安徽省临泉县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)皖1221民初8716号 原告（反诉被告）：许光辉，男，1988年5月8日出生，汉族，住安徽省临泉县。 委托诉讼代理人：骆东升，安徽文瑞律师事务所律师。 委托诉讼代理人：朱多光，安徽文瑞律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：阜阳市汽运集团同运房地产开发有限公司，住所地安徽省阜阳市颍泉区中市办事处颍河西路181号。统一社会信用代码913412007865401635。 法定代表人：于业平，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：王全，安徽鸣理律师事务所律师。 原告（反诉被告）许光辉与被告（反诉原告）阜阳市汽运集团同运房地产开发有限公司（以下简称同运公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2018年11月19日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告许光辉的委托诉讼代理人骆东升、朱多光，被告同运公司的委托诉讼代理人王全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告许光辉向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付原告逾期交房违约金46298.19元（自2017年8月1日起暂时计算至2018年8月31日止）；2、判决被告支付2018年8月31日之后的逾期交房违约金，按照合同约定至符合法定交房条件（规划、消防、环评等部门综合备案验收合格）之日止；3、被告承担案件诉讼费用。 事实与理由：2016年7月16日，原被告签订商品房买卖合同。合同约定原告购买被告位于临泉县××路××路××幢××层××号商品房××，总价款为390702元人民币。合同第八条约定，交房日期为2017年7月31日前。合同签订后，原告按约定履行付款义务，但同运公司未按照约定期限将房屋交付给原告，至今被告房屋仍未经验收合格，原告向被告主张要求支付2017年8月1日至2018年8月31日的违约金46298.19元，被告拒绝支付。为维护原告的合法权益，特诉请法院依法支持原告的诉讼请求。 被告同运公司辩称：现有证据足以证明雨雪天连续3天且影响施工的时间累计140天、因政策重大调整致施工延迟天数为90天，合计230天。交房时间应顺延至2018年3月18日，违约金起算时间应该为2018年3月19日，应判决被告支付原告自2018年3月19日至2018年7月31日期间的逾期交房违约金。同时，原告未能按时支付购房款，同样应当承担相应的违约责任。涉案房屋的建设工程已经五大责任主体验收合格且通过环评及消防验收，符合《商品房买卖合同》第八条第一项约定的交房条件。原告的第二项诉讼请求依法应予以驳回。 反诉原告同运公司向本院提出反诉请求：被反诉人支付反诉人违约金人民币21510元；被反诉人承担反诉费用。 事实和理由：2016年7月16日，原被告签订商品房买卖合同。合同约定原告购买被告位于临泉县××路××路××幢××层××号商品房××，总价款为382888元人民币。首付款为82888元，余款300000元采取按揭贷款支付。由于原告的贷款到达反诉人公司账户逾期239天，折合每天违约金为90元，被反诉人应支付违约金21510元；并应承担反诉费用。 反诉被告许光辉对被告反诉辩称：1.原、被告签订的《商品房买卖合同》属格式合同。反诉人辩称因雨雪天气连续三天且影响施工的时间是140天、因政府扬尘治理政策致使施工延迟时间为90天，合计230天与事实不符，亦没有依据。2.反诉人主张贷款银行发放贷款逾期，致使被反诉人违约，与事实不符，反诉人理由不能成立。3.本案原告主张违约金暂计算至2018年8月31日，是基于被告交付房屋尚未取得竣工备案证，不符合法定交付条件。反诉人所述事由与事实不符，应当不予支持。 经审理认定事实如下：2016年7月16日，原被告签订商品房买卖合同。合同约定原告购买被告位于临泉县××路××路××幢××层××号商品房××，总价款为382888元人民币。合同第六条约定：付款方式及期限为按揭贷款，首付款82888元在2016年7月16日已付清，余款300000元按揭贷款，在签订《商品房买卖合同》20日内办理完毕按揭贷款手续。合同第七条约定：买受人逾期付款的违约责任为1、（1）逾期在15日之内，自本合同规定的付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之三的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过15日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的1%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期付款万分之三的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2、买受人申请公积金贷款未及时到达出卖人账户视为逾期付款，交房前所有房款必须到达出卖人指定账户。合同第八条约定：交房期限为2017年7月31日。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起180日内告知买受人的；2、由于政府有关部门政策性法规的重大调整或者天气原因连续三天不能施工的；3、市政配套工程施工重大延误的。合同第九条约定：出卖人逾期交房的违约责任为逾期超过120日后，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金。2017年3月14日，原告与中国农业银行签订《个人购房担保借款合同》，被告同运公司作为担保人在借款合同上盖章。2017年4月1日，贷款资金300000元到达同运公司账户。2017年7月31日，被告未能如期交付房屋。 另查明，2015年5月11日，同运公司同中国农业银行股份有限公司临泉支行签订《一手住房贷款业务银企合作协议》。涉案房屋已于2018年6月25日实际交付。 上述事实有许光辉和同运公司的陈述、当事人的身份证、营业执照、《商品房买卖合同》、《个人购房担保借款合同》等证据佐证，本院予以确认。 本院认为：本案原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，系有效合同，对当事人具有法律约束力，当事人应按照约定全面履行自己的义务。原告已履行完毕支付购房款的合同义务，被告应按照合同约定时间向原告交付房屋。被告未按照合同约定于2017年7月31日前向原告交付房屋，依法应承担逾期交房的违约责任。原告要求判令被告给付原告逾期交房违约金46298.19元（从2017年8月1日至2018年8月31日），本院认为，原告于2018年6月25日签收该房屋，故违约天数应自2017年8月1日计算至2018年6月24日，共计328天。对于原告要求判决被告支付2018年8月31日之后的逾期交房违约金，该项诉讼请求不明确、不具体，故本院不予支持。被告辩称原告的第二项诉讼请求依法应予以驳回的辩解，本院予以采纳。被告辩称，因雨雪天气连续三天且影响施工的时间为140天，因政府扬尘治理政策致施工延迟时间为90天，合计230天，交房时间应顺延至2018年3月18日，应判决被告支付原告自2018年3月19日至2018年7月31日期间的逾期交房违约金。本院认为，房屋买卖合同第八条约定“由于政府有关部门政策性法规的重大调整或者天气原因连续三天不能施工的，出卖人可据实予以延期”，但被告向本院举证2014年8月1日至2018年2月底的天气记录为自行整理的证据，监理日志为复印件，证据形式不合法，且无施工日志相互印证，不能证明该140日的雨雪天气足以达到“不能施工”的程度；而关于政府扬尘治理的阜阳市建筑业监督管理局建管安529号文件及阜阳市人民政府办公室阜政办传〔2017〕193号电话传真下发时间分别为2017年12月1日和2017年11月20日，并不在原、被告约定的交房期限内，不影响涉案房屋的正常建设施工。故对被告的该抗辩意见，本院不予采纳。同运公司反诉要求原告支付逾期付款违约金21510元，因合同约定原告应于合同签订（2016年7月16日）之日起20日内办理完毕按揭贷款手续，故应从2016年8月6日起计算逾期付款违约金，原告签订按揭贷款合同的时间是2017年3月14日，虽然银行发放贷款的时间为2017年4月1日，但发放贷款时间并非原告所能控制，故逾期付款截止时间应为原告与银行签订按揭贷款合同之日。原告逾期付款超出合同约定期限221日，按合同约定向被告按日万分之三计算违约金，原告只应支付该221日的逾期付款违约金19890元（逾期付款300000元，自2016年8月6日计算至2017年3月14日，按日万分之三计算）。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十二条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）阜阳市汽运集团同运房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）许光辉逾期交房违约金37676.18元（按照每日房价款的万分之三，从2017年8月1日计算至2018年6月24日）。 二、原告（反诉被告）许光辉于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）阜阳市汽运集团同运房地产开发有限公司逾期付款违约金19890元（逾期付款300000元，自2016年8月6日计算至2017年3月14日，按日万分之三计算）。 三、驳回原告许光辉的其他诉讼请求。 四、驳回反诉原告阜阳市汽运集团同运房地产开发有限公司的其他反诉请求。 如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费479元，由被告阜阳市汽运集团同运房地产开发有限公司负担390元，原告许光辉负担89元；反诉费169元，由反诉原告阜阳市汽运集团同运房地产开发有限公司负担13元，反诉被告许光辉负担156元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员 张 伟 二〇一八年十二月五日 书记员 余文凤 附：判决所依据的有关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百一十九条...... （三）有具体的诉讼请求和事实、理由； ...... 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 第七十六条当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。