黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院民 事 判 决 书（2018）黑0108民初294号原告（反诉被告）黑龙江省永恒彩色印刷有限公司，住所地哈尔滨经开区。法定代表人蒋宏，总经理。委托代理人冯军胜，黑龙江博采律师事务所律师。委托代理人杨柏林，该公司员工。被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司，住所地哈尔滨市道外区。法定代表人赵四滨，总经理。委托代理人李培生，黑龙江福峰律师事务所律师。原告（反诉被告）黑龙江省永恒彩色印刷有限公司（以下简称永恒彩色印刷公司）与被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司（以下简称恒威建筑公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年1月26日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告永恒彩色公司委托代理人冯军胜及杨柏林；被告恒威公司的法定代表人赵四滨及委托代理人李培生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告永恒彩色印刷公司诉称：2016年3月26日，永恒彩色印刷公司作为发包人，恒威建筑公司作为承包人就永恒彩色印刷公司位于哈尔滨哈南工业新城香坊工业园区起步区的彩色印刷、包装制作、不干胶签印刷项目生产用房建设项目签订《建设工程施工合同》。合同约定：开工日期为2016年4月1日、竣工日期为2016年10月30日；双方约定按定额计价合同形式，签约合同价为8,308,182.24元。后该工程又增加“永恒彩印公司厂房工程附属工程”。永恒彩色印刷公司按照双方约定向恒威公司支付了工程款项，但恒威建筑公司至今仍有部分工程未按合同及图纸要求完工且部分工程不合格。故永恒彩色印刷公司诉至本院要求：1、解除双方于2016年3月26日及2016年4月5日签订的《建设工程施工合同》；2、恒威建筑公司立即将全部工程移交永恒彩色印刷公司，双方办理交接手续；三、恒威建筑公司赔偿违约金830000元；四、扣除未施工项目的造价款项价l7146.34元；五、赔偿不合格项目的损失共计2,007,573.38元；六、恒威建筑公司承担公证费、鉴定费、鉴定人员出庭费用、摄像费、开锁费用共计154700元；七、诉讼费由恒威建筑公司承担。被告恒威建筑公司辩称：1、永恒彩色印刷公司与恒威建筑公司双方施工已经完毕、并取得了相关的产权证照，合同履行完毕不应解除；2、2016年10月20日，恒威建筑公司已经将所有工程资料全部移交给永恒彩色印刷公司，2017年10月24日，将办理产权证的相关材料也全部移交，包括钥匙；3、案涉工程在2016年10月30日已经竣工验收，工程不存在任何质量不合格问题，因此不存在违约赔偿问题；4、不存在未完工程施工扣款问题，双方在2017年初步决算是以合同约定的暂定价进行加减，并没有最终决算；5、本案鉴定不应作为依据；6、公证费、鉴定费、摄像费、开锁费，因工程已经移交，故恒威建筑公司不应承担。反诉原告恒威建筑公司反诉称：案涉工程于2016年4月1日开工，于2016年10月30日竣工。永恒彩色印刷公司因拖欠工程款，故恒威建筑公司反诉要求判令永恒彩色印刷公司：1、立即给付工程款约125万余元（以定额决算鉴定为准）；2、支付迟延支付工程款期间的按同期人民银行贷款利率利息自2016月10月30日工程竣工之日起至实际给付之日止；3、承担反诉费用。反诉被告永恒彩色印刷公司辩称：永恒彩色印刷公司与恒威建筑公司已于2017年7月25日进行了结算，确认了案涉工程造价为8113630.97元，至2017年7月25日未付工程款为420262.760元。此后，永恒彩色印刷公司分两次将剩余工程款全部支付给恒威建筑公司，现不拖欠工程款。请求法院驳回恒威建筑公司的诉请。经审理查明：2016年3月26日，发包人永恒彩色印刷公司与承包人恒威建筑公司签订《建设工程施工合同》，约定：工程名称：彩色印刷、包装制作、不干胶签印刷项目。1.7联络：发包人指定的接收人为：盛国斌。11.5承包人的工期延误：由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。逾期竣工违约金的计算标准：每日历天3000元。逾期竣工违约金的计算方法：3000元/每日历天*实际逾期日历天数。逾期竣工违约金最高限额：合同价的10%。附件一《合同协议书》：发包人、承包人、合同名称同《建设工程施工合同》。工程地点：哈尔滨市哈南工业新城香坊工业园起步区。计划开工时间：2016年4月1日。计划竣工日期：2016年10月30日。签约合同价：8308182.24元。发包人：永恒彩色印刷公司盖章、盛国滨签字；承包人：恒威建筑公司盖章、赵四滨签字。2016年4月5日，发包人永恒彩色印刷公司与承包人恒威建筑公司签订《建设工程施工合同》，约定：工程名称：彩色印刷、包装制作、不干胶签印刷项目。工程地点：哈尔滨市香坊区东兴路123号。计划开工时间：2016年4月10日。计划竣工日期：2016年10月30日。签约合同价：5292141.82元。发包人：永恒彩色印刷公司盖章、蒋宏盖章；承包人：恒威建筑公司盖章、赵四滨盖章。同日，哈尔滨经济技术开发区建设局备案。案涉工程《项目投标报价汇总表》土建、采暖工程、给排水工程、电气工程、消火栓、消防（报警）、消防电源监测、通风合计：8113630.97元。《工程审核汇总对比表》上述合计：8308182.24元。2016年10月30日，《建设工程竣工安全核验申请表》中：建设单位永恒彩色印刷公司、施工单位恒威建筑公司、监理单位黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司、黑龙江经济技术开发区建设工程质量安全监督站分别盖章。2016年10月30日，《单位工程竣工验收报告》中：建设单位永恒彩色印刷公司、设计单位黑龙江省建设集团设计研究院有限公司、监理单位黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司、施工单位恒威建筑公司分别盖章。2016年11月7日，《技术联系（通知）单》提出内容：经甲方要求，室外散水坡取消。建设单位永恒彩色印刷公司、监理单位黑龙江清宇建设工程监理有限责任公司、施工单位恒威建筑公司分别盖章。设计单位处未盖章。2017年7月25日，盛国滨、赵四滨分别代表永恒彩色印刷公司、恒威建筑公司签订《永恒印刷项目决算单》。合同造价：8308182.24元；结算造价：8113630.97元；未付工程款：420262.67元。永恒彩色印刷公司给付恒威建筑公司工程款为：2016年4月13日付款108179.66元、2016年4月11日付款211686元及5292元、2016年6月13日付款3200000元、2016年8月11日付款2000000元、2016年11月29日付款300000元、2017年1月17日付款300000元、2017年3月10日付款52921.42元（收款人户名：哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站）、2017年5月19日付款1000000元及200000元、2017年8月9日付款200000元、2017年9月15日付款20262.67元，以上合计：7598341.75元。2017年10月24日，移交建设单位有关材料：一、土地出让合同三份。挂牌出让文件。二、竣工结算总价书（用于办理土地及有关证件）。三、建设项目开工验线合格通知书。四、规划图五份。六、测绘报告书。七、测量委托合同、勘察报告。八、竣工图一套（土、水、电、消防）。九、建设工程监理合同。十、发票五张（往来款项票据、不动产登记费、测量费、审图费、农民工保障收据）。以上均为打印。十一、门卫室钥匙、厂房钥匙。该条款为手写。收件人：盛国滨签字。在庭审过程中盛国滨否认其收到“十一、门卫室钥匙、厂房钥匙。”认为是恒威建筑公司在其签字后书写。案涉房屋在本案起诉前已办理了所有权证。经永恒彩色印刷公司申请，哈尔滨市中级人民法院委托黑龙江省龙建建设工程技术咨询有限公司进行司法鉴定并于2018年7月30日作出省龙建公司【2018】龙建鉴字第15号《司法鉴定意见书》鉴定意见：1、主体结构质量不符合设计要求，维修、加固造价1578746.19元。2、散水坡宽度不符合图纸要求，补做造价9556.94元。3、（院内）路面工程施工面积4090.81平方米。室外地面混凝土强度等级不符合“说明”要求返工重做造价122993.61元。路面工程施工质量不合格设计要求，加固造价9384.53元。4、挡土墙申请人撤销鉴定要求。5、未施工部分即台阶、坡道的造价17146.34元。停车位划线不在鉴定范围之内。补充鉴定申请：1、屋面漏水修补造价255654.87元。2、车间地面开裂加固造价22427.6元。3、房屋墙体（内外）开裂的处理造价6554.72元。4、室内地面起砂、开裂处理造价2254.58元。维修加固、未施工台阶、坡道总造价2024719.38元（未施工部分即台阶、坡道的造价17146．34元）。永恒彩色印刷公司支付鉴定费147600元、鉴定人员出庭费用600元。2018年6月4日，司法鉴定听证勘验记录：双方当事人共同确认结算文件8113630.97元，恒威提供复印件。永恒彩色印刷、恒威建筑公司在申请人与被申请人处签字。永恒彩色印刷公司为进入案涉工程向黑龙江省哈尔滨国信公证处提出申请：办理对位于哈尔滨市香坊区东兴街127号旁侧施工现场的现状保全证据公证。2018年7月4日，该公证处出具（2018）黑哈国证内民字第8299号公证书，公证2018年6月29日永恒彩色印刷公司、鉴定人员进入案涉现场状况。永恒彩色印刷公司支付公证费4500元、摄像服务费1100元、开锁换锁费900元。2018年8月31日，黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司向永恒彩色印刷公司出具《工作联系函》：根据《地面设计规范》，建筑物四周应设置散水坡，我院在施工图纸上有明确表达，并且从未出具过取消散水坡的变更函或变更单。2018年8月30日，黑龙江省印联包装印刷股份有限公司出具情况说明：恒威建筑公司2017年6月19日仍在施工使用与其共用变压器并交纳相关费用。2018年8月30日，哈尔滨美宏印刷有限公司出具情况说明：恒威建筑公司2017年11月3日仍使用施工现场变压器。恒威建筑公司与永恒彩色印刷公司曾因《黑龙江省永恒彩色印刷有限公司厂房工程附属工程》拖欠厂房附属工程工程款纠纷诉至本院，经双方调解：永恒彩色印刷公司于2019年3月1日前给付恒威建筑公司《黑龙江省永恒彩色印刷有限公司厂房工程附属工程》拖欠工程款590000元，其中包含省龙建公司【2018】龙建鉴字第15号《司法鉴定意见书》鉴定意见：3、（院内）路面工程施工面积4090.81平方米。室外地面混凝土强度等级不符合“说明”要求返工重做造价122993.61元。路面工程施工质量不合格设计要求，加固造价9384.53元。上述事实，有2016年3月26日、4月5日《建设工程施工合同》、《项目投标报价汇总表》、《工程审核汇总对比表》、《建设工程竣工安全核验申请表》、《单位工程竣工验收报告》、《技术联系（通知）单》、《永恒印刷项目决算单》、付款凭证、移交建设单位有关材料、省龙建公司【2018】龙建鉴字第15号《司法鉴定意见书》、司法鉴定听证勘验记录、（2018）黑哈国证内民字第8299号公证书、公证费票据、摄像服务费票据、开锁换锁费票据、《工作联系函》、黑龙江省印联包装印刷股份有限公司情况说明、哈尔滨美宏印刷有限公司情况说明及各当事人的陈述等证据载卷为证，并经当庭质证和审查，足以认定。本院认为：本案系建设工程施工合同纠纷，永恒彩色印刷公司与恒威建筑公司为完成商定的施工工程，签订了明确相互权利、义务的协议。恒威建筑公司应完成永恒彩色印刷公司交给的施工任务，永恒彩色印刷公司应按照规定提供必要条件并支付工程价款。一、2016年3月26、2016年4月5日签订的《建设工程施工合同》是否解除问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条规定：承包人有下列情形之一，发包人请求解除建设工程合同的，应予支持：（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。本案，黑龙江省龙建建设工程技术咨询有限公司作出省龙建公司【2018】龙建鉴字第15号《司法鉴定意见书》鉴定意见：主体结构质量不符合设计要求、散水坡宽度不符合图纸要求、室外地面混凝土强度等级不符合“说明”要求、路面工程施工质量不合格设计要求、屋面漏水、车间地面开裂、房屋墙体（内外）开裂、室内地面起砂、开裂。恒威建筑公司对上述鉴定结论均有异议且不予认可，应属于已经完成的建设工程质量不合格，恒威建筑公司拒绝修复，结合本案实际情况，永恒彩色印刷公司与恒威建筑公司继续履行《建设工程施工合同》已无法达到双方合同目的，故永恒彩色印刷公司该诉讼请求，本院予以支持。二、恒威建筑公司立即将全部工程移交永恒彩色印刷公司，双方办理交接手续问题。2017年10月24日，移交建设单位有关材料永恒彩色印刷公司盛国滨签字确认收到、案涉房屋已办理产权证照。永恒彩色印刷公司诉请双方办理交接手续的诉讼请求不具体明确。2018年6月29日，永恒彩色印刷公司亦通过证据保全的形式实际控制案涉房屋，故永恒彩色印刷公司该诉讼请求，本院不予支持。三、恒威建筑公司赔偿违约金830000元问题。永恒彩色印刷公司依据《建设工程施工合同》11.5条主张恒威建筑公司自2016年11月7日至合同约定的上限给付违约金。2016年3月26日，发包人永恒彩色印刷公司与承包人恒威建筑公司签订《建设工程施工合同》11.5约定：承包人的工期延误：由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。逾期竣工违约金的计算标准：每日历天3000元。逾期竣工违约金的计算方法：3000元/每日历天*实际逾期日历天数。逾期竣工违约金最高限额：合同价的10%。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。永恒彩色印刷公司未向法庭举示由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金。永恒彩色印刷公司作为发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利，故该诉讼请求，本院不予支持。四、扣除未施工项目的造价款项价l7146.34元问题。黑龙江省龙建建设工程技术咨询有限公司作出省龙建公司【2018】龙建鉴字第15号《司法鉴定意见书》鉴定意见：5、未施工部分即台阶、坡道的造价17146.34元。永恒彩色印刷公司据此主张扣除未施工项目造价的诉讼请求，本院予以支持。五、赔偿不合格项目的损失共计2,007,573.38元问题。经永恒彩色印刷公司申请，哈尔滨市中级人民法院委托黑龙江省龙建建设工程技术咨询有限公司进行司法鉴定并于2018年7月30日作出省龙建公司【2018】龙建鉴字第15号《司法鉴定意见书》鉴定意见：1、主体结构质量不符合设计要求，维修、加固造价1578746.19元。2、散水坡宽度不符合图纸要求，补做造价9556.94元。3、（院内）路面工程施工面积4090.81平方米。室外地面混凝土强度等级不符合“说明”要求返工重做造价122993.61元。路面工程施工质量不合格设计要求，加固造价9384.53元。4、挡土墙申请人撤销鉴定要求。5、未施工部分即台阶、坡道的造价17146.34元。停车位划线不在鉴定范围之内。补充鉴定申请：1、屋面漏水修补造价255654.87元。2、车间地面开裂加固造价22427.6元。3、房屋墙体（内外）开裂的处理造价6554.72元。4、室内地面起砂、开裂处理造价2254.58元。其中：2、散水坡宽度不符合图纸要求，补做造价9556.94元。根据2016年11月7日《技术联系（通知）单》经永恒彩色印刷公司取消；3、（院内）路面工程施工面积4090.81平方米。室外地面混凝土强度等级不符合“说明”要求返工重做造价122993.61元。路面工程施工质量不合格设计要求，加固造价9384.53元。已于另案处理；5、未施工部分即台阶、坡道的造价17146.34元。已扣除。综上，永恒彩色印刷公司该诉讼请求的合理部分，本院予以支持，具体数额为：1578746.19元+255654.87元+22427.6元+6554.72元+2254.58元=1865637.96元。六、鉴定费147600元、鉴定人员出庭费用600元、公证费4500元、摄像费1100元、开锁费900元承担问题。中华人民共和国国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》第六条规定：当事人应当向人民法院交纳的诉讼费用包括：（一）案件受理费；（二）申请费；（三）证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴。第二十九条规定：诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。共同诉讼当事人败诉的，人民法院根据其对诉讼标的的利害关系，决定当事人各自负担的诉讼费用数额。故永恒彩色印刷公司请求恒威建筑公司承担鉴定费147600元、鉴定人员出庭费用600元的诉讼请求，本院予以支持。结合2016年10月30日，永恒彩色印刷公司在《建设工程竣工安全核验申请表》、《单位工程竣工验收报告》中盖章；2017年10月24日，盛国滨在《移交建设单位有关材料》签字，其中：十一、门卫室钥匙、厂房钥匙；案涉房屋已在起诉前办理所有权证照的实际情况，永恒彩色印刷公司请求恒威建筑公司承担公证费4500元、摄像费1100元、开锁费900元的诉讼请求，本院不予支持。七、永恒彩色印刷公司给付工程款及利息问题。建设工程造价应尊重当事人意思自治原则。2017年7月25日，永恒彩色印刷公司盛国滨与恒威建筑公司赵四滨签订的《永恒印刷项目决算单》是双方真实意思表示，充分体现了双方意思自治的原则，本院对永恒彩色印刷公司与恒威建筑公司确定的合同造价：8308182.24元、结算造价：8113630.97元、未付工程款：420262.67元予以确认。永恒彩色印刷公司已支付7598341.75元，故永恒彩色印刷公司应支付工程款8113630.97元-7598341.75元-479.09元(扣除水费)-352760.13+37950=200000元。（8113630.97元-7000000元-378558.17元-352760.13元+37950元-200000元-20262.67元）。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。2017年10月24日，盛国滨在《移交建设单位有关材料》签字，其中：十一、门卫室钥匙、厂房钥匙；故2017年10月24日应认定为建设工程实际交付之日、利息亦应自此计付。永恒彩色印刷公司主张：“十一、门卫室钥匙、厂房钥匙”为盛国滨签字后，恒威建筑公司自行填加，因未举示充足证据予以证实，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条、第十一条、第十六条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十条、《诉讼费用交纳办法》第六条、第二十九条之规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）黑龙江省永恒彩色印刷有限公司与被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司于2016年3月26、2016年4月5日签订的《建设工程施工合同》；二、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起七日内赔偿原告（反诉被告）黑龙江省永恒彩色印刷有限公司不合格项目的损失1865637.96元；三、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起七日内给付原告（反诉被告）黑龙江省永恒彩色印刷有限公司鉴定费147600元、鉴定人员出庭费用600元；四、原告（反诉被告）黑龙江省永恒彩色印刷有限公司于本判决生效之日起七日内给付被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司工程款182853.66元（200000元-17146.34元）及利息(以本金182853.66元为基数，自2017年10月24日起按中国人民银行同期贷款利率为标准计算至生效判决确定的自动履行期内的实际给付之日止)；五、驳回原告（反诉被告）黑龙江省永恒彩色印刷有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费29637.76元，由原告（反诉被告）黑龙江省永恒彩色印刷有限公司自行承担9780.46元、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司承担19857.3元；反诉受理费8025元，由原告（反诉被告）黑龙江省永恒彩色印刷有限公司承担1284元、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司自行承担6741元。此款与判决主文确定的履行期限一并给付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省哈尔滨市中级人民法院。审 判 长 冯 凯人民陪审员 付 巍人民陪审员 昌 晶二〇一八年十二月二十日书 记 员 荣甜甜