新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院民 事 判 决 书（2016）新0203民初2728号原告（反诉被告）：克拉玛依市隆森工贸有限公司，住所地：新疆克拉玛依市红星路22-41号。统一社会信用代码：×××。法定代表人：王森林，该公司总经理。委托诉讼代理人：尹秀荣，新疆尹秀荣律师事务所律师。被告（反诉原告）：广东美科设计工程有限公司，住所地：惠州市下马庄路一号8、9层。统一社会信用代码：×××。法定代表人：陈伟群，该公司总经理。委托诉讼代理人：施常元，新疆炎黄律师事务所律师。委托诉讼代理人：方敏，男，1984年8月7日出生，汉族，广东美科设计工程有限公司员工，住克拉玛依区.原告（反诉被告）克拉玛依市隆森工贸有限公司（以下简称隆森公司）与被告（反诉原告）广东美科设计工程有限公司（以下简称美科公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年10月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）隆森公司之法定代表人王森林及其委托诉讼代理人尹秀荣，被告（反诉原告）美科公司之委托诉讼代理人施常元、方敏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）隆森公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程款1176000元，支付延期付款利息79533元，合计1255533元；2、诉讼费用由被告承担。事实及理由：原、被告于2015年4月6日签订了一份《设备采购合同》，被告将其承建的克拉玛依市绿色康城区属公建工程（一期）绿色康城小学1#、2#教学综合楼室内装修工程中的空调项目多联机设备采购及安装工程分包给原告施工，承包方式为包工包料，合同总价为4476000元，按进度支付工程款，施工完毕并调试验收合格后应支付总价款的95%，剩余的5%于2016年8月15日质保期满后一次性付清。合同签订后原告按期保质保量施工完毕，并经相关部门验收投入使用，可被告未按约定支付工程款。工程完工后原告多次催要，被告以各种理由推诿。2016年7月4日经双方对账，被告确认尚欠原告工程款1176000元未付（含质保金223800元）。因被告未按期支付工程款，原告要求被告按合同约定承担从2015年7月15日至2016年11月15日延期支付工程款952200元（1176000元-223800元）的利息76176元(952200元×6%÷12个月×16个月)。另外质保期已过，被告还应支付从2016年8月15日至11月15日延付质保金223800元的利息3357元（223800元×6%÷12个月×3个月），合计79533元。因被告未履行付款义务，故原告诉至法院。被告（反诉原告）美科公司辩称，被告认为原告没有严格履行《设备采购合同》。合同签订前，政府组织招投标，原告通过投标中标。原、被告签订的合同也将招投标文件作为合同附件，原告应按合同及招投标文件约定履行合同。被告经与康城小学现场核对，发现原告实际安装的空调主机比合同约定少1台，且安装型号与合同及招投标约定不一致，有5台功率比约定要小。根据合同第三条约定的付款条件，合同签订后支付25%，内机到场后支付30%，被告认可内机设备到场，故被告应支付55%款项，即2461800元。因原告未完全按合同约定履行空调主机设备安装义务，故被告不应支付后期费用，被告已实际支付3310000元，超付848200元，故请求依法驳回原告的诉讼请求。被告（反诉原告）美科公司向本院提出反诉请求：1、请求法院判决反诉被告向反诉原告返还多支付货款及违约金共计200000元；2、反诉费用由反诉被告承担。事实与理由：2015年4月，反诉原告与反诉被告签订《设备采购合同》，反诉被告未按约定履行合同，不但安装空调的型号与合同约定不符，而且主机设备至今未全部到场，缺少室外主机一台。因反诉被告未按合同约定履行，根据合同第九条约定，反诉被告应向反诉原告支付2015年7月16日至2016年10月14日共计456天的延期违约金6123168元（4476000元×0.003/天×456天）。该款与反诉原告未支付的工程款相抵后，反诉被告应向反诉原告支付4947168元（1176000元-6123168元＝-4947168元）。反诉被告的违约行为，严重损害了反诉原告的合法权益，现反诉原告仅要求反诉被告支付违约金200000元，余款保留诉权，请法院依法判决。原告（反诉被告）隆森公司反诉辩称，反诉被告认为反诉原告反诉请求不成立，请法院依法驳回反诉原告的反诉请求。康城小学1#、2#教学综合楼室内装修工程中的空调项目多联机设备采购及安装工程是由反诉被告包工包料施工，包干价4476000元，合同约定”最终主材费以设备单价×实际使用量”，多联机系统安装按照设计图纸及相关的法律法规要求和标准安装；符合使用单位及监理的要求。在施工过程中反诉被告根据甲方的要求全部安装完毕并验收合格投入使用，至今甲方没有提出任何问题。反诉被告多次回访，均无问题，相关单位也未提出异议。现有关单位已将95%款项拨付到反诉原告名下，反诉原告为拖延支付款项，故意提起反诉。反诉原告反诉理由不成立，请法院依法驳回其反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下：2015年4月6日，美科公司、隆森公司分别作为甲、乙方签订一份《设备采购合同》，约定乙方以包工包料（含主材、辅材，不含内、外机供电电源）形式分包克拉玛依市绿色康城区属公建项目(二期)绿色康城小学1＃、2＃教学综合楼中央空调系统设备采购及安装，合同总价4476000元(不包含各种税金及管理费等，已扣除合同总价2%的施工配合费)。总价中包括设备价、包装费、运费、装卸费、保险费、安装费、调试费、现场操作人员培训费、暖通图纸范围内的空调管线系统管线敷设、辅材及质保期内的一切费用（注：最终主材费以设备单价×实际使用量）。并约定合同签订后，支付合同总价的25%即￥1119000元作为预付款；内机设备全部到场后付合同总价的30%即￥1342800元；主机设备全部到场后付合同总价的30%即￥1342800元；按合同内容全部施工完毕并调试验收合格后付合同总价的10%即￥447600元；剩余的5%待质保期结束后即于2016年8月15日止两周内一次性无息付清￥223800元。工期从2015年4月5日至7月15日。主机品牌为格力空调（根据新版图纸设计要求型号施工）。设备技术参数满足《绿色康城区属公建项目空调多联机采购安装》招标文件中相关技术要求。多联机系统安装按《绿色康城区属公建项目小学1＃、2＃教学楼暖通部分》施工图设计及装修图施工，满足图纸设计、相关规范、法律法规的要求及相关质量标准。符合使用单位、监理及建设单位的质量要求。施工质量达到国家现行验收规范标准，包交工。乙方应提供经监理及质监站认可的国家规范要求的检验报告。设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。质保期一年为两个制冷期。质保期内，由乙方免费提供备品备件及免费提供一切维修保养服务。质保期内，需方除合同价款外不承担任何维修保养费用。乙方不能按期交工，除不可抗拒或因甲方未能及时按合同约定付款等因素外，乙方应每日按合同总价的0.3%向甲方支付延期违约金。甲方延期付款时，应每日按延期付款额的0.3%向乙方支付延期违约金，支付款办理期为10个工作日。由甲方提供施工用水、电及施工图纸。合同还对其他内容进行了约定。另查，克拉玛依绿色康城区属公建工程EPC项目部与新疆广阳工程建设有限公司向隆森公司发放的施工中标字［2014－02］号中标通知书载明：中标单位为克拉玛依市隆森工贸有限公司，中标品牌珠海格力电器股份有限公司，中标工程范围：克拉玛依绿色康城区属公建工程（一期）康城小学1#教学综合楼项目施工设计图纸暖通空调部分范围及设计变更内的全部施工内容及保修义务，中标工程价格总价2249000元，其中主材1890417元。附件载明了设备名称、型号规格、设备中标单价。［2014－03］号中标通知书内容中中标单位、中标品牌与［2014－02］号中标通知书一样，中标工程范围为克拉玛依绿色康城区属公建工程（一期）康城小学2#教学综合楼项目施工设计图纸暖通空调部分范围及设计变更内的全部施工内容及保修义务，中标工程总价2837595元，其中主材2365783元。附件载明了设备名称、型号规格、设备中标单价。绿色康城小学1#、2#教学综合楼项目施工设计图纸暖通空调部分中标工程总价5086595元。合同签订后，隆森公司按合同约定进行施工安装，美科公司向隆森公司支付了部分工程款。在施工过程中，隆森公司根据设计变更和康城小学的实际情况对空调品牌、型号、数量做了调整。2015年8月10日，克拉玛依市绿色康城区属公建工程（一期）康城小学1#、2#教学综合楼室内装修工程空调制冷系统安装分项工程质量验收记录载明符合规范要求，施工单位美科公司项目技术负责人及监理单位监理工程师在工程质量验收记录上签字。2015年8月20日至8月24日，经对制冷机组试运行调试，检查运行良好，施工单位美科公司项目经理、项目专业负责人、质量检查员、测试人员及监理单位监理工程师均在制冷机组试运行调试记录上签字。工程验收组验收意见载明：该工程均已按照施工图纸设计、设计变更及甲方要求施工完毕，由施工单位组织业主、监理单位、设计单位、建设单位对本工程进行竣工验收。竣工验收参加人员组织→工程技术档案和施工技术管理资料审核→实体检测、观感评定→竣工验收总评定。该工程的技术档案和施工技术管理资料齐全、真实，实体检测是符合设计及规范要求、外观评定，各方达成一致意见，该工程综合评定质量合格，同意竣工。建设单位克拉玛依市克拉玛依区教育局、勘察单位新疆岩土工程勘察设计研究院、设计单位新疆石油勘察设计研究院(有限公司)、深圳市建筑装饰(集团)有限公司、监理单位新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司、施工单位新疆广阳工程建设有限公司、广东美科设计工程有限公司均在该验收意见单上签字盖章。2015年8月28日，克拉玛依市绿色康城区属公建工程（一期）康城小学1#、2#教学综合楼竣工验收交接证明书，施工根据载明：建设单位的施工蓝图，设计变更，洽商记录和建设工程质量统一验收标准施工，由新疆石油勘察设计研究院(有限公司)、深圳市建筑装饰(集团)有限公司的施工图以及图纸会审、国家现行施工验收规范和质量标准。工程简要说明载明：本工程新建地基与基础、主体、装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、通风与空调、电梯、建筑智能化、整体工程按合同约定内容全部完成，无甩项，检查验收各项质量合格，工完场清，具备竣工验收交接条件。工程质量鉴定载明：经检查验收，符合设计要求。施工单位新疆广阳工程建设有限公司、工程监理单位新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司、使用单位克拉玛依市康城小学、验收单位克拉玛依区建设工程质量安全监督站、建设单位克拉玛依市克拉玛依区教育局、监理单位新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司、施工单位新疆广阳工程建设有限公司、广东美科设计工程有限公司、EPC总包单位：新疆石油勘察设计研究院(有限公司)、勘察单位新疆岩土工程勘察设计研究院均在交接证明书上签字盖章。另查，格力中央空调回访表载明：销售公司克拉玛依市隆森工贸有限公司2016年5月29日已派安装公司回访；安装单位克拉玛依区新达电器维修中心2016年6月1日回访意见：正常使用；使用单位克拉玛依市康城小学回访意见：空调机组，试用正常，验收合格。该回访表分别加盖上述单位的公章。在该回访表的下端备注：”方某收到此回复单壹份，2016.6.1”。2016年10月9日克拉玛依市康城小学出具证明一份，载明：”兹有格力空调厂家售后于今日对康城小学格力中央空调进行调试回访，设备运行正常，特此证明!”。克拉玛依市隆森工贸有限公司对外对账单显示货款为447600元。广东美科设计工程有限公司已支付货款3300000元，尚余1176000元未付。2016年7月4日隆森公司王森林在该对账单上签署：”已核对无误”。同日，美科公司谈某某在该对账单上签署：”其中质保金223800元，资料员费用10000元均应扣除。美科公司给隆森公司打款无误。”。隆森公司认为其已按合同约定履行了安装、调试、回访等全部义务，且质保期已满，美科公司应按合同约定支付剩余工程款1176000元外，隆森公司还要求美科公司按同期银行贷款利率年息6%支付延期付款违约金，即从2015年7月15日至2016年11月15日16个月延期支付工程款952200元的利息76176元（952200元×6%÷12个月×16个月），并承担从2016年8月15日至2016年11月15日3个月质保金223800元的利息3357元（223800元×6%÷12个月×3个月），合计79533元。因美科公司未履行付款义务，故隆森公司诉至法院。美科公司认为隆森公司实际安装康城小学1＃、2＃教学综合楼中央空调系统设备与图纸设计、投标承诺的品牌、型号、数量均不一致，已构成违约，美科公司不但不应支付剩余工程款，隆森公司应按合同约定退还多支付的工程款。另外，隆森公司对其严重违约行为，应按合同约定每日按合同总价的0.3%向美科公司支付延期违约金。故美科公司向本院提起反诉。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照合同约定履行自己的义务。隆森公司与美科公司经协商就康城小学1＃、2＃教学综合楼中央空调系统设备采购及安装签订了《设备采购合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，该合同对双方均有约束力，双方当事人应按合同约定履行各自的义务。按照法律规定，当事人协商一致，可以变更合同。本案在合同履行过程中，隆森公司对合同约定的空调品牌、型号、数量进行了变更，因《设备采购合同》中双方明确约定施工图纸由美科公司提供，且中标通知书也约定康城小学1#、2#教学综合楼项目施工设计图纸暖通空调部分范围及设计变更内的全部施工内容及保修义务，说明双方约定可以设计变更。隆森公司根据设计变更及现场施工情况对安装的空调品牌、型号、数量做出调整，通过了包括美科公司在内的建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位等多家单位的验收，说明美科公司同意隆森公司变更合同。隆森公司按合同约定履行了康城小学1＃、2＃教学综合楼中央空调系统设备采购及安装、调试、回访等工作，建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位均在验收意见单上签字盖章，说明该工程已验收合格。美科公司应按合同约定履行支付工程款的义务。现美科公司以隆森公司安装空调的品牌、型号、数量与合同约定不一致为由拒绝支付剩余工程款。美科公司没有提供充分有效的证据证实其辩解理由，且其抗辩理由与其先前在验收单上签字盖章的行为相互矛盾，故本院依法不予采信。隆森公司已履行合同义务，美科公司应按合同约定支付相应的工程款。经双方对账，美科公司亦认可尚欠隆森公司工程款1176000元未付（含质保金223800元）。因《设备采购合同》约定设备投入正常运行后，隆森公司应定期回访使用方，质保期一年为两个制冷期。质保期内，隆森公司履行了回访义务，现该工程的质保期已满，美科公司应按约定将质保金支付给隆森公司。对账单明确载明未支付的工程款中含有”其中质保金223800元，资料员费用10000元均应扣除”，隆森公司也同意扣除资料员费用10000元，故美科公司应支付隆森公司工程款1166000元(1176000元-10000元)。美科公司要求隆森公司支付其违约金及多付工程款的诉讼请求，于法无据，本院依法不予支持。因美科公司未按约定支付工程款，其行为已构成违约，根据《设备采购合同》中延期付款应支付延期违约金的约定，美科公司应向隆森公司支付延期付款违约金。隆森公司要求美科公司按同期银行贷款利率年息6%支付利息的主张，不违反法律规定，本院依法予以支持。故美科公司应向隆森公司支付延期付款利息75376元［(1166000元-223800元）×6%÷12个月×16个月］。因美科公司未按约定支付质保金223800元，故隆森公司要求美科公司支付延期支付质保金223800元的利息3357元（223800元×6%÷12个月×3个月）的诉讼请求，合法有据，本院依法予以支持。综上，美科公司应向隆森公司支付工程款1166000元，支付利息78733元(75376元+3357元)，合计1244733元。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第七十七条、第一百五十九条、第一百六十一条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）广东美科设计工程有限公司向原告（反诉被告）克拉玛依市隆森工贸有限公司支付工程款1166000元、利息78733元，合计1244733元，于本判决生效后五日内一次性付清；二、驳回被告(反诉原告)广东美科设计工程有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8049.90元、反诉费2150元，邮寄送达费42.40元，由原告（反诉被告）克拉玛依市隆森工贸有限公司负担48.60元，被告（反诉原告）广东美科设计工程有限公司负担10193.70元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院。审 判 员 牛燕华二〇一七年五月十七日书记员代 童 川