议，但绝不允许任何人提出无理要求，希望法庭在查明事实的基础上依法驳回其诉讼请求。关于不动产发票尚有面积差未交齐，原告拖欠购房尾款，原告交齐房款我们就能把发票给被告。经审理查明，2015年3月11日原告杨林林(××)与被告春泉公司（出卖人）签订《商品房买卖合同》，合同约定，第三条××购买卧龙区工业路586号7#楼1单元21层2110号二室二厅商品房，建筑面积100.3平方米。第四条、该商品房每平方米4770.39元，总金额478470元。第八条；出卖人应当在2016年6月1日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第一种条件，并符合本合同约定的商品房交付××使用：1、该商品房经验收合格。第九条出卖人逾期交房的违约责任，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付××使用，按下列第一种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向××支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过90日后，××有权解除合同，××解除合同的，出卖人应当自××解除合同通知到达之日起90天内退还全部已付款，并按××累计已付款的1%向××支付违约金。××要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向××支付已交付房价款万分之二的违约金。第十五条关于产权登记的约定，出卖人应当在商品房交付使用后90日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。如因出卖人的责任，××不能在规定期限内取得房地产权属证书，双方同意按下列第3项处理；3、本条出卖人的责任是指，负责提供办理权属登记的资料保产权登记机关备案。出卖人未在约定期限内报产权登记机关备案的，××同意给予180日的宽限期，若宽限期满出卖人仍未完成备案，××有权提出退房。合同签订当日原告杨林林向被告春泉公司支付首付款278470元，下余房款20万元原告在中国建设银行南阳分行办理了按揭贷款。双方所签订的《商品房买卖合同》已在南阳市房管局进行了登记备案。另查明，2014年12月13日被告春泉公司所开发的春泉花园7#住宅楼取得商品房预售许可证。被告春泉公司在开发该楼盘期间2014年6月26日，南阳市住房建设委员会下发的停工通知一份内容为，春泉货运、省建设集团公司：6月25日，中央电视台焦点访谈栏目以“瘦身钢筋肥了谁”为题报道了我市“瘦身钢筋”的问题，该行为侵害的是广大群众利益，损害的是政府的形象，败坏的是南阳的声誉，在社会上造成了很坏的影响。为规范建筑市场秩序想，稳定购房的情绪，给市民一个满意的答复，市政府决定在全市开展建设质量安全专项整治。决定于2014年6月26日起，中心城区所有在建工程一律暂停施工生产，待建设行为、实物质量、技术资料等符合要求后，依据通知恢复生产。2014年9月12日监理工程师通知，要求施工单位于2014年9月3日恢复生产、正常施工。据此被告暂停施工68天。2015年8月19日监理工程师通知，由于大阅兵，工地于2015年8月20日零时至9月4日，暂停对七号楼施工，要求于2015年9月5日恢复生产、正常施工。据此被告暂停施工15天。2016年7月17日被告以特快专递的方式向原告送达入住通知书，通知原告接到通知书7日内办理交接入住手续。原告于2016年7月17日收到该通知书，并于2016年7月27日与其他购房者联名向被告提出拒绝收房通知书。以上事实由原、被告当庭陈述及原、被告所举证据予以证实，所举证据已经庭审举证、质证，本院予以确认并在卷佐证。本院认为，本案的争议焦点为被告在履行商品房买卖合同时因“瘦身钢”事件、大阅兵导致停工造成逾期交房，是否构成违约？原、被告双方在平等自愿、协商一致的基础上签订的商品房买卖合同，合同内容不违反相关法律规定，合同为有效合同。原、被告双方均应按合同约定履行。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本案中原告在签订《商品房买卖合同》后向被告支付房款首付款278470元，下余房款20万元原告在中国建设银行南阳分行办理了按揭贷款。合同第八条约定，出卖人应当在2016年6月1日前交付经验收合格的商品房。被告实际是于2016年7月17日以特快专递的方式向原告送达入住通知书，通知原告接到通知书7日内办理交接入住手续。原告于2016年7月17日收到该通知书，于2016年7月27日联名向被告提出拒绝收房通知书。按合同约定被告迟延55天交房。庭审中被告提交了南阳市住房建设委员会下发的停工通知一份要求于2014年6月26日起停工，后依据监理工程师通知，于2014年9月3日恢复生产、正常施工。据此被告暂停施工68天。2015年8月19日监理工程师通知，由于大阅兵，工地于2015年8月20日零时至9月4日，暂停对七号楼施工，要求于2015年9月5日恢复生产、正常施工。据此被告暂停施工15天。以上两次共计停工83天。本院认为，“瘦身钢筋”事件、大阅兵导致两次停工，均为不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。均不是被告所能掌控和避免及克服的，不是被告主观人为拖延造成迟延交房，应属不可抗力。因两次停工83天，交房日期应自合同约定之日2016年6月1日起予以顺延83天，被告最迟于2016年8月23日前向原告进行交房。被告实际是于2016年7月17日邮寄通知原告，在2016年8月23日前，故被告因不可抗力，迟延交房，不构成违约。但被告在不可抗力发生后，没有及时将这一情况通知原告，实为不妥，被告对此应引以为戒，杜绝此类现象发生。原被告应积极主动沟通，尽快办理交房入住手续。故对原告的诉讼请求第一项判令被告依法履行商品房交付义务，本院予以支持。对原告的第二、三项诉讼请求，本院不予支持。对原告的第四、五项诉讼请求，本院认为，原、被告双方签订的商品房买卖合同为有效合同。合同中第十五条关于产权登记的约定，出卖人应当在商品房交付使用后90日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。如因出卖人的责任，××不能在规定期限内取得房地产权属证书，双方同意按下列第3项处理；3、本条出卖人的责任是指，负责提供办理权属登记的资料保产权登记机关备案。出卖人未在约定期限内报产权登记机关备案的，××同意给予180日的宽限期，若宽限期满出卖人仍未完成备案，××有权提出退房。依据合同法的相关规定，当事人对合同的效力可以约定附期限，附生效期限的合同自期限届至时生效。该条款的约定是附生效期限的约定，依据该条款的约定，产权登记出卖人应当在商品房交付使用后90日内依法协助××办理，出卖人未在约定期限内报产权登记机关备案的，××同意给予180日的宽限期。现原告主张该请求，本院认为，不动产登记证书的办理机关是不动产管理部门，被告的义务是协助办理，而不是由被告负责办理。现因原告所购房屋尚未交付，附生效期限的合同约定的期限未届至，原告应自商品房交付使用90日后及在180日的宽限期后，被告不予协助办理产权登记时，另行主张该项权利。故对原告的第四、五项诉讼请求本院不予支持。综上所述，因“瘦身钢筋”事件、大阅兵导致被告两次停工，均为不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应属不可抗力。停工时间为83天，交房日期应自2016年6月1日起予以顺延83天，被告最迟于2016年8月23日前向原告进行交房。被告实际是于2016年7月17日邮寄通知原告，在2016年8月23日前，故被告因不可抗力，迟延交房，不构成违约。依据《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国合同法》第四十六条、第六十条、第一百一十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、自本判决生效之日起十五日内被告南阳市春泉货运配送有限责任公司向原告杨林林履行商品房（7#楼1单元21层2110号二室二厅）交付义务，办理交房手续。二、驳回原告杨林林的其他诉讼请求。案件受理费100元，减半由原告杨林林承担20元，被告南阳市春泉货运配送有限责任公司承担30元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省南阳市中级人民法院。审判员 康 宏二〇一七年五月十五日书记员 谭瑾姣