河南省镇平县人民法院民 事 判 决 书（2018）豫1324民初3081号原告（反诉被告）：乐清市华鑫房地产开发有限公司华鑫尚品项目部。住所地：浙江省乐清市柳市镇外向型经济开发区（乐清市嘉成电器有限公司内）。统一社会信用代码：913303825717156248。负责人：郑贤成，任总经理。委托诉讼代理人：谢作坚，浙江海昌律师事务所律师。特别授权。被告（反诉原告）：南阳力神重型机器有限公司。住所地：河南省南阳市镇平县遮山镇。统一社会信用代码：914113247313258615。法定代表人：王彦勤，任董事长。委托诉讼代理人：陈春杰，该公司员工。特别授权。被告：温州亿通源控股有限公司。住所地：浙江省温州市龙方工业区（温州瑞丰实业有限公司内五楼东首）。统一社会信用代码：9133030059576827XL。法定代表人：陈伟，任总经理。委托诉讼代理人：金珂，系该公司员工。特别授权。原告乐清市华鑫房地产开发有限公司华鑫尚品项目部（以下简称华鑫尚品项目部）与被告南阳力神重型机器有限公司（以下简称力神公司）、温州亿通源控股有限公司（以下简称亿通源公司）承揽合同纠纷一案，本院于2018年8月2日立案后，依法适用普通程序，于2018年11月2日、2018年12月5日公开开庭审理了本案。原告华鑫尚品项目部的委托诉讼代理人谢作坚，被告力神公司的委托诉讼代理人陈春杰，被告亿通源公司的委托诉讼代理人金珂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告华鑫尚品项目部向本院提出诉讼请求：1、判决解除原告华鑫尚品项目部与被告力神公司、亿通源公司于2015年3月23日签订的《机械式停车设备生产、安装及相关服务合同书》；2、判令被告力神公司立即向原告返还已付设备款1025000元，并支付违约金425000元；3、判令被告力神公司立即拆除已安装的停车设备。4、判令被告亿通源公司对上述2、3项义务承担连带责任。事实和理由：2015年3月23日，原告华鑫尚品项目部与被告力神公司、亿通源公司签订一份《机械式停车设备生产、安装及相关服务合同书》，合同主要内容：卖方（即被告南阳力神重型机器有限公司）为买方（即原告乐清市华鑫房地产开发有限公司华鑫商品项目部）生产并安装机械式停车设备；合同总价2125000元；合同价格包括停车设备的设计、制造、包装、运输、保险、安装、调试、税金等费用；合同签订后，买方向卖方支付合同总价的20%预付款，计425000元；卖方设备钢结构到现场安装七日内，买方向卖方续付合同总价的30%，计637500元；设备全部安装调试七日内，买方向买房续付合同总价的30%，计637500元；经设备所在地质量技术监督部门检验合格取得设备验收检验报告并满足11.9条款的运行要求之日起七日内，买方向卖方续付合同总价的15%，计318750元；余下合同总价的5%，计106250元作为免费维保期内的质保金，免费维保期满后十日内买方将剩余的合同款项一次性（无息）支付给卖方，免费维保期为设备验收合格之日起一年；本合同工程期自卖方收到买方第一笔预付款之日起70日历天（合同总工期为安装完成时间，不含政府检测机构验收时间）；设备交（提）货地点乐清市西仁宕水景华庭；担保方（即被告温州亿通源控股有限公司）对卖方的一切行为进行担保；如卖方未能达到合同约定质量标准或不能进出车正常运行（进车和出车时间均应在3-5分钟为正常运行，大于5分钟为不能正常运行），买方有权拒付余款，在卖方20天内整改后仍不能满足要求，买方有权解除本合同，卖方按合同总价的20%向买方支付违约金。合同签订后，原告依约向被告力神公司先后支付了1025000元，然被告力神公司却一直未依约将设备安装成功。对此，原告多次找两被告协商，但被告力神公司既未能提供可行的解决方案，也未能将设备安装成功，时至今日，该设备仍处于荒废中。被告力神公司辩称：反诉原告与反诉被告双方2015年3月23日签订的《机械式停车设备生产、安装及相关服务合同书》，约定反诉原告为反诉被告生产并安装机械式停车设备，合同第2.3付款方式及期限约定：2.3.1合同签订后，买方向卖方支付合同总价的20%预付款，计人民币425000元；3.3.2乙方设备钢结构到现场安装七日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，计人民币637500元；2.3.4经设备所在地质量技术部门技术监督部门验收合格、取得设备验收检验报告并满足11.9条款运行要求七日内，甲方向乙方续付合同总价的15%，计人民币318750元；2.3.3余下合同总价的5%，计人民币106250元，作为免费维保期内的质保金，免费维保期满后十日内将剩余款项支付给卖方，免费维保期为设备验收合格之日起一年。反诉原告在签订合同后就组织生产，并已经将停车机械设备安装完毕，已按合同进行了安装调试完毕，可反诉被告对合同2.3.2条约定的第二期付款的设备款还欠37500元，合同2.3.3条约定的第三期合同款一分未付，明显违约。被告亿通源公司辩称：被告公司承担的是担保责任，如果力神公司无法履行，被告公司愿意继续履行，并负责报检验收，但需要原告方的配合。被告力神公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告人履行双方2015年3月23日签订的《机械式停车设备生产、安装及相关服务合同书》，立即支付反诉人合同约定的第二、三期设备款667500元；2、由反诉人承担诉讼费用。原告华鑫尚品项目部对被告力神公司的反诉辩称：本案合同履行过程中，反诉原告未在约定期限内将货物运送到现场，因此双方沟通对第二笔款项进行变更，不存在拖欠37500元的事项。之后反诉原告迟迟未能完成安装和调试，到今天为止也未完成安装调试，因此反诉原告主张说原告方拖欠37500元的事实不存在，其主张已经完成调试的事实也不存在，恳请法庭驳回反诉请求。本案原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、对原告提供的被告力神公司特种设备许可证以及特种设备安装改造维修许可证，被告力神公司对证据的真实性无异议，但称原、被告签订合同是2015年，如果原告按合同约定及时付款，该工程应当已经验收结束。因原告方违约，造成被告公司生产许可证和安装改造维修许可证过期，责任应当由原告方承担。本院对该证据的真实性予以采信。2、对被告力神公司提供的现场进行调试的照片三张以及视频，原告对证据的真实性无异议，但称调试范围包括六处，视频资料只显示了其中两个范围的调试完成过程，另外两个是部分调试，还有两个完全没有调试。因此被告力神公司所谓的调试不属于完成调试。由于两个没有调试的范围是因为设备至今已放置三年，导致部分零件生锈需要更换，本院对该事实予以认定。3、对被告力神公司提供的机械式停车设备第二次调试过程的视频，原告对证据的真实性无异议，但称该视频证明了有两个区域调试成功，加上上一次的调试，一共调试了四个区域，另外两个区域根本无法调试，说明了被告没有履行合同约定的义务。本院对该证据的真实性予以采信。4、对被告力神公司提供的温州市特种设备检测中心特种设备安装监督检验受理单一份，原告对证据的真实性无异议，但称该证据仅仅是被告为了骗取收件，检测中心受理之后，被告便拿走了。结合原告庭审提供的被告的制造许可证，被告只具备合同约定的PSH2F-SG2D（负一正一）二层升降横移停车设备的生产资质，根本不具备制造合同约定的PPY2F-SG2D二层平面移动类停车设备和PPY2F-SG2D平面移动类停车设备转盘的资质。因此超出了被告的资质范围，且根本不可能通过验收，同时也证明了被告不具备履行合同的能力。本院对该证据的真实性予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年3月23日，原告华鑫尚品项目部与被告力神公司、亿通源公司签订一份《机械式停车设备生产、安装及相关服务合同书》，合同约定由被告力神公司为原告华鑫尚品项目部生产、安装机械式停车设备。被告亿通源公司作为该合同的担保方。合同总价2125000元，合同价格包括停车设备的设计、制造、包装、运输、保险、安装、调试、税金等费用。付款方式及期限：合同签订后，原告华鑫尚品项目部向被告力神公司支付合同总价的20%预付款，计人民币425000元；被告力神公司设备钢结构到现场安装七日内，原告华鑫尚品项目部向被告力神公司续付合同总价的30%，计人民币637500元；设备全部安装调试完毕七日内，原告华鑫尚品项目部向被告力神公司续付合同总价的30%，计人民币637500元；经设备所在地质量技术监督部门检验合格、取得设备验收检验报告并满足合同11.9条款运行要求之日起七日内，原告华鑫尚品项目部向被告力神公司续付合同总价的15%，计人民币318750元；余下合同总价的5%，计人民币106250元作为免费维保期内的质保金，免费维保期满后十日内将剩余款项支付给卖方，免费维保期为设备验收合格之日起一年。合同工程期限：自被告力神公司收到原告第一笔预付款之日起70日历天（合同总工期为安装完成时间，不含政府检测机构验收时间）。设备交货地点为乐清市西仁宕水景华庭。担保方责任：对被告力神公司的一切行为进行担保，如被告力神公司违约或不能履行本合同的内容，被告亿通源公司有责任继续履行万本合同的所有内容，并承担卖方即被告力神公司的责任。检验及验收：被告力神公司负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局/特种设备检测机构）的施工备案及报检、验收工作，费用由被告力神公司承担，原告负责及时提供相关配合资料和印鉴等。违约责任：原告未按本合同付款方式及期限向被告力神公司支付合同款，15天后则每逾期一天，原告向被告力神公司缴纳合同总额千分之一的违约金，但累计违约金总额不超过合同总额的百分之三，且工期做相应调整。如被告力神公司未能达到合同约定质量标准或不能进出车正常运行（进车和出车时间均应在3-5分钟为正常运行，大于5分钟为不能正常运行），原告有权拒付余款，在被告力神公司20天内整改后仍不能满足要求，原告有权解除本合同，被告力神公司按合同总价的20%向原告支付违约金。合同签订后，原告华鑫尚品项目部于2015年4月15日通过银行转账向被告力神公司支付预付款425000元，被告力神公司组织生产，并对该机械式停车设备进行安装。2015年6月17日，被告力神公司向温州市特种设备检测中心申请对其安装的该机械式停车设备进行质量检验，温州市特种设备检测中心受理后，但未出具质检报告。2015年7月6日及7月21日，原告华鑫尚品项目部分两次向被告力神公司支付了第二笔工程款600000元，下欠37500元未付。第三笔工程款即设备全部安装调试完毕七日内，原告华鑫尚品项目部应向被告力神公司续付合同总价的30%，计人民币637500元也至今未付。由于原告华鑫尚品项目部未支付被告力神公司设备款，被告力神公司也未继续申请质量检验，致使双方签订的合同履行停滞。庭审过程中，被告力神公司分两次重新对该机械式停车设备进行了调试，已调试完毕，该设备能够正常运行。本院认为：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。原告华鑫尚品项目部与被告力神公司、亿通源公司签订《机械式停车设备生产、安装及相关服务合同书》，合同约定由被告力神公司为原告华鑫尚品项目部生产、安装机械式停车设备，被告亿通源公司为该合同提供担保，原告华鑫尚品项目部与被告力神公司、亿通源公司之间的承揽合同关系成立。《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。被告力神公司在签订合同后便组织生产，并到安装现场对该机械式停车设备进行安装，被告力神公司已按照合同约定履行了生产、安装义务。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”原告华鑫尚品项目部诉称被告力神公司一直未依约将设备安装成功，且逾期两年多，已超过合同约定的工期，被告力神公司对合同构成违约，导致合同事实上已无法履行。根据被告力神公司提供的温州市特种设备检测中心特种设备安装监督检验受理单及原、被告签订的合同中约定的付款方式，被告力神公司只有在设备全部安装调试完毕后，才能向设备所在地质量技术监督部门申请质量检验，因被告力神公司已按照合同约定履行了生产、安装，且在双方合同履行停滞三年后，经被告力神公司对该停车设备重新调试，该设备仍可以正常运行。双方在合同中约定，如果原告未按约付款，除原告支付违约金外，工期做相应调整，故导致合同履行停滞系原告华鑫尚品项目部未按照合同约定及时向被告力神公司支付设备款。故原告华鑫尚品项目部的该诉称理由不能成立，原告华鑫尚品项目部请求解除与被告力神公司、亿通源公司签订的《机械式停车设备生产、安装及相关服务合同书》，并请求被告力神公司返还原告已支付的设备款及违约金，拆除已安装的停车设备，由被告亿通源公司承担连带责任，本院不予支持，原、被告双方应继续履行合同。《中华人民共和国合同法》第二百六十三条规定：“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。”按照原、被告双方签订的《机械式停车设备生产、安装及相关服务合同书》中对付款方式的约定，原告华鑫尚品项目部应在被告力神公司对设备钢结构到现场安装七日内，支付被告力神公司合同总价的30%，计人民币637500元，但原告仅支付被告力神公司600000元，下欠37500元未付；设备全部安装调试完毕七日内，支付被告力神公司合同总价的30%，计人民币637500元，该工程款原告华鑫尚品项目部亦未支付。故被告力神公司反诉请求原告华鑫尚品项目部履行合同，支付合同约定的第二、三期设备款667500元，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决如下：一、驳回原告乐清市华鑫房地产开发有限公司华鑫尚品项目部的诉讼请求；二、限本判决生效后二十日内原告乐清市华鑫房地产开发有限公司华鑫尚品项目部支付被告南阳力神重型机器有限公司设备款667500元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17850元，反诉受理费5238元，由原告乐清市华鑫房地产开发有限公司华鑫尚品项目部负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省南阳市中级人民法院。审 判 长  王丽审 判 员  宋强人民陪审员  裴磊二〇一八年十二月二十七日书 记 员  张程