福建省三明市梅列区人民法院民 事 判 决 书（2017）闽0402民初647号原告：孙凯，男，1983年5月14日出生，汉族，住三明市梅列区。原告：林丽红，女，1982年9月26日出生，汉族，住三明市梅列区。原告孙凯、林丽红共同委托诉讼代理人：程跃，女，1958年5月21日出生，汉族，住三明市三元区。被告：三明众祥房地产开发有限公司，住所地三明市梅列区。法定代表人：曾丽水，董事长。委托诉讼代理人：王柳莺，福建邱宁江律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐滟帆，福建邱宁江律师事务所律师。原告孙凯、林丽红与被告三明众祥房地产开发有限公司（以下简称众祥房地产公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2017年3月8日立案后，依法由审判员陈昌适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告孙凯、林丽红共同委托诉讼代理人程跃，被告众祥房地产公司委托诉讼代理人唐滟帆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。孙凯、林丽红向本院提出诉讼请求：判令众祥房地产公司立即向孙凯、林丽红支付逾期办理商品房权属登记违约金11130元。事实和理由：孙凯、林丽红与众祥房地产公司于2012年11月8日签订《商品房买卖合同》，约定：孙凯、林丽红向众祥房地产公司购买三明市梅列区乾龙新村366幢408号商品房，建筑面积91.92平方米，单价为每平方米6765元，总金额为621839元，按揭贷款，于2012年12月25日前支付首付款221839元，剩余房款400000元七日内由众祥房地产公司协助孙凯、林丽红向银行申请按揭贷款；众祥房地产公司应当在2015年6月30日前将商品房交付给孙凯、林丽红使用，并应当在交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由众祥房地产公司提供的资料交付孙凯、林丽红。如因众祥房地产公司原因，孙凯、林丽红不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，孙凯、林丽红不退房，众祥房地产公司自逾期之日起每日按孙凯、林丽红已付房款的0.005%向孙凯、林丽红支付违约金。合同订立后，孙凯、林丽红依约支付了全部房款。众祥房地产公司虽依约于2015年6月30日向孙凯、林丽红交付了商品房，但直至2016年8月22日才通知孙凯、林丽红办理房屋权属登记手续，导致孙凯、林丽红逾期358天(418天-60天)才能办理房屋权属登记，构成违约，应当向孙凯、林丽红支付违约金11130元(621839元×0.005%/天×358天)。众祥房地产公司辩称，一、商品房买卖合同明确约定，众祥房地产公司承担违约责任的前提是因众祥房地产公司的过错导致逾期办证。本案孙凯、林丽红之所以无法如期办理产权证，正是受拆迁“帝豪”建筑物这一行政行为的影响，而非众祥房地产公司的过错行为所导致。原“帝豪”建筑物在众祥房地产公司购置的地块范围是个不争的事实，众祥房地产公司要如期开发“吉祥福邸”楼房项目就不得不涉及“帝豪”建筑物的拆除问题，遗憾的是政府及有关部门不能在约定的时间内将其拆除供地，在一期供地4年后，直至2012年9月“帝豪”建筑物拆除，众祥房地产公司才获得二期用地。由于供地的延期，二期项目开发严重滞后，从而导致测绘延期，并直接导致办理初始预登记暂缓。为此，众祥房地产公司多次向政府部门报告、协调，并投入大量人力物力。事实上，购房者系以按揭付款方式支付房屋款的，在办理产权过户登记前，众祥房地产公司还须对购房者的贷款行为承担阶段性担保，故众祥房地产公司无理由不积极办理产权证。根据三明市房屋权属登记中心《关于房屋所有权初始登记的办理指南》规定，开发商仅需向当地房屋管理部门提供包含登记申请书、申请人身份证明、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程符合规划的证明、建设工程规划许可证、竣工验收备案表、测绘成果审核意见及测绘报告等一系列材料，而这些材料众祥房地产公司确已备齐，商品房完全具备交房条件。由于《房屋建筑面积测量计算报告书》是在交房后4个月才出具，可以印证众祥房地产公司逾期取得初始预登记证明书是因行政机关的延误导致的，众祥房地产公司对此不承担任何责任。二、众祥房地公司已履行完成房屋初始登记的协助义务，而因行政机关的原因导致逾期办证可以免除众祥房地产公司的责任。在《民事审判指导与参考》2006年第1辑《对最高人民法院〈关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉第18条规定的解读》中，阐明如下：“商品房买卖合同的出卖人在履行移转房屋所有权义务的行为方式上，表现为只是提供必要的证明文件，协助买受人完成申请办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。出卖人只要在约定或法定的期限内完成房屋权属的初始登记，并在买受人申请办理房屋所有权登记时，能够提供办理房屋所有权的相关证明，即可认定出卖人的协助义务已经完成，其承担的移转房屋所有权的义务履行完毕。”司法实践中发生的逾期办证纠纷，主要是因出卖人的原因而引发的，因此，《解释》第18条所规范解决的逾期办证纠纷，是指因出卖人原因，导致买受人在约定或者法定的期限届满时未能取得房屋所有权证书情况。按照上述论述分析，对《解释》第18条所规定的“由于出卖人原因”的理解适用，就是只要出卖人在约定或者法定的期限内，向房地产管理部门提交完备的房屋所有权初始登记的证明文件，并在买受人申请办理房屋所有权登记时，提供申请办理房屋所有权登记所需的相关材料，即可认定出卖人已履行完毕其应承担的合同义务和法定义务。因第三人或者不可抗力导致的逾期办证，只要出卖人能够有证据证明，可以作为出卖人逾期办证的免责事由予以处理。本案中，合同约定众祥房地产公司仅承担协助办证义务，而众祥房地产公司已于第一时间向行政机关报送了证明文件，由于行政部门的原因未在规定的时间内取得房屋权属证书，不可归责于众祥房地产公司。三、即使退一万步讲，如果认定存在违约行为，本案所涉违约金过高，请求法院予以适当减少。第一、逾期办证属于情势变更，应结合本案实际情况变更合同内容。《合同法》解释（二）第二十九条之规定：当事人主张约定的违约金过高请求予以减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四第第二款规定的“过分高于造成的损失”。本案中，众祥房地产公司如期交付商品房，不影响购房人对商品房的占有、使用和收益；购房者以按揭贷款方式支付购房款，即使取得房产证也是抵押给银行，不影响其融资；如今已具备办理产权登记的条件，但购房者却不急于办理，说明其并无二次交易房产的需求，不存在影响二次交易的情形，故逾期办证实质上并未对购房者造成任何损失。综上所述，请求法院考虑众祥房地产公司本身并无过错、众祥房地产公司的合同履行情况以及孙凯、林丽红未受到任何实际损失等相关因素，依法驳回孙凯、林丽红全部诉讼请求或者酌情减轻众祥房地产公司承担的违约金数额。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本案经开庭审理，查明如下事实：一、2012年11月8日，孙凯、林丽红与众祥房地产公司签订《商品房买卖合同》，主要约定：孙凯、林丽红购买的商品房系预售商品房，该商品房为三明市梅列区乾龙新村366幢408号，位于所在建筑设计标高±0.000地上第4层，建筑面积91.92平方米，其中，套内建筑面积72平方米，公共部位共有分摊建筑面积19.92平方米，该房用途为成套住宅,属钢混结构,层高为2.9米；该商品房价款按建筑面积计算，单价为每平方米6765元，总价款为人民币621839元；孙凯、林丽红以按揭付款方式支付房屋价款；众祥房地产公司应当在2015年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格并符合本合同约定的商品房交付孙凯、林丽红使用，但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，众祥房地产公司可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且众祥房地产公司在发生之日起30日内告知孙凯、林丽红的，2.施工中遇到规划、文物、环保等方面因为行政措施而导致开发建设期延长，其他“特殊原因”详见附件八《合同补充协议》；众祥房地产公司应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由众祥房地产公司提供的资料交付孙凯、林丽红。如因众祥房地产公司原因，孙凯、林丽红不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按以下方式处理：孙凯、林丽红不退房，众祥房地产公司自逾期之日起每日按孙凯、林丽红已付款的0.005%向孙凯、林丽红支付违约金；本合同自双方签订之日起生效。合同还就商品房面积确认及面积差异处理、交接、保修责任、前期物业服务等作了明确的约定。同日，孙凯、林丽红、众祥房地产公司签订《商品房买卖合同》之后，就未尽事宜还签订了《合同补充协议》，其中第四条主要内容为：对本合同第八条补充如下：1.该条所指的：“特殊原因”，除包括人力不可抗拒的火灾、水灾等自然灾害及其他不可抗力外，还包括如下：⑴市政等相关部门原因引起的延误，如线路、水管检修或突发故障等而造成停水、停电等情况造成无法正常施工。⑵配合政府及相关部门的法规、规章、命令、文件或市政建设等而引起的延误(如外事活动、交通管制、文明城创建活动等)。⑶施工期间遇到昼夜降雨超过60㎜，或遇到6级以上(含6级)强风或5级以上(含5级)地震的。⑷非众祥房地产公司原因而引起的出入道路受阻、主要设备故障等造成施工受阻。2.本合同第八条规定的不可抗力指在签署本合同时不能预见，对其发生及后果不能避免或不能克服的事件；如果该不可抗力事件为众所周知或已经通过相关媒介予以宣传、报道，则众祥房地产公司无须承担本合同第八条第二款第1项的告知义务。合同订立后，孙凯、林丽红如约支付了商品房价款621839元，众祥房地产公司分别出具了销售不动产统一发票，众祥房地产公司于2015年6月30日将商品房交付孙凯、林丽红使用。二、2016年8月11日，三明市房屋权属登记中心为梅列区乾龙新村366幢商品房办理了初始登记。2016年8月12日，众祥房地产公司通知孙凯、林丽红于2016年8月22日办理商品房权属登记手续。双方当事人争议的焦点及本院对事实和证据的分析与认定：一、众祥房地产公司是否应承担违约责任的问题孙凯、林丽红主张，众祥房地产公司应承担违约责任。众祥房地产公司虽依约于2015年6月30日向孙凯、林丽红交付了商品房，但直至2016年8月22日才通知孙凯、林丽红办理房屋权属登记手续，已逾期，构成违约，众祥房地产公司应承担违约责任。众祥房地产公司辩解认为，逾期办证属众祥房地产公司不能预见、不能避免、不能克服的客观情况所导致。一般来说，不可抗力主要分为以下几类：一是自然灾害；二是社会异常事件；三是政府行为，即行政机关的行政行为。而本案孙凯、林丽红之所以无法如期办理产权证，正是受拆迁“帝豪”建筑物这一行政行为的影响。原“帝豪”建筑物在众祥房地产公司购置的地块范围是个不争的事实，众祥房地产公司要如期开发“吉祥福邸”楼房项目就不得不涉及“帝豪”建筑物的拆除问题，遗憾的是政府及有关部门不能在约定的时间内将其拆除供地。因此，众祥房地产公司被迫将项目分期开发，供地方式也分为B03一期、二期两次供地。在一期供地4年后，直至2012年9月“帝豪”建筑物拆除，众祥房地产公司才获得二期用地。众所周知，办理产权证必须向权属登记中心递交测量报告，而根据相关部门的规定及技术要求，整个楼盘的大地下室要在全部施工至闭合后才能准确测量面积，也才能准确分摊包括366幢楼在内的各楼幢的公摊面积。可恰是供地的延期，导致“吉祥福邸”二期开发严重滞后、大底盘地下室迟迟不能闭合，乃是因为整个项目规划面积测量及公有产权分摊面积无法及时确定，直接导致项目的产权证的办理被暂缓。也就是说，不能按时办证的根本原因是政府不能及时拆除“帝豪”建筑物，不能及时供地这一“特殊原因”，是众祥房地产公司无法控制的。众祥房地产公司对上述客观情况不仅始料未及，且事发后亦无法单凭自身力量掌控相关流程。因此，导致众祥房地产公司逾期办证的因素为不可抗力，属于免责事由，众祥房地产公司不应对此承担责任。商品房买卖合同明确约定众祥房地产公司承担违约责任之前提是因众祥房地产公司的责任导致逾期办证。商品房买卖合同明确约定：“如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第2项处理：……”。即合同中已明确约定由于众祥房地产公司的责任导致逾期办证，众祥房地产公司才需承担相关不利后果。但从导致本案逾期办证的因素看，都是众祥房地产公司无法预料和控制的客观因素，非众祥房地产公司的过错所导致，不应归责于众祥房地产公司。且发生上述客观事由后，众祥房地产公司多次行文上报三明市人民政府、三明市徐碧新城开发建设工作小组办公室等单位，力促及时供地。同时为了一期能够按时交房，主动采取变更施工方案，交叉班组作业，追加支护投资等办法来缩短工期，仅为提早打通消防通道，加快二期地下室施工就多投入支护工程资金300多万元。因此，众祥房地产公司在整个合同履行过程中诚实守信，逾期办证非众祥房地产公司的责任所致，众祥房地产公司不应就上述客观事由导致的逾期办证行为支付违约金。为此，众祥房地产公司向法庭提供挂牌成交确认书、国有土地出让合同、红线图、蓝图公司证明、房屋面积测绘成果审核过程记录、三明市政府专题会议纪要、申请报告、房屋建筑面积测量计算报告书，用以证实自己的主张。孙凯、林丽红质证认为，对众祥房地产公司提供的上述证据的真实性无异议，但上述证据不能证明众祥房地产公司逾期办证属于不能避免、不能克服的客观情况。本院认为，孙凯、林丽红对众祥房地产公司提供的挂牌成交确认书、国有土地出让合同、红线图、蓝图公司证明、房屋面积测绘成果审核过程记录、三明市政府专题会议纪要、申请报告、房屋建筑面积测量计算报告书的真实性不持异议，本院予以采信。《中华人民共和国民法通则》第一百五十三条和《中华人民共和国合同法》第一百一十七条均明确规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力主要包括以下几种情形：一是自然灾害，如台风、洪水、地震等；二是政府行为，如征收、征用；三是社会异常事件，如罢工、骚乱。那么，本案中众祥房地产公司是否遭遇不可抗力，导致逾期办证呢﹖根据不可抗力的定义及构成要件，结合本案的具体情况，对众祥房地产公司是否遭遇不可抗力作如下分析、认定：一、不可预见性。我国法律要求构成不可抗力的事件必须是合同当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。按照众祥房地产公司与三明市国土资源局于2008年8月20日签订的《国有建设用地使用权出让合同》的约定，B03地块应交付给众祥房地产公司的时间为2008年8月25日前，而孙凯、林丽红、众祥房地产公司签订《商品房买卖合同》是在2015年2月7日，也就是说，孙凯、林丽红、众祥房地产公司订立合同时，B03地块已逾期交付4年多时间，且政府拆迁本身就是一个渐进的过程，其中牵涉到拆迁协议的签订、补偿金的发放等不确定因素，对于众祥房地产公司而言，拆迁不能构成一个“不可预见”的障碍，众祥房地产公司作为建筑业的专业主体，对政府拆迁进度慢于预期，应该有所预见并做好充分的履约准备。故对B03地块的逾期交付不存在不可预见的问题。二、不可避免性。B03地块的逾期交付并非是订立合同后的突发事件，在订立合同后，通过众祥房地产公司及时合理的作为是可以避免的，故不存在不可避免的问题。三、不可克服性。B03地块的逾期交付在订立合同前就已存在，并非是订立合同后的突发事件，其可能造成的后果并非不可克服，可以通过众祥房地产公司的努力而得到克服，故不存在不可克服的问题。四、履行期间性。构成不可抗力的事件必须是在合同签订之后、终止以前，即合同的履行期间内发生的。B03地块的逾期交付在订立合同前就已存在，不是订立合同后的突发事件。五、众祥房地产公司虽主张逾期办证系不可抗力所致，但并未及时通知孙凯、林丽红，且在合理期限内提供遭遇不可抗力的证明。综上所述，B03地块的逾期交付不构成不可抗力。孙凯、林丽红、众祥房地产公司签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，为有效合同，应受法律保护。众祥房地产公司未按合同约定履行办证义务，已构成违约，依法应承担相应的民事责任。众祥房地产公司于2015年6月30日将商品房交付孙凯、林丽红使用，于2016年8月22日为梅列区乾龙新村366幢商品房办理了初始登记，逾期358天。二、孙凯、林丽红与众祥房地产公司约定的违约金是否过高，是否应当予以调整的问题众祥房地产公司主张，本案所涉违约金过高，应予以适当减少。第一、逾期办证属于情势变更，应结合本案实际情况变更合同内容。《合同法》解释（二）第二十六条规定了“情势变更”条款：合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求法院变更或者解除合同的，法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。而本案，孙凯、林丽红、众祥房地产公司订立合同时，众祥房地产公司无法预见“帝豪”建筑物拆除的延期，因此，合同成立后，由于众祥房地产公司无法预见和避免的客观情况所致，如果继续按照商品房买卖合同之约定要求众祥房地产公司承担违约责任，明显不公平。第二、在本次逾期办证事件中，众祥房地产公司并无过错。《合同法》解释（二）第二十九条之规定：当事人主张约定的违约金过高请求予以减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。本案中，一是孙凯、林丽红购房是申请按揭贷款方式，在贷款未清偿之前，在办理产权登记之前，是由开发商即众祥房地产公司承担阶段性担保，在取得产权证之后，其房产证是抵押给银行，因此，所谓逾期办证实质上未对其造成任何实际损失；二是众祥房地产公司在逾期办证的问题上确无过错。综上所述，请求法院考虑众祥房地产公司本身并无过错、众祥房地产公司的合同履行情况以及孙凯、林丽红未受到任何实际损失等相关因素，依法驳回孙凯、林丽红全部诉讼请求或者酌情减轻众祥房地产公司承担的违约金数额。孙凯、林丽红认为，其主张的违约金是根据双方签订的《商品房买卖合同》的规定计算得出的，不存在过高，不同意众祥房地产公司减少违约金的要求。本院认为，孙凯、林丽红、众祥房地产公司签订《商品房买卖合同》时，B03地块已逾期交付4年多时间，并非是孙凯、林丽红、众祥房地产公司订立合同后的突发事件，不存在客观情况发生了孙凯、林丽红、众祥房地产公司在订立合同时无法预见的重大变化，且众祥房地产公司与三明市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》是平等主体之间的民事行为，具有商业风险，故众祥房地产公司逾期办证不属于情势变更，众祥房地产公司应按合同承担违约责任。孙凯、林丽红虽未举证证明其因众祥房地产公司的违约行为而造成的实际损失情况，孙凯、林丽红的损失数额难以确定，但最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款规定：“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算”，根据诚实信用和公平原则，综合考虑合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等因素，本院确定孙凯、林丽红主张的逾期办证违约金按原、众祥房地产公司签订的《商品房买卖合同》的约定计算，具体确定为621839元×0.005%×358天＝11130元。综上所述，本院认为，孙凯、林丽红与众祥房地产公司签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，为有效合同，应受法律保护。合同订立后，孙凯、林丽红按约履行了支付商品房价款的义务，众祥房地产公司按约将商品房交付孙凯、林丽红使用，双方各自基本上实际履行了合同主要义务，无根本性违约行为。众祥房地产公司未按合同约定履行办理房屋所有权初始预登记的义务，已构成违约，依法应承担违约责任。孙凯、林丽红虽未举证证明其因众祥房地产公司的违约行为而造成的实际损失情况，孙凯、林丽红的损失数额难以确定，但最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款规定：“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算”，根据诚实信用和公平原则，综合考虑合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等因素，本院确定孙凯、林丽红主张的逾期办证违约金按孙凯、林丽红、众祥房地产公司签订的《商品房买卖合同》的约定计算。孙凯、林丽红要求众祥房地产公司支付逾期办证违约金的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《诉讼费用交纳办法》第三十八条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下:三明众祥房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给孙凯、林丽红逾期办理商品房权属登记违约金11130元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，因适用简易程序审理，减半收费25元，由三明众祥房地产开发有限公司负担，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。本判决的申请执行期限为履行期限届满之日起二年内。审判员  陈昌二〇一七年五月十九日书记员  邓乐附：本判决所依据的具体法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法(?javascript:SLC(21651,0)?)第一百一十四条(?javascript:SLC(21651,114)?)第二款规定的“过分高于造成的损失”。《诉讼费用交纳办法》第三十八条本办法第十条第（一）项、第（八）项规定的申请费由被执行人负担。执行中当事人达成和解协议的，申请费的负担由双方当事人协商解决；协商不成的，由人民法院决定。本办法第十条第（二）项规定的申请费由申请人负担，申请人提起诉讼的，可以将该申请费列入诉讼请求。本办法第十条第（五）项规定的申请费，由人民法院依照本办法第二十九条规定决定申请费的负担。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。