山东省济南高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0191民初1686号原告：刘雯铮，女，1990年8月2日出生，汉族，住上海市，现住济南市。委托诉讼代理人：孙龙龙，山东睿扬律师事务所律师。委托诉讼代理人：魏泽宇，山东睿扬律师事务所实习律师。被告：济南柠檬树装饰设计工程有限公司，住所地济南市。法定代表人：邓群政。原告刘雯铮与被告济南柠檬树装饰设计工程有限公司（以下简称柠檬树装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年7月31日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告刘雯铮及其委托诉讼代理人孙龙龙、魏泽宇到庭参加了诉讼，被告柠檬树装饰公司经本院公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘雯铮向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告签订的《集成家装工程施工专用合同》；2.判令被告返还原告装修款47254元及利息（以47254元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自2018年6月15日计算至实际支付之日）;3.诉讼费、保全费等费用由被告承担。事实与理由：2018年3月15日，原告与被告签订《集成家装工程施工专用合同》一份，约定由被告承包原告海信贤文世家XXX房屋的装修工程。合同签订后，原告按照约定支付了装修款94508元。被告收到原告装修款后，没有按照合同约定完成装修工作，拖延工期，原告多次催告无果。截止起诉之日，被告仅完成47254元的装修工作量，应返还原告47254元装修款。被告的行为已构成严重违约，给原告造成了一定的经济损失。原告多次催要，被告拒不返还。原告为维护其合法权益，诉至法院，望判如所请。柠檬树装饰公司未作答辩。刘雯铮围绕诉讼请求依法提交了《装饰装修意向合同书》，《集成家装工程施工专用合同》，收款收据，付款凭证，装修进度确认表，房屋装修照片、录像等证据，柠檬树装饰公司未予质证，本院经审查后予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月30日，刘雯铮之夫张祥（发包人/甲方）与柠檬树装饰公司（承包方/乙方）就海信贤文世家南区XXX房屋装修事宜签订《装饰装修意向合同书》一份，约定估算工程总造价73500元（含管理费、设计费）。同日，张祥向柠檬树装饰公司支付定金22050元，柠檬树装饰公司开具收据一份。2018年3月15日，刘雯铮（发包人/甲方）与柠檬树装饰公司（承包方/乙方）就海信贤文世家XXX（即南区XXX）房屋装修事宜签订《集成家装工程施工专用合同》一份，约定双方：一、工程地点为海信贤文世家XXX，面积109㎡。二、工程期限90天，开工日期2018年3月17日，竣工日期2018年6月14日。三、合同价款94500元，结算以实际工程量为依据。四、材料供应：乙方以清包工（含辅材）方式提供服务，按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到达施工现场前通知甲方验收，若因甲方不能及时到场验收材料则应视为材料验收合格，并由甲方自行承担相应责任。五、付款方式：第一次，支付时间为合同签订日，支付比例为合同额*70%，支付金额66150元；第二次，工程进度过半即木制作项目收口、水电改造布管线完毕、厨房墙砖铺贴完成，支付比例为变更后合同额*95%-已付款，支付金额为23625元+增减项；第三次，支付时间为工程完工后双方验收合格，支付比例为工程结算额-已付款，支付金额为按实结算。甲方应在工程完工验收后的7个工作日内与乙方办理工程结算手续。六、因乙方责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由乙方向甲方支付违约金20元/天-50元/天（基础施工30元/天、主材施工20元/天）。七、补充协议：设计费、管理费、税金全免，直接费减现13356元；2.此工程量不变的情况下享受此优惠；3.水电预收，多退少补，按实结算；4.不接受任何口头承诺；5.此工程为柠檬树的样板间工程；6.主材建材按实结算，多退少补，在中期款中体现；7.开发商阳台处理属于待定状态，后期施工和人员调动，价格不动。合同签订当日，刘雯铮支付首期款44100元，柠檬树装饰公司开具收据一份。2018年5月12日，刘雯铮支付中期款28358元，柠檬树装饰公司开具收据一份。刘雯铮共计支付装修款94508元。后柠檬树装饰公司对涉案房屋进行了部分装修，截至2018年5月27日，尚有部分装修项目未完成，刘雯铮、张祥与该公司项目经理确认，涉案工程于2018年3月17日开始施工，截至2018年5月21日，装修进度如下：1.基础装修：已完成全屋基础拆改、吊顶、基本完成全屋瓷砖铺贴（阳台边角未完成，因需阳台封闭后补充完成）、全屋墙漆进行到中途停工，需进行后续补漆和修边工作，吊顶完成厨房吊顶，卫生间吊顶需重新整改；2.主材：木地板、橱柜、全屋衣柜、全屋木门（共三扇）、全屋推拉门（两扇）、卫浴（马桶、花洒、浴室柜、角阀）均未进场。1.基础装修：合同价格42987元，完成价格32991元，未完成价格9996元；2.主材：合同价格67699元，完成价格13298元，未完成价格54401元；3.其他设计费、采保费、管理费：合同价格15364元；4.税费：4036元。预算合同金额共计（优惠前）130086元，总合同优惠后金额合计99692元，已付款总金额94508元。柠檬树装饰公司完成价格总计46289元。双方对装修情况确认后，柠檬树装饰公司未再施工。刘雯铮称涉案房屋已于2018年7月自行装修完毕，现已居住使用。诉讼中，刘雯铮主张双方签订装修进度确认表前柠檬树装饰公司已经停止施工，公司营业场所已经关闭、工作人员无法联系，处于失联状态，柠檬树装饰公司的行为已构成根本违约，致使合同目的无法实现，故刘雯铮要求解除合同、返还装修款47254元，并以47254元为基数，自2018年6月15日起至实际支付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算支付利息。本院认为，刘雯铮与柠檬树装饰公司签订的《集成家装工程施工专用合同》系双方当事人的真实意思表示，亦不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：…（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；…”本案中，刘雯铮已依约向柠檬树装饰公司支付了装修款，已经履行了主要的付款义务,但柠檬树装饰公司在收到工程款后无故停工，且一直处于停工状态，其行为已表明其不履行主要债务，符合法定解除的条件，故刘雯铮要求解除《集成家装工程施工专用合同》的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”，本案中，结合双方签订的装修进度确认表、房屋装修照片及录像，涉案房屋已完成部分装修，故扣除柠檬树装饰公司已装修部分的46289元后，柠檬树装饰公司应返还刘雯铮未装修部分工程款48219元，刘雯铮仅要求柠檬树装饰公司返还装修款47254元，系其对权利的自行处分，本院予以支持。柠檬树装饰公司未在约定的时间内完成涉案房屋的装修工作，已构成违约，给刘雯铮造成了资金占用期间的利息损失，故柠檬树装饰公司应向刘雯铮支付以47254元为基数，自其主张权利之日即2018年7月24日起至实际支付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。被告柠檬树装饰公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，又未提供证据，应视为其放弃抗辩，亦应承担举证不能的法律后果。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条，第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条规定，判决如下：一、原告刘雯铮与被告济南柠檬树装饰设计工程有限公司于2018年3月15日签订的《集成家装工程施工专用合同》于本判决生效之日起解除；二、被告济南柠檬树装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告刘雯铮装修款47254元；三、被告济南柠檬树装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告刘雯铮利息（以47254元为基数，自2018年7月24日起至实际支付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；四、驳回原告刘雯铮的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费981元，财产保全费493元，由被告济南柠檬树装饰设计工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  王 卉人民陪审员  曹振贵人民陪审员  刘永红二〇一八年十二月四日书 记 员  薛远婷