德阳市旌阳区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川0603民初3868号 原告:徐彬，男，1965年9月18日出生，汉族，住四川省什邡市。 委托诉讼代理人：张明霞，四川山和律师事务所律师。 被告:德阳希望投资有限公司，住所地四川省德阳市旌阳区龙泉山北路319号，统一社会信用代码915106005582244091。 法定代表人：吴强，董事长。 委托诉讼代理人：张丽，上海段和段（德阳）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：高翔，上海段和段（德阳）律师事务所律师。 原告徐彬与被告德阳希望投资有限公司（以下简称希望投资公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2018年10月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张明霞，被告的委托诉讼代理人高翔、张丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告徐彬向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告逾期交房违约金13251元，并自2018年9月6日起按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%计算资金占用利息至实际付清为止；2.判令被告承担本案诉讼费、保全费等。事实和理由：2016年6月30日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的希望城玫瑰湾3-2-12-1号商品房一套，总房款为697395元，被告应当在2018年6月30日前向原告交付该商品房。合同签订后，原告按约向被告支付了全部房款，但被告却未按合同约定时间向原告交付房屋，后被告通知原告2018年8月7日交房。按照合同约定，被告应向原告承担逾期交房的违约责任，故为维护原告的合法权益，诉至法院。 被告希望投资公司辩称：被告交房逾期受到事实上不可抗的客观因素影响，包括案涉商品房在施工过程中遭受到全省范围的环保监督政治停工、超出平常年份的异常降雨天气、部分业主的干扰等，致使工期延长，其主观上不存在逾期交房的恶意，属于原、被告签订《商品房买卖合同》附件八中约定的免责事项，被告不应该承担违约责任。本案原告并未遭受实际损失，其主张按照日万分之五的比例计算违约金过高，应于调整，且原告对违约金进行利息计算的诉讼请求没有任何事实和法律依据，其诉讼请求不应得到支持。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院认定如下事实： 2016年6月30日，希望投资公司（出卖人）与徐彬（买受人）签订《商品房买卖合同》，主要约定：出卖人将位于市区天山北路658号3幢第12层2-12-1号住宅售于买受人，住宅建筑面积为138.94平方米，其中，套内建筑面积113.15平方米，分摊面积为25.79平方米；计价方式为按套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米6163.46元，总价款为697395元；付款方式为买受人可以首期支付购房总价款的30%，其余价款可以向由出卖人指定银行或住房公积金管理机构借款支付；出卖人应当在2018年6月30日前向买受人交付该商品房；出卖人确需变更建设工程规划许可证规定条件的，应当书面征得受影响的买受人同意，并取得规划行政主管部门的批准，因规划变更给买受人的权益造成损失的，出卖人应当给予相应的补偿；因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起60日内向另一方当事人提供证明。其中合同第十三条约定的逾期交房责任为：除不可抗力外，出卖人未按照约定期限和条件将该商品房交付买受人的，逾期在30日内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之五的违约金（该违约金比率不小于逾期付款违约金比率），并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金，合同继续履行；逾期超过30日后，买受人有权退房，出卖人应当自退房通知送达之日起30日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的5%向买受人支付违约金，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之五的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金。 2016年6月30日，希望投资公司出具《收据》，载明：“收到徐彬希望城玫瑰湾3-2-12-1房款50000元。” 2016年6月30日，希望投资公司出具《收据》，载明：“收到徐彬希望城玫瑰湾3-2-12-1房款159395元。” 2016年8月16日，徐彬（借款人）、希望投资公司（保证人）和中国银行股份有限公司德阳分行（贷款人）签订《个人一手住房贷款合同》，原告通过抵押贷款488000万元，用于借款人购买座落于德阳市河东区天山北路658号希望城玫瑰湾3-2-12-1的房产。 2016年8月16日，中国银行股份有限公司德阳峨眉山南路支行出具的《贷款放款回单》显示，原告徐彬的贷款488000元于2016年8月16日转入希望投资公司账户。 2018年6月29日，《德阳日报》登载《交房公告》，载明：“希望城玫瑰湾于2018年6月30日交房，请携带有效证件及相关手续到玫瑰湾6号楼1楼办理接房手续。” 2018年7月3日，德阳市公安消防支队出具《建设工程消防验收意见书》，意见书载明：“德阳希望城玫瑰湾5#地块建设工程消防验收合格。”德阳市公安消防支队在末尾处加盖公章。 2018年7月16日，德阳市城乡规划管理局出具《建设工程规划核实合格证》，合格证载明：“位于峨眉山路与洛河路交汇处东北角建设的希望城玫瑰湾项目（居住）工程进行工程竣工后的规划核实，建设内容符合规划许可要求。” 2018年8月6日，《竣工验收备案部门意见》载明：“根据德阳希望投资有限公司报送的德阳希望城玫瑰湾五号地块（1、2、6号级地下室）工程（建筑面积：49390.2m²）《竣工验收备案书》备案请求，经对建设单位组织的竣工验收和提交的《竣工验收报告》以及相关资料进行初审验证，备案文件齐全。……经本备案部门核准，同意德阳希望城玫瑰湾五号地块（1、2、6号级地下室）工程竣工验收备案。” 2018年8月8日，《德阳日报》登载《交房公告》，公告载明：“请于2018年8月7日至2018年8月12日期间携带有效证件及相关购房手续到玫瑰湾5号楼1楼办理接房手续。” 另查明，2017年7月21日，德阳市旌阳区人民政府办公室出具《关于开展大气污染专项整治行动的紧急通知》，通知载明：“一、对建筑工地按照‘六必须六不准’进行监管，凡是不达标、未按要求设置降尘措施的建筑工地一律停产整顿；二、请区住建局牵头，对所有的建筑工地进行监督检查。” 2017年9月9日，四川永力建设发展有限公司德阳希望城玫瑰湾项目部向希望投资公司出具《报告》，报告载明：“根据检查局势，商混站和砂浆生产商于2017年7月29日一律停产，我项目也只能被迫停工，停工时间从2017年8月1日至2017年9月8日。” 2018年8月13日，德阳市气象局公共气象服务中心出具《气象资料》两份，载明：“2017年4-8月降水情况（单位1mm）分别为33.2、42.7、69.8、273.7、309.4，2018年4-7月降水情况（单位1mm）分别为31.7、102.8、148.7、736.8”、“2012年-2016年期间，5-8月月平均降水量（单位1mm）分别为99.9、151.3、245、122.4，2012年-2016年期间，5-8月月平均降水日数分别为7.4、8.8、11、9.4，2017年5-8月月平均降水日数分别为8、14、9、19，2018年5-7月月平均降水日数分别为11、19、24；2017年与2018年的降水日数和降水量均超出之前5年平均值。” 2018年10月22日，四川省德阳市公安局旌阳区分局凯江路派出所出具《接警说明》，说明载明：“一、2018年6月30日09时18分许，部分业主聚集人员，对天山北路希望城玫瑰湾小区门前进行堵塞，严重扰乱社会秩序；二、2017年6月19日11时16分，凯江路派出所接市局指挥中心报警指令称四川省德阳市旌阳区庐山北路477号希望中心办公楼楼下A座门口有人闹事影响办公，到达现场后有人向开放商反映房子问题，无其他异常，电话联系报案人，一直无人接听，反馈指挥中心按指令撤回；三、2017年6月17日9时13分，接110指令，希望城商铺A栋销售楼有人闹事，到达现场后，经了解系玫瑰湾小区业主在销售中心反映房屋材料使用问题。” 另，庭审中，原、被告双方一致认可，截止到2018年6月30日原告已缴纳全部购房款697395元，被告延期38天交房。 原告在庭审中明确，1、违约金为：按照《商品房买卖合同》第十三条的约定，以已付房款为基数、按日万分之五的标准计算38天的逾期交房违约金；2、资金占用利息为：按照《商品房买卖合同》第十三条的约定，被告应于2018年9月6日支付违约金，而被告逾期未支付违约金，应按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍支付违约金的资金利息。 上述事实，有《商品房买卖合同》、《个人一手住房贷款合同》、《关于开展大气污染专项整治行动的紧急通知》、《收据》、《贷款放款回单》、《建设工程消防验收意见书》、《建设工程规划核实合格证》、《竣工验收备案部门意见》、《德阳日报》、《气象资料》、照片等证据予以证实。 本院认为，根据查明的事实，结合原告诉求，对本案当事人争议的焦点问题评判如下： 原告徐彬与被告希望投资公司于2016年6月30日签订《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思的表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，该合同合法、有效。 一、关于逾期交房的违约金是否调整的问题 原告认为被告未在合同约定的时间内交付房屋，应承担逾期交房的违约责任；被告认为因不可抗力导致逾期交房属于合同约定的免责事由，被告不应承担违约责任。本院认为，根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十条第二款之规定：“不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况”，环保督查不属于被告不能避免且不能克服的情况，且被告建房本应符合相关环保规范，故本院认为环保督查不属于不可抗力因素。被告所称的异常降雨天气也并非被告不能预见、不能克服之情况，也不属于不可抗力因素，故对被告辩称的因不可抗力导致交房迟延的主张，本院不予支持。庭审中原、被告双方均认可被告在原告已全部缴纳购房款的情况下，逾期38天交房，依据该合同的约定，被告应按日计算向原告支付已付购房款万分之五的违约金。被告虽辩称该违约金标准过高，但未提交相应的证据予以证明，故本院对被告的抗辩理由不予采纳。本院认定被告应向原告支付逾期交房的违约金13251元（697395元×0.0005×38天）。 二、关于逾期资交房违约金的资金占用利息是否支持的问题 原告主张，根据双方的合同约定，被告应于2018年9月6日向原告支付违约金，但被告逾期未支付，原告应按照中国人民银行同期贷款利率标准的1.5倍支付违约金的利息。本院认为，原、被告双方的合同虽约定了支付违约金的支付时间，但未约定未支付违约金的后果，且违约金的设定系以补偿损失为主、惩罚为辅的原则，原告所主张的违约金已足以弥补原告的损失，故原告的该项诉讼请求既无合同约定，也无法律依据，本院不予支持。 三、关于保全费是否支持的问题 庭审中，原告未向本院提交已申请保全并支付保全费的相关证据，故原告应承担举证不能的法律后果，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告德阳希望投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐彬支付违约金13251元。 二、驳回原告徐彬的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案减半征收案件受理费66元，由被告德阳希望投资有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省德阳市中级人民法院。 审判员  蔡静 二〇一八年十二月十八日 书记员  许丽