江苏省扬中市人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1182民初1204号原告（反诉被告）：镇江金手指电器有限公司，统一社会信用代码91321182694547069A，住所地扬中市三茅街道江洲南路100号。法定代表人：黄振余，董事长。委托诉讼代理人：樊纪国，江苏江洲律师事务所律师。被告（反诉原告）：河南国控润弘电力实业有限公司，统一社会信用代码914101007474185609，住所地郑州高新技术开发区长椿路11号孵化2号楼B座20层。法定代表人：高木福，董事长。委托诉讼代理人：周星，河南德冠律师事务所律师。原告（反诉被告）镇江金手指电器有限公司（以下简称金手指公司）与被告（反诉原告）河南国控润弘电力实业有限公司（以下简称润弘公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年3月19日立案后，依法适用普通程序，于2018年7月9日、2018年10月25日公开开庭进行了审理。第一次开庭，原告委托诉讼代理人樊纪国、被告委托诉讼代理人周星到庭参加诉讼；第二次开庭，原告法定代表人黄振余及其委托诉讼代理人樊纪国、被告委托诉讼代理人周星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。金手指公司向本院提出诉讼请求：1.判令润弘公司立即支付买卖合同价款885796.15元，并承担逾期付款利息（自2017年12月20日起至实际付清之日止，按年利率5%计算）；2.本案诉讼费用由润弘公司承担。事实和理由：2014年4月5日，金手指公司与润弘公司签订采购合同一份，合同总价款932417元，合同约定，产品及原材料由润弘公司验收确认，生产周期为合同签订之日起23日内货到现场。合同签订后，金手指公司进行原材料采购，润弘公司未及时派人到金手指公司处进行材料验收。2017年5月9日，润弘公司派工作人员王振、陈金博到金手指公司对原材料进行质量验收，验收工作完成后，金手指公司组织生产并于2017年5月23日完成全部供货义务，润弘公司员工陈金博于2017年5月29日向金手指公司出具收货手续确认收到全部货物，后润弘公司未按约支付货款，金手指公司催要未果，诉至法院。润弘公司辩称，其承认双方之间存在买卖合同关系和尚未支付货款的事实，但货款支付条件尚未成就。另金手指公司未按合同约定的供货期限履行供货义务，迟延供货26日。金手指公司已构成违约，润弘公司因此产生工程逾期罚款125000元、采取紧急赶工措施产生费用294055.88元，故提起反诉，请求判令：1.金手指公司赔偿润弘公司经济损失合计419055.88元；2.诉讼费用由金手指公司承担。根据原、被告当事人的当庭陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年3月17日，润弘公司作为承包方、开封宋都安居建设开发有限公司（以下简称宋都安居公司）作为发包方签订《开封市禹王台区火车站周边棚户区改造项目安置房供配电工程施工承包工程合同》一份，约定宋都安居公司将开封市禹王台区火车站周边棚户区改造项目安置房供配电工程承包给润弘公司，合同约定工期60日，以宋都安居公司书面通知开始计算工期。合同另约定，如因润弘公司责任不能按期开工、竣工或中途无故停工，每逾期或者停工一天，润弘公司应按日向宋都安居公司支付5000元的违约金，逾期超过15天，宋都安居公司有权解除合同并要求润弘公司赔偿宋都安居公司合同总价款20%的违约金并赔偿给宋都安居公司造成的一切损失。2017年3月20日，宋都安居公司向润弘公司出具工程开工令一份，要求润弘公司于2017年3月20日开工建设。2017年4月5日，金手指公司（供方）与润弘公司（需方）签订《开封市禹王台火车站周边棚户区改造项目安置房供配电工程母线采购合同》一份，约定润弘公司向金手指公司采购封闭母线等产品一批，合同总价款932417元。合同另载明：“2、合同条款（2）产品及原材料检验方法：验收接货前出现损坏问题，并且未达到国家标准，需方不予签字验收；（3）结算方式：施工工程的总工程量达到80%之后支付合同总价款的40%，施工完毕经验收合格后付至合同总价款的50%，工程经电力部门验收合格并取得供电部门下发的送电通知单正式送电并移交供电部门后支付至合同总价款的85%，总工程结算完毕后付至合同总价款的95%，剩余合同的总价款的5%作为质保金，质保金2年到期后无息返还；（4）补充条款：生产周期为签订合同之日起23日内货到现场，23日内供方未将货品送达现场将承担延误工期所造成的需方损失”。合同签订后，金手指公司于2017年4月11日完成原材料铜排的全部采购计划并通知润弘公司到现场检查验收。2017年5月9日，润弘公司派工作人员王振、陈金博到金手指公司进行原材料验收工作，润弘公司于2017年5月15日对原材料验收结束后，金手指公司于2017年5月17日、5月21日分两次向润弘公司履行了全部交货义务，最后一批货到现场的时间为2017年5月23日。庭审中，双方当事人均认可润弘公司要求对原材料（铜排等）进行质量检查后进行生产并供货。2017年6月24日，润弘公司向金手指公司寄送工作联系函一份，该工作函指出在上述合同履行过程中金手指公司存在逾期供货及产品质量问题，并因此提出润弘公司不能按原合同约定支付货款，且要求质保期延长，并要求金手指公司赔偿其因工期延误、到货质量问题造成的损失。2017年7月30日，金手指公司向润弘公司复函一份，该复函指出金手指公司逾期供货系因润弘公司未及时派员至金手指公司检查原材料所致，且在润弘公司完成原材料检查后8日内，金手指公司已按润弘公司要求进行产品生产，并履行全部供货义务，故润弘公司因工期延误造成的损失均应自行承担；另外，金手指公司要求润弘公司按合同要求及时支付货款。2017年10月18日，金手指公司向润弘公司寄送催办货款函一份，再次对工期延误和产品质量等问题作出说明并要求润弘公司及时给付货款，润弘公司未予答复。2017年11月29日，金手指公司委托江苏江洲律师事务所向润弘公司寄送律师函一份，该函件载明：“河南国控润弘电力实业有限公司……一、2017年4月5日，镇江金手指电器有限公司与贵公司签订供配电工程母线合同，合同总价款932417元，合同订立后，镇江金手指电器有限公司已按合同要求供货，贵公司已验货；二、根据合同约定，贵公司应当支付合同总价款的95%，但贵公司时至今日货款分文未付，已经违约；三、现致函贵公司，希望贵公司诚实守信。将所欠货款支付给镇江金手指电器有限公司，防止纷争，谢谢合作”。润弘公司收到该函件后，亦未向金手指公司支付货款。2017年12月20日，金手指公司于项目现场进行封闭母线运行情况回访，郑州益满园物业管理有限公司在金手指公司出具的封闭母线运行情况记录单（回访）上加盖公章确认母线运行情况良好。审理中，为查明事实，本院根据当事人金手指公司申请依法传唤证人赵某（男，1989年6月16日生，汉族，居民身份证号码，住扬中市，系金手指公司案涉采购合同经办人）出庭质证，证人赵某陈述，案涉采购合同于2017年4月5日签订后，金手指公司于2017年4月10日前已完成原材料的采购工作，并由赵某通知润弘公司业务经办人王振派工作人员前来检查，润弘公司业务经办人王振于2017年5月9日通知赵某将派员至金手指公司进行原材料检查工作，检查工作结束后，金手指公司及时履行了全部供货义务。另查明，润弘公司与郑州市中原区亿金电缆销售部（以下简称亿金销售部）于2017年4月29日签订《开封市禹王台火车站周边棚户区改造项目安置房供配电工程临时电缆采购合同》一份，约定润弘公司向亿金销售部采购电缆一批，合同总价款60845元。2017年6月5日，宋都安居公司向润弘公司出具甲方通知单一份，该通知单第二条载明：“截至2017年6月5日，本工程不能按期竣工，你方已延误工期15天。现通知你单位在本工程正式竣工前每天处以5000元罚款，直至本工程竣工”。润弘公司当庭向本院提供总造价为294055.88元的建筑工程预算书一份，并陈述因金手指公司逾期供货，造成润弘公司产生工程逾期罚款125000元、采取紧急赶工措施产生费用294055.88元，合计419055.88元，并要求该损失由金手指公司承担。又查明，2017年4月27日，金手指公司与润弘公司就案涉供配电工程再次签订电表箱采购合同一份。本院认为，金手指公司与润弘公司于2017年4月5日签订的《开封市禹王台火车站周边棚户区改造项目安置房供配电工程母线采购合同》系双方当事人真实意思表示，其内容合法有效，本院予以确认。合同签订后，双方均应按约履行各自义务。本案的争议焦点为：1、金手指公司要求润弘公司支付货款885796.15元的支付条件是否成就，若支付条件已成就，其要求润弘公司承担逾期付款利息的利率标准是否合法有据；2、金手指公司是否存在迟延供货的情形，润弘公司因工期延误造成的损失是否应由金手指公司承担。关于争议焦点1，关于货款支付条件是否成就的问题。本院认为，根据合同约定，润弘公司应于总工程结算完毕后付至合同总价款的95%即金手指公司主张的货款885796.15元，另润弘公司与宋都安居公司签订的承包合同中约定总工期为60天，且润弘公司已于2017年3月20日开工建设，结合润弘公司提出宋都安居公司因工期延误共向其罚款125000元的事实，本院认定该工程实际工期为85天，润弘公司于2017年6月15日前已完成案涉工程全部施工工作，故润弘公司最迟应于2017年6月15日向金手指公司付至合同总价款的95%即885796.15元，付款条件已成就，金手指公司主张润弘公司支付买卖合同价款885796.15元的诉讼请求，依法应予支持。关于逾期付款损失计算利率标准的问题，根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定：买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。因2004年开始执行的《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》已对逾期贷款利率标准作出了调整。该通知第3条规定，对2004年1月1日以后新发放的贷款，逾期贷款罚息利率由原来按照日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%。金手指公司主张的利率计算标准即年利率5%低于中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率，故金手指公司主张按年利率5%计算逾期付款利息损失，并无不当。综上，金手指公司主张润弘公司支付货款885796.15元，并承担逾期付款损失（自2017年11月20日起至实际付清之日止，按年利率5%计算）的诉讼请求，本院予以支持。关于争议焦点2，金手指公司是否存在迟延供货的问题。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本案中，金手指公司、润弘公司均认可双方约定由润弘公司对原材料检查后，再由金手指公司进行产品制作和供货，因此，润弘公司“原材料检查”义务在先，金手指公司依法享有先履行抗辩权，即润弘公司未履行“原材料检查”义务前，金手指公司有权拒绝产品的生产和供货。因此，润弘公司应当知道先进行原材料检查再生产供货，其拖延“原材料检查”导致金手指公司迟延供货，责任在于润弘公司。根据法律规定，当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照该规定仍不能确定的，适用下列规定：履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。因此，润弘公司于2017年5月9日派员至金手指公司进行原材料检查，其工作人员于5月15日完成检查工作并返回后，金手指公司于2017年5月23日已将全部货物送至润弘公司项目处，其间仅相隔8天。因此，金手指公司并无过错，不存在违反合同迟延供货的情形。从常理来说，如确实存在金手指公司迟延供货并造成润弘公司重大经济损失的情况，润弘公司应停止与金手指公司的其他合作并要求金手指公司及时履行合同义务，但润弘公司并未停止与金手指公司的业务往来且于2017年4月27日即原母线采购合同要求履行全部供货义务前一日与金手指公司再次签订电表箱采购合同一份，有违常理。综上，金手指公司未违反合同约定，不存在迟延供货的情形。润弘公司要求金手指公司承担经济损失419055.88元的请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十七条、第一百零七条、第一百六十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告河南国控润弘电力实业有限公司应给付镇江金手指电器有限公司买卖合同价款885796.15元，并承担逾期付款损失（自2017年11月20日起至实际付清之日止，按年利率5%计算），限于本判决生效后十日内付清；二、驳回反诉原告河南国控润弘电力实业有限公司的全部反诉诉讼请求。被告河南国控润弘电力实业有限公司如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费12758元，保全费5000元，合计17758元，由被告河南国控润弘电力实业有限公司负担(此款原告已垫付，由被告在给付上述款项时一并付给原告)。反诉案件受理费7585.84元，由反诉原告河南国控润弘电力实业有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一份，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省镇江市中级人民法院预交相应上诉案件受理费，并在预交后三日内将交费凭证复印件提交本院，未按期交纳上诉案件受理费的，人民法院将按照有关规定裁定按自动撤回上诉处理。审 判 长  聂道胜人民陪审员  严 伟人民陪审员  张安泉二〇一八年十二月十八日法官 助理  邢小辉书 记 员  崔海燕