广东省广州市南沙区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0115民初3512号原告（反诉被告，下称原告）：佛山市昕泰装饰材料有限公司，住所地佛山市南海区里水镇和顺共同工业区15号-5的厂房，统一社会信用代码91440605677097545C。法定代表人：张锦先，职务总经理。委托代理人：刘子凡，广东扶苍律师事务所律师。委托代理人：徐树鹏，广东扶苍律师事务所实习律师。被告（反诉原告，下称被告）：广东世纪达建设集团有限公司，住所地佛山市南海区桂城平洲夏南大道，统一社会信用代码91440605193797174A。法定代表人：麦志基，职务总经理。委托代理人：李进、龙玉，广东工匠律师事务所律师。原告佛山市昕泰装饰材料有限公司与被告广东世纪达建设集团有限公司定作合同纠纷一案，本院于2018年6月19日立案受理。在本案审理期间，被告提起反诉，本院依法受理，并依法组成合议庭公开开庭进行了合并审理。原告的委托代理人刘子凡、徐树鹏以及被告的委托代理人李进、龙玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付定作款994898.23元；2.判令被告支付逾期付款违约金（以895408.4元为本金，按0.1%/日从2017年4月29日计算至实际清偿之日止）；3.本案诉讼费用由被告承担。诉讼过程中原告变更前两项诉讼请求为：1.被告向原告支付定做款772008.42元（除2.5%质保金外）；2.被告向原告支付逾期付款违约金（以772008.42元为本金，按0.1%/日从2017年4月29日计算至实际清偿之日止）。事实和理由：2015年9月19日，原、被告双方签订《南沙滨海花园五期酒店项目—幕墙铝板装饰线供货合同》（以下简称案涉合同），约定：所有装饰线完成供货后被告支付定作款至已供货材料合同价款的90%，办理结算后被告支付至结算款的95%;若被告不能在合同规定的期限内付给原告定作款的，每逾期一天被告应支付合同价款0.3%的违约金。被告逾期支付合同价款超过14天的，原告有权解除合同，并向被告索赔因此引起的经济损失；被告在收到符合要求的结算资料后60天内完成审核。案涉合同签订后，截止2017年4月29日原告完成向被告的供货，定作款总计3666332.23元，但被告仅支付定作款2671434元。2017年11月份原告按约向被告多次提交结算资料，然而被告却迟迟不履行结算义务。截止起诉之日，被告仍拖欠定作款未向原告支付。经原告多次向被告追讨未果。被告针对本诉诉讼请求辩称：一、案涉合同是甲指乙供的供货合同，我方仅作为过渡方，不承担实质性的权利义务。建设方广州城建开发南沙房地产有限公司（以下简称城建公司）对南沙滨海花园五期酒店项目（以下简称案涉项目）的幕墙铝板装饰线（以下简称案涉货物）供货进行招标，城建公司确定原告为中标人后，由我方与原告签订供货合同。原告按照城建公司提供的图纸清单供货，城建公司监理单位负责验收及检验，城建公司的造价咨询单位进行货款审核结算，城建公司按造价咨询单位审核结果将定作款支付给我方，我方再支付给原告。我方仅负责对原告提供的幕墙铝板装饰线进行安装，没有实际享有案涉合同的权利义务。二、我方已将城建公司支付的定作款全部依约支付给原告。原告未完成结算，其要求支付定作款无依据。1、截止起诉之日，城建公司支付我方定作款2781899.72元，原告未按约定出具履约保函，因此原、被告协商暂扣10万元作为履约保证金。原告未提供足额发票，严重违约，我方扣除部分税金后剩余2605211.65元款项已支付给原告。2、案涉合同7.2.2条和7.2.3条约定案涉货物经验收后，原告先向造价咨询单位提交结算资料审核，再由我方审核。但原告既没有按照约定提交结算资料，也没有通过造价咨询单位出具意见，案涉合同至今未完成结算。三、我方不存在逾期付款，相反原告供货期超过合同约定17个月，每次供货数量从未符合约定，单次供货数量从未超过800㎡，也多次需要返修，导致我方实际额外支付安装费。被告反诉提出诉讼请求：1.原告支付被告违约金967790.77元（若后期实际损失超过该金额，另行主张）；2.原告承担本案诉讼费用。事实和理由：案涉合同约定供货期为60天，但原告实际履行供货期长达19个月，供货严重滞后，应支付逾期违约金。2015年9月19日双方签订的案涉合同约定：货期为60天，每次发货方数不少于800㎡；供货方式为图纸清单供货；如果原告不能按经监理工程师及买方确认的供货计划规定期限按质按量交付合格货物的，每逾期一天，原告支付合同价款0.3%的逾期违约金。合同签订后，原告每次发货均没有达到800㎡,直到2017年4月29日才供货完毕。而且案涉货物存在质量问题，表面不平整，尺寸与图纸要求不符，多次需要返修。原告应依案涉合同约定标准向我方支付逾期违约金，现暂按照合同总价款的30%主张967790.77元。若后期实际损失超过该金额，我方再另行主张。由于被反诉人供货严重滞后，导致反诉人产生额外安装费（含安装措施费和人工费）的损失。依据案涉合同供货期，我方可以利用案涉项目其他施工单位的脚手架、塔吊进行案涉货物的安装。但因原告供货期严重滞后，案涉项目可安装使用的脚手架和塔吊依业主及监理方要求拆除后，我方只能用大吨位吊车和蜘蛛人安装案涉货物，导致额外支出安装措施费、人工费等巨额费用。原告针对反诉请求辩称：一、双方在履行案涉合同过程中，对60日的供货期经协商作出变更，我方按照协商的供货计划供货，不存在迟延。因发包方和被告原因推迟履行案涉合同，第一批案涉货物于2015年11月开始供应。2016年3月底，双方根据施工进度共同确认了变更的供货计划，后续也进行了多次调整，但该供货计划的实施以被告按月支付进度款为前提。2016年3月29日和5月25日，我方根据协商情况向被告出具了《供货计划》。之后在多次工程例会上，各方均对供货计划进行了统筹安排，由于进度款迟延支付，直到2017年1月，各方还在协商案涉货物的供货时间。因被告总体工程工期滞后不具备安装条件，为避免案涉货物到工地不能及时安装导致受损，存在部分货物已生产但暂停供货的情形。二、被告未按约定支付进度款，我方暂停供货，属于行使抗辩权，不属于供货延迟的违约情形。案涉合同约定货到付款，并给予付款宽限期，如不支付前两批进度款，可停止供货。从2015年11月开始至2016年5月中旬，我方送货已经超过1600㎡。但被告除支付定金外，未支付其他款项。我方有权停止供货。即使这种情况下，我方也在供货以促进双方合作，但被告一直未按期付款，导致供货无法按计划进行。三、被告主张的质量问题及额外安装费是其自身原因造成。被告提供的图纸存在瑕疵，导致出现尺寸错误及漏下单。原告供货后被告并不妥善保管，容易导致损害。因此货物损害及需要返修致使工期延误的责任在于被告。我方已在2016年3月将案涉项目顶层货物送至工地，但被告在2016年11月才安装。2016年10月已供应人货梯位的部分货物，由于安装条件不具备，我方才暂缓供应该部分货物。具备安装条件后，又因被告迟延付款我方暂停供货。人货梯位及收口供货不及时是被告造成。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人没有异议的事实本院予以认定如下：被告承接由城建公司发包的案涉项目中幕墙装饰线的安装工作。2015年9月19日，原告（卖方）、被告（买方）签订案涉合同，其中：“2.合同标的”约定：承包范围为南沙滨海花园五期酒店项目塔楼幕墙铝板装饰线货物供应，原告根据施工图向被告提供所有货物供应及有关服务，包括：装饰线铝板、装饰线骨架、装饰线连接套件和施工图包括但以上未说明或叙述的材料。“5.合同价款”约定：合同价款为3225969.25元，具体分项和费用构成详见报价书。合同价款为固定综合单价包干，综合单价包括材料价款以及货物装运至施工现场、包装、质量检验、验收，保险费、税费、提供相关技术资料等有关费用。结算时，供货数量按实际发生计算。“7.合同价款的支付”约定：7.1条款：合同签订及原告提供履约保函后被告支付合同价款的20%作为定金，每月案涉货物供货到工地现场支付该批货款的60%（不含20%的定金，即付至该批货80%货款，定金在最后一批货中冲减）。所有案涉货物完成供货后付款至已供货材料合同价款的90%，办理结算后支付至结算款的95%，留结算款的5%为质量保证金，在两年保修期内分次支付。7.2条款（结算）：以综合单价包干计价原则及发包人和现场监理确认的施工图纸+设计变更计算工程量进行结算。原告在案涉项目完工验收后30天内提交结算资料，由造价咨询单位的造价工程师在30天内出具咨询意见报被告审核。被告在收到符合要求的结算资料后60天内完成审核。原告应提交的结算资料包括：结算申请表、货物清单、工程量计算书、供货合同、幕墙饰线深化加工图纸竣工资料、竣工资料、幕墙安装单位及监理单位签认的到货证明、图纸会审记录、设计变更单、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令、会议纪要、现场签证单、变更或新增工程计价单、材料设备单价呈批审核单、综合单价呈批审核单、发包人供应材料收货验收签收单、资料签收表、按送审结算资料的内容列表等。7.3条款（支付流程）：7.3.1条款：原告应在每次发货（发货方数不少于800㎡）向被告提交原告代表签署已到货款报告和支付申请，被告收到后三日内审定并提交监理工程师。监理工程师三天内签署支付意见并提交给造价工程师，同时不管发包方是否向被告支付货款，被告需把已到货款报告（原告向被告提供的对账单）上签字盖公章回传给原告（回传可通过邮件、传真、快递等）。造价工程师收到后应根据计量结果和合同约定，对质量内容予以核实。由于原告未能及时提供合规格凭证而产生的一切后果均由原告承担。造价工程师在收到完整进度款支付申请资料后的十天内审核，并向发包人提交其所签发的进度款支付审核表。发包人收到并审定进度款后向被告通知审定结果，并按照幕墙工程合同选定的工程款支付方式支付款项给被告，被告收到原告提供的合规格发票五天内将款项支付给原告。以银行承兑汇票或银行转账支付，原告应在收取每笔汇票和银行转账的同时，向被告提供正式销售发票。7.3.2条款：付款方式为货到付款，并给予被告付款宽限期，即第三批次送货前付清第一、第二批次的进度款（第一、第二两批次送货量不少于1600方）。如被告不支付前述两批次进度款，原告可停止其他批次供货，以此类推，需付清前两批次进度款60%（定金除外），原告方可安排下一批货送货。“8.交货和交货条件”约定：货期为60天（含深化设计时间），交货地点为案涉项目工地被告指定地点。其中8.5条款（交货期）约定合同签订后7天内，原告应根据总承包单位的进度计划、场地条件和被告的要求向总监理工程师及被告提交详细供货计划，审核批准后执行。总监理工程师的审核批准并不免除原告原因造成的交货延期责任。“10.保修期和保修金”约定：保修期以案涉项目竣工验收合格之日起计为2年。保修金为货物结算价的5%，在竣工后2年内分2次支付。保修时间满一年后，如无质量问题被告向原告支付货物保修金的50%；保修时间满两年后，如无质量问题则支付余下保修金。原告于保修期内负责无偿更换因材料质量因素而发生质量缺陷的货物。本合同的质量保证期满之日即为被告签署的最终验收证书之日。“12.履约担保”约定：为保证原告履约，原告应在合同签订前按照约定以及附件一格式向被告提供履约保函，保函金额为案涉项目选价的10%，即322596.93元，有效期至最后一批案涉货物到货之日起60天。“13.违约责任”约定：如原告不能按经监理工程师及被告确认的供货计划规定期限按质按量交付合格货物的，除不可抗力原因及其他合同规定可以延期的条件外，每逾期一天，原告向被告支付合同价款0.3%的逾期违约金。被告不能按期付给原告货款，每逾期一天，被告应向原告支付当期应付未付货款0.3%的逾期违约金。案涉合同附件三为《报价函》，原告在函中向城建公司及被告承诺总报价为3225969.25元，其中载明：铝板装饰线供货报价3175969.25元，货物清单载明铝板装饰线4263.39m2（综合单价为565元，合价2408815.35元，含双曲铝单板、单曲铝单板、平板铝单板）和骨架及连接件567套（综合单价为1353.01元，合价767153.9元，单套为完成一段铝板装饰线的所有骨架及连接件）。原告在《报价函》中还承诺：保证案涉项目供货期为60天（含深化设计时间）。案涉合同签订后，原告于2015年11月2日向被告提供履约保函，该保函于2015年12月31日到期。该保函过期后，双方协商确定原告不再提供新的履约保函，被告暂扣10万元货款作为保证金替代履约保函。被告于2015年11月5日向原告支付定金614000元，2016年5月27日支付货款281500元，2016年8月2日支付276500元，2016年8月29日支付40711.65元、2016年9月30日支付692500元，2017年2月27日支付700000元，共计2605211.65元。原告从2015年11月1日开始至2017年4月29日陆续向被告供货，原告提供了相应有被告工作人员签收的《发货清单》，被告对该《发货清单》记载的发货情况除面积外其他无异议。2017年9月7日，案涉项目发包人城建公司与被告签章确认《南沙滨海花园五期酒店项目幕墙铝板装饰线图纸目录》，该目录载明原告的实际供货情况。庭审过程中原、被告均确认原告供应案涉货物共4765.6633m2、骨架共570套。结合双方意见以及证据，本院对原告实际交付面积及交付时间认定情况详见附表。2015年10月26日，原告工作人员通过电子邮件向被告工作人员发出《工作联系单》，内容是供货期延缓20天，理由是收到中标通知书后从9月18日到29日一直沟通饰线方案及安装方案等问题未能得到准确回复，因此在该13天内无法进行饰线的生产及计划，9月30日收到准确回复后由于国庆假期无法生产。被告未予回复。2016年3月28日，原、被告参加案涉项目的工地例会，形成的《工地例会纪要》中载明原告承诺4月15日前完成所有圆弧位饰线供货，业主、监理单位要求供货滞后的按照合同处理。2016年3月29日原告向被告提交《供货计划》，内容为：“目前曲线位已经进入全面生产状态，并且已供十层饰线到工地，四月五日第13、12和11层货到工地，四月九日第10、9、8、7和6层货到工地。四月十五日第5、4、3、3C和2层货到工地，曲线位基本可以全部生产完毕。货到工地。剩余两边直线位，目前具备施工条件，是塔吊位。四月十六日进行直线位生产！第一批到货时间计划为四月二十二号，直线段23、22、21、和20层货到工地21件板。第二批到货时间计划为四月二十九号，第三批到货时间计划为五月七号直线段19、18、17、16、15、14和13层货到工地46件板。第四批到货时间计划五月十四号直线段12、11、10、9、8和7层货到工地50件板。第五批到货时间计划五月二十一号直线段6、5、4、3、3C和2层货到工地41件板。塔吊位供货完毕。货到工地需方在搬卸货物同时注意成品保护，装卸及保护工作由需方负责。在直线位铝单板发货前，请贵司按合同付款方式将应付我司的货款（即系已送货到工地的曲线位铝板的进度款）付清。”2016年5月4日，原、被告参加案涉项目的工地例会，形成的会议纪要载明业主要求监理单位落实饰线单位直线段生产时间，对此部分提供生产计划；被告要求原告尽快落实圆弧段到货时间，已安排增加17人进行安装；原告表示尽快把10层、11层圆弧段原样板部位供到现场。2016年5月7日，案涉项目监理公司广州越秀地产工程管理有限公司（以下简称监理公司）就案涉货物供货事宜向原、被告发出《监理工程师通知单》，内容为：“根据你司饰线供货单位3月29日提交的工作计划：4月15日完成曲线段的供货，5月7日前完成塔吊位直线段13～23层共67件的供货，5月21日完成塔吊位直线段的供货。但到今天为止，曲线段供货150件，直线段未供货。对比供货计划，你司的供货进度已严重滞后，影响现场的饰线安装进度，请你司采取措施，在5月14日前完成曲线段的供货，5月21日完成直线段的供货。若由于你司的饰线供货影响安装进度，导致工程工期延后，我部将建议业主按合同条款对你司进行处罚及索赔工期滞后造成的一切费用。”2016年5月12日，监理单位向原、被告发出《违约责任通知书》，以饰线到货后发现到工地现场的饰线存在撞凹、加工错误的现象不符合收货标准为由，罚款2000元。原告主张系被告收货后保管不善造成，版型错误系被告提供图纸错误造成。同日，监理单位向原、被告发出《监理工程师通知单》，内容如下：“对比3月29日提交的饰线供货计划，你司的饰线供货进度已严重滞后，我部已在5月9日的工程例会要求你司提交调整后的供货计划，但截至今天11时止，你司仍未能提交调整后的供货计划，现要求你司在今天17时前提交调整后的供货计划，否则我部将建议业主按合同条款对你司进行处罚。”2016年5月25日，原告通过电子邮件向被告发送《供货计划》，内容为：“目前曲线位已全部生产完毕，并且已经货到工地，剩余两边直线位目前具备施工条件，是塔吊位。目前原材料铝板已经采购回来，在进行深加工，由于第二次请款暂时未到账，镀锌钢骨架暂未采购回工厂，无法进行龙骨加工，如本月27号前需方能将货款给到我方……预计第一批到货时间为6月18号到货，具体货到现场时间需要看第三次请款到我司账户时间为准！……目前铝板已经在深加工，已到货货款请尽快给予支付，否则将影响生产与货到工地时间。”被告未予回复。2016年6月12日和11月2日，原告通过电子邮件就包装方式更改事宜和人货梯位铝板安装事宜向被告分别发送《工作联系函》《工作联系单》，内容是：1.原告将饰线成品送至工地后，被告工作人员没有做好保护措施，而造成的损坏、掉漆、凹陷等现象应由被告负责；2.由于人货梯未拆无法安装暂未供货，经商讨决定，暂停人货梯位共46块铝板供货，要求被告预留相应铝板安装位置，但是被告未按照实际尺寸预留位置，造成的安装问题原告不承担责任。被告未予回复。2016年11月11日，被告向监理单位发出《工作联系单》并抄送原告，内容如下：“我司进行人货梯面直线段23F至1F的饰线安装工作，根据现场情况，饰线只能一层一层从上往下进行安装，我司也发文到厂家明确过供货方式，但厂家始终未按照我司要求的供货方式供货，现应业主要求我司按照现场已送来的饰线进行安装，每层缺失的饰线后续安装难度非常大。此部分费用我司不予承担。此外在安装过程中发现20F-2、20F-4版型错误，20F-2已安装至楼层，后续拆除费用由厂家承担。”监理单位签署意见：“饰线供货合同在贵司合同范围内，由于饰线厂家的责任导致安装错误，贵司有权向饰线厂家索赔费用”。原告确认收到该工作联系单，但是不认可被告提出的版型错误事实。2016年11月23日，监理单位就人货梯位的饰线到货事宜向原、被告发出《监理工作联系单》，内容如下：“现在2#人货梯位的饰线已具备安装条件，但现场还缺部分2#人货梯位和斜线收口位的饰线，我部及业主多次催促你司上述部位的饰线到场，但你司的饰线迟迟未到场。若由于你司的饰线不到场，导致饰线安装增加的一切费用由你司负责。因此而影响工程总工期的责任由贵司承担。”2017年1月10日，原告工作人员通过微信向被告工作人员发出《工作联系单》，以被告应付材料进度款迟迟未付为由，主张按照合同条款有权延迟供货时间，希望被告加快进度款的审批流程尽快支付，原告不承担因材料进度款未到位引起的任何后果。被告工作人员回应“按合同我们没有违约”。2017年11月1日和8日，原告工作人员（电子邮箱地址为543×××＠ＱＱ.ｃｏｍ）向被告工作人员（电子邮箱地址为526×××＠ＱＱ.ｃｏｍ）发送电子邮件，邮件主文无内容，附件包括《资料初步检查表》《承诺书》《结算申请表》《结算书明细表》等空白电子文档，电子文档无原、被告签章确认。原告主张系向被告提交结算资料申请结算，被告主张收件人并非被告处理案涉合同结算事宜人员。被告为证明因原告迟延交付导致安装措施费、人工费的额外支出，提供了收据、支票以及结算单若干张。原告对该组证据不予认可。在本案审理过程中，本院根据原告申请依法作出（2018）粤0115民初3512号民事裁定，裁定冻结被告名下价值1378133.03元的银行存款或查封、扣押其他等值财产。本院认为，原、被告双方订立案涉合同，约定原告按照施工图生产特定规格的建筑物幕墙铝板，双方因履行案涉合同引发的纠纷属于定作合同纠纷。该合同系当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，原、被告双方系案涉合同双方，应当根据合同约定依法享有权利、承担义务。另外，被告在本案辩论终结前提出反诉请求，其与本诉依据的事实存在直接关联，可能吞并原告的本诉诉讼请求，故可以依法受理并合并进行审理。结合双方当事人的诉辩意见和已查明的事实，本案的争议焦点可归纳为：1.原告是否逾期供货；2.被告是否逾期付款；3.违约责任如何确定。关于第一个争议焦点。根据案涉合同对于供货期的约定以及原告在报价函中承诺的内容，案涉货物的供货期为60天，虽然没有明确约定起算时间，但是根据通常理解，该供货期应为自合同订立之日起的60天内，即至2015年11月18日应供货完毕。原告主张在案涉合同履行过程中经双方协商变更了履行期限，有2016年3月29日原告提交的《供货计划》佐证，供货期确实有所推迟，而2016年3月28日的《工地例会纪要》中同样载明原告承诺在4月15日前完成圆弧位饰线供货，监理、业主表示如供货滞后的按合同处理，与前述《供货计划》内容一致。2016年5月7日的《监理工程师通知单》也载明监理单位依据2016年3月29日的《供货计划》内容要求原、被告按期供货。上述三份证据可以说明案涉合同的供货期确实发生了变更，且得到了监理和业主的认可，应视为得到批准。即案涉合同的供货期应当按照《供货计划》的内容确定。虽然原告提交了2016年5月25日通过电子邮件向被告发送的供货计划，但是其内容并未得到被告认可或者有证据证实已依照案涉合同约定程序获得审批，因此不能作为供货期再次变更的依据。按照原告于2016年3月29日提交的《供货计划》，曲线位的货物应当2016年4月15日完成供货，直线位的货物应当在2016年5月21日完成供货。但截止至上述日期，原告未全部履行供货义务，存在逾期供货的事实。关于第二个争议焦点。被告于2015年11月5日在原告开具了履约保函后向原告支付了定金614000元，虽然未达到案涉合同约定的20%比例，但是原告对此亦未提出异议。视为被告依约支付了定金。案涉合同第7.1条约定的付款条件是每月案涉货物到项目现场支付该批货款的60%；第7.3.2条约定货到付款，并给予被告付款宽限期，即在第三批次送货前付清前二批次的进度款，且前两批次送货量不少于1600㎡。但此外，案涉合同第7.3.1条约定发包人按照幕墙工程合同选定的工程款支付方式支付给被告，被告收到发票后将款项支付给原告。被告据此主张应在收到发包人付款后及原告发票才应向原告付款。对此本院认为，案涉合同的付款方式明确约定为货到付款，也约定在前批次供货达到1600㎡的情况下，被告即应当支付相应进度款，否则原告有权停止后续供货。与案涉合同第7.3.1条的约定存在冲突，应视为约定不明，根据《中华人民共和国合同法》第六十一条的规定，应按照通常市场交易习惯并结合双方约定内容确定。本院综合考量本案实际情况，确定被告应当按照原告供货情况每达到1600㎡时支付已交付货物价值60%的进度款，全部供货完毕后支付至全部货物价值的90%，办理结算后支付至全部货物价值的95%，剩余5%的货款按照案涉合同第10条约定支付。据此，虽然被告以原告未按照案涉合同约定支付流程办理相关请款手续为由认为未达到付款条件，但是原告早在2016年5月25日向原告提交的《供货计划》中已明确要求支付前期进度款。即使原告存在逾期供货的行为，也并不足以成为被告继续延迟付款的合理理由。结合2017年9月7日城建公司与被告签章确认的《南沙滨海花园五期酒店项目幕墙铝板装饰线图纸目录》，可以证明原告已经供应了符合约定的货物。被告延迟付款会导致原告有权停止后续货物的交付，不适当地导致案涉合同履行进一步受到影响。被告理应本着诚实信用原则采取相应措施与原告共同核算支付相应进度款，在原告交付相应面积的货物，达到付款条件且已提出付款请求的情况下，被告应当及时支付相应进度款。原、被告已确认了原告的总供货面积及数量，根据前述理由，被告主张付款条件不成立的理由不成立，理应支付相应价款。按照案涉合同约定，原告交付货物的总价款应为3463815.46元（饰线面积4765.6633m2×565元/m2+骨架570套×1353.01元/套），其中90%的款项（包含定金）扣除保证金10万元后剩余的3017433.91元应当在2017年4月29日全部货物交付完毕后付清，但是被告截止至当日仅支付了2605211.65元，因此2017年4月29日的付款逾期部分为412222.26元。根据案涉合同第12条约定，原履约保函有效期至最后一批货物到货之日起60天，后原、被告双方经协商以扣留应付货款10万元的方式代替履约保函，但是对于返还保证金的期限未予约定。结合案涉合同约定内容，本院确定被告应当在最后一批货物到货之日起60天内退还保证金，即不迟于2017年6月28日，因此2017年6月28日的付款逾期部分为10万元。被告及发包方已于2017年9月7日通过签章确认《南沙滨海花园五期酒店项目幕墙铝板装饰线图纸目录》的方式明确了原告交付的货物具体情况，被告此时即具备充分条件进行结算，而且原告也于2017年11月8日通过电子邮件向被告提交了结算申请材料。被告主张电子邮件收件人并非其负责处理结算事宜的工作人员，但是没有提供证据证明双方有约定指定经办人员，故对被告该项主张不予采信。按照案涉合同第7.2条关于结算的约定，被告应在90天内完成审核，据此本院认为被告应当在收到原告结算申请的90天内（计算至2018年2月6日）支付相应结算款（即全部货物价值的5%）173190.77元，因此2018年2月6日的付款逾期部分为173190.77元。原告未提供证据证明幕墙项目已经竣工验收合格，其主张保修期已满一年无事实依据，本院不予支持。故保修金的付款期限尚未届满。关于第三个争议焦点。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条的规定：“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任”。原、被告双方应本着诚实信用原则，积极履行各自义务、及时交付货物、结算货款，并推动后续货物的及时交付。但是无论原告、被告均存在违约，对于案涉合同货款未能及时结算以及货物逾期交付的后果均有过错，应当各自承担相应违约责任。关于被告逾期付款的违约责任，如前所述，其应当承担的相应逾期付款期间的违约金，但是由于案涉合同约定的违约金计算标准过高，本院调整为按照以年利率24%的标准计算，根据本院前文认定的情况，被告应支付的逾期付款违约金包括：1.以412222.26元为基数，从2017年4月30日计算至实际付清之日止；2.以10万元为基数，从2017年6月29日计算至实际付清之日止；3.以173190.77元为基数，从2018年2月7日计算至实际付清之日止。关于原告逾期供货的违约责任。首先关于逾期交货违约金的标准，案涉合同约定的标准过高，本院依法予以调整为以逾期交付货物的合同价值为基数，按照年利率24%的标准计算。其次，关于逾期时间的认定，分为以下几部分：1.2016年4月15日之后至2016年5月19日交付的曲线位货物，根据2016年3月29日的供货计划，曲线位的货物应当在2016年4月15日前交付完毕，但是截止至该时间原告交付货物总面积未达到1600㎡，故其以被告未按照案涉合同约定支付进度款而主张延迟供货缺乏事实依据，本院不予支持。因此2016年4月15日之后至2016年5月19日期间的交付的曲线位货物已逾期，逾期天数按照实际交付日期距离计划交货日期（2016年4月15日）天数计算，具体计算结果详见附表。2.2016年6月14日至2017年7月10日交付的直线位货物，因2017年5月19日原告交付货物面积已经超过1600㎡，被告即应承担相应付款责任（支付货物价值的60%货款），否则原告有权根据案涉合同约定停止交付后续货物。原告在2016年3月29日的《供货计划》中明确表达了直线位货物发货前需付清进度款的意见，而被告直至2017年8月2日才付清该批次货物进度款（逾期75天），在被告付清进度款之前，原告按照约定有权停止供应后续货物。根据公平合理原则，其交货期可根据被告实际付款逾期时间相应顺延，即直线位货物原计划2016年5月21日的交货期可顺延至2016年8月4日，因此2016年6月14日至2017年7月10日交付的直线位货物并未逾期，不需承担相应违约责任。3.2016年9月3日至2017年4月29日交付的直线位货物，原告已经超过了顺延之后的交货期，属于逾期交付。而被告在2016年8月29日、9月30日和2017年2月27日共支付了1433211.65元，在原告交付货物面积再次达到1600㎡时已经足额支付了相应进度款，故原告以被告未按时足额支付进度款以及现场不具备安装条件而再次延迟交货的依据不足，应当承担相应违约责任。逾期天数按照实际交付日期距离顺延后的交货日期（2016年8月4日）天数计算，具体计算结果详见附表。据此，原告共应向被告支付逾期交货违约金70803.2元。被告反诉主张原告应按照案涉合同总价款的30%支付违约金缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第一百二十条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告广东世纪达建设集团有限公司在本判决发生法律效力之日起三日内向原告佛山市昕泰装饰材料有限公司支付685413.03元及逾期违约金（违约金按照年利率24%的标准，以412222.26元为基数从2017年4月30日计算至实际付清之日止；以100000元为基数从2017年6月29日计算至实际付清之日止；以173190.77元为基数从2018年2月7日计算至实际付清之日止）；二、原告佛山市昕泰装饰材料有限公司在本判决发生法律效力之日起三日内向被告广东世纪达建设集团有限公司支付逾期交货违约金70803.2元；三、驳回原告佛山市昕泰装饰材料有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告广东世纪达建设集团有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费14722元由原告佛山市昕泰装饰材料有限公司负担3453元、由被告广东世纪达建设集团有限公司负担11269元；保全费5000元由原告佛山市昕泰装饰材料有限公司负担1889元、由被告广东世纪达建设集团有限公司负担3111元；反诉受理费6739元由原告佛山市昕泰装饰材料有限公司负担493元、由被告广东世纪达建设集团有限公司负担6246元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  孙 皓人民陪审员  张德宁人民陪审员  谭万**二〇一八年十二月二十七日法官 助理  赵 丹书 记 员  谭晓琪附表：供货日期计划/顺延供货日期供货面积（平方米）逾期天数违约金（元）货物编号备注2015-11-1未逾期68.893311F-1至8、10F-1至10曲线位2015-11-2896.24812016-3-14276.737921F-6至16、22F-6至15、23F-1至112016-3-2291.583818F-6至16、19F-6至16、20F-1至112016-3-23186.82152016-3-26184.868516F-7至17、17F-6至162016-4-272016-4-15184.966112824.5914F-7至17、15F-7至172016-4-28186.695113901.6612F-8至18、13F-7至172016-5-7174.5243221426.418F-8至12、8F-14至18、9F-8至182016-5-11193.5952261869.976F-9至19、7F-9至19、8F-132016-5-16183.2037312109.904F-9至19、5F-10至202016-5-17182.8541322173.812F-8至18、3F-10至202016-5-1991.9042341160.86JC-10至202016-6-14未逾期222.174616F-17至22、17F-17至21、18F-17、18F-19至21、19F-17至21、20F-A14至17、21F-17至20直线位2016-6-23396.217610F-A17至24、11F-A18至25、12F-19至25、13F-18至23、14F-18至23、15F-18至23、18F-18、22F-16至19、23F-A14至A15/A172016-7-10454.4156JC-21至22/24至26、2F-19至20、3F-21、4F-20至26、5F-21至28、6F-20至27、7F-20至27、8F-19至26、9F-19至25、23F-A162016-9-32016-8-4156.469301743.88JC-23、2F-21、5F-29、6F-28、7F-28、8F-27、9F-26、10F-A25、11F-A26、12F-26、13F-24、14F-24、15F-24、16F-23、17F-22、18F-22、19F-22、20F-A18至A19、21F-212016-10-6244.1218635713.6515F-12、16F-245、17F-1245、18F-2至5、19F-3至5、20F-A1至A4、21F-3至5、22F-2至5、23F-A1至A3（续上表）供货日期计划/顺延供货日期供货面积（平方米）逾期天数违约金（元）货物编号备注2016-10-192016-8-4157.7426764453.7910F-A1、11F-A1A3、12F-1至3、13F-1至3、14F-1至3、15F-1、16F-13、18F-1、19F-2、21F-2直线位2016-10-25143.9459824385.105F-1、6F-1至35、7F-1至3、8F-13、9F-134、10F-A2至A4、11F-A42016-10-27304.6125849505.91JC-3至6、2F-1至4、3F-1至6、4F-1至6、5F-2至6、6F-4、7F-45、8F-24、9F-2、11F-A2、12F-4、13F-4、17F-3、19F-12016-11-20158.18881086346.978F-5至7、9F-5至7、10F-A5至A7、11F-A5至A7、12F-5至7、13F-56、14F-4至6、15F-4至6、16F-62016-11-26146.581146207.92JC-7至9、2F-5至7、3F-7至9、4F-7至8、5F-7至9、6F-6至8、7F-6至82017-2-27252.839320719443.832F至19F-0、20F-0A0B、21F-1、22F-120、23F-0A182017-4-2925.46052682534.95JC-0至2合计4765.66470803.2