黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院民 事 判 决 书（2017）黑0108民初1279号原告哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司（反诉被告），住所地哈尔滨市平房区。法定代表人刘宏，总经理。委托代理人冯铁山，黑龙江冯铁山律师事务所律师。被告哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司（反诉原告），住所地哈尔滨市道外区。法定代表人赵四滨，总经理。委托代理人孙基国，男，1968年8月31日生，汉族，该公司项目经理，住哈尔滨市道里区。原告（反诉被告）哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司（以下简称鸿懿圆公司）与被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司（以下简称恒威建筑公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告鸿懿圆公司法人代表刘宏、委托代理人冯铁山；被告恒威建筑公司的法定代表人赵四滨、委托代理人孙基国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鸿懿圆公司诉称：2016年6月27日，鸿懿圆公司与恒威建筑公司签订了《工程施工合同》一份。合同约定鸿懿圆公司将新建宾馆、库房工程、生产车间等工程发包给恒威建筑公司。工期总天数为90天，即2016年8月29日开工，2016年11月29日竣工。包工包料，总价款480万元一口价。付款方式为基础完工付20%；房屋主体（框架及现浇板）及彩钢钢构架完工付20%；主体构筑、钢结构主体（彩钢板）、外墙保温（内外墙抹灰）、门窗进场付20%；门窗、火、电、暖气、消防完工付20%；楼地面地砖、装饰、涂料、护坡等完工付10%；工程验收合格，同时提供完整的竣工资料付7%；质保金3%一年后无质量问题付清。合同签订后鸿懿圆公司按合同约定已付工程款380万，但恒威建筑公司却不按进度施工。截止目前仍有大量未完工程。从合同约定的竣工日期2016年11月29日起至2017年7月15日逾期225天，合同十一条约定每逾期一天应承担5000元的违约金，被告应支付违约金。故诉至法院请求判令：1、恒威建筑公司为鸿懿圆公司开具已付工程款345万元的增值税发票；2、恒威建筑公司支付逾期提交技术档案资料的违约金225,000元；3、恒威建筑公司支付施工期间使用的水电费20,000元；4、恒威建筑公司支付逾期违约金1,125,000元；5、本诉诉讼费由恒威建筑公司承担。被告恒威建筑公司辩称：恒威建筑公司未按合同约定的日期竣工，恒威建筑公司无过错，鸿懿圆公司应承担责任。1、鸿懿圆公司钢结构厂房设计变更，原设计图厂房中无柱，变更为增加一排五根支柱。此变更图纸2016年11月15日方交给恒威建筑公司，距交工日期只14天。2、工程合同约定恒威建筑公司包工包料，但鸿懿圆公司违背合同约定，自行购买瓷砖和暖气片。暖气片和瓷砖货到工地之日已是2016年12月17日，已超过交工日期17天。3、鸿懿圆公司未按合同约定支付工程款，严重影响工程进度，鸿懿圆公司的合同义务是给付被告工程款，鸿懿圆公司一直拖欠恒威建筑公司工程款，导致恒威建筑公司行使抗辩权，迟延履行施工义务。4、在施工过程中，鸿懿圆公司又在该工程中增加间墙、增加窗口及外网管道，这必然影响正常交工日期。5、污水处理车间、污水处理管线由鸿懿圆公司施工，但迟迟不予安装，导致恒威建筑公司无法内外墙抹灰等施工作业。2017年6月份，鸿懿圆公司安装完毕，但未做防腐处理，导致恒威建筑公司无法施工作业。2017年8月间，是恒威建筑公司处理，方进行下一步施工。2016年12月份，鸿懿圆公司的食堂和职工宿舍及生产车间都已经投入使用。综上，不同意鸿懿圆公司诉求。反诉原告恒威建筑公司反诉称：鸿懿圆公司与恒威建筑公司于2016年6月27日签订工程施工合同，恒威建筑公司承建鸿懿圆公司新建宾馆、库房工程、生产车间。合同约定总价款为480万元。恒威建筑公司已按鸿懿圆公司要求的质量、进度基本施工完毕，剩下后续的收尾工程也已施工完毕。现鸿懿圆公司不对工程进行结算，拒付工程款。在施工过程中，鸿懿圆公司在该工程中增加间墙、增加窗口及外网管道，鸿懿圆公司认定增加工程的造价为6.368万元。除此之外，恒威建筑公司又为鸿懿圆公司施工了工程合同以外的12项工程，合计造价90500元。现鸿懿圆公司已转部分工程款，尚欠部分工程款及增加工程款，故恒威建筑公司提起反诉要求判令：1、鸿懿圆公司给付工程款1054180元；二、鸿懿圆公司给付自2016年11月30日至该款还清之日利息（按中国人民银行同期贷款利率为标准计算）；三、反诉诉讼费用由反诉被告鸿懿圆公司承担。反诉被告鸿懿圆公司辩称：鸿懿圆公司按照进度日期拨款，不存在拖延或数额不足的问题。按照2017年10月11日双方签订的不合格项处置记录记载，本案涉案工程截止2017年10月11日仍处于未完工状态，这也是鸿懿圆公司提起本案诉讼的重要依据，该证据足以证明截至本案开庭审理，涉案工程始终处于未完工状态。故不同意恒威建筑公司反诉请求。经审理查明：2016年6月27日，鸿懿圆公司与恒威建筑公司签订了《工程施工合同》。鸿懿圆公司为甲方，恒威建筑公司为乙方。合同约定：一、1、工程名称：哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司新建宾馆、库房工程、生产车间3。2、工程地点：哈尔滨市平房区经开区镜泊路19号。工程内容：新建宾馆、库房工程、生产车间3、三个水池及设备基础4161.24㎡(含土建、装饰、消防、室内消火栓、给排水、暖气、电、气体管道、钢结构等)。残土运外。二、合同工期：2016年8月29日开工，2016年11月29日竣工。工期总天数为90天，以工期总天数为准，乙方停工必须经甲方授权现场代表签字。四、签约合同价为：肆佰捌拾万元整（4800000.00）。合同形式：包工包料。五、工程付款方式：1、基础完工付：20%；2、房屋主体（框架及现浇板）及彩钢钢构架完工付：20%；3、主体砌筑、钢结构主体（彩钢板）、外墙保温（内外墙抹灰）门窗进场，付：20%；4、门窗、水、电、暖、消防完工付：20%；5、楼地面地砖、装饰、涂料（护坡等完工）付：10%；6、工程验收合格，同时提供完整的竣工资料付7%，3%质保金一年后无质量问题付清。8、每次付款需开据11%建安增值税专用发票。9、甲方对已完工质量、相应工程进度款报告的核算确认3日内付款。10、甲方在每次支付时，可扣除应当由乙方承担的并经乙方确认的违约金、罚款或其他费用后支付工程进度款，乙方应当在甲方支付同时提交相应的工程款发票。甲方在每次支付工程进度款扣除相关费用，如乙方提出异议，甲方可将有异议的部分扣除后，余款支付给乙方。异议部分在二十日内双方确认后解决。六、施工及工程保护。2、施工水电费用由乙方承担。七、工程的变更：施工中甲方如需对原工程计划变更，甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知。增项按双方认定的直接费及税计取，不取其他费用。十、工程档案。2、工程档案由乙方负责按哈尔滨市有关城建档案报送要求进行编制，必须作到工程档案与工程建设同步。乙方最终交付甲方的档案份数为贰份。3、乙方未按期提交技术档案资料的，乙方应当按每日1000元向甲方承担违约金。甲方也有权按乙方最终提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付。十一、违约责任。2、乙方责任：乙方未履行竣工义务每逾期一日，应当承担每日5000元违约金。2016年11月鸿懿圆公司购门垫付100000万元并出具了黑龙江增值税普通发票。2017年1月19日双方公司代表人签署了《施工协调会议纪要》，（一）合同总价480万元，甲方已支付290万元，未付款项190万元及增项款。（二）未付款项含质保金3%，即14.4万元；税金11%（扣除暖气柱、地砖、墙砖款35万元及未完工程部分款项91万元），即38.94万元；暖气柱及地砖款项（甲方花钱购买35万元，应扣除）；未完工程(彩钢房大门4.5万元、地面12万元、彩钢房内水暖电及消防3万元、护坡1万元、厂房六层及五层放水坡3万元、六层局部四层消防8万元、六层门5.5万元、厂房内地坑楼梯及窗台板2万元、乳胶漆2万元、消防门及踢脚线和理石台面1万元)总计130.34万元。（三）增项增加暖气人工费及管道管件费用总计0.3万元，塔吊基础清除费用总计0.5万元，外网暖气改造费用总计1万元，厂房内地坑机械费用及割缝费用总计0.5万元，该工程增加所有的窗户费用4.068万元。增项费用总计6.368万元。（四）根据以上费用结算甲方公司应付66.028万元，由于乙方没有完全完成内业并交甲方，暂扣16.028万元，即应支付人民币伍拾万元整。甲方代表刘宏等签字、乙方代表孙基国签字。2017年9月，鸿懿圆公司刘宏在配电干线及照明平面图上签字确认：“安装24灯，将原来两防灯改为三防灯及防爆开关”2017年10月11日，鸿懿圆公司致恒威建筑公司《不合格项处置记录》：由于以下情况的发生，使你单位在施工过程中发生不合格项，请及时采取措施予以整改，不合格项发生部位：1、局部四层外墙不平整需要处理；2、局部四层室外消防梯未做；3、宾馆暖气管上锈需要刷银粉；4、宾馆安全指示灯不牢固需要处理；5、宾馆烟感未接线安装需要处理；6、宾馆、局部四层踢脚线不牢固的需要处理；7、宾馆卫生间热水器插座未安装；8、宾馆管井钥匙交给甲方；9、宾馆各屋插卡线未安装；10、污水处理车间室内地沟需要安装篦子；11、宾馆、局部四层暖气采暖时不热需要处理。恒威建筑公司孙基国签字确认。2018年5月鸿懿圆公司向恒威建筑公司进行对帐，支付工程款如下：2016年9月19日支付600000元；2016年9月23日支付200000元；2016年9月30日支付200000元；2016年10月28日支付600000元；2016年11月12日支付800000元；2016年12月21日支付150000元；2016年12月28日支付150000元；2016年12月31日支付100000元；2017年1月31日支付500000元；2017年3月15日支付50000元；2017年3月31日支付100000元；合计3450000元。另有：门款甲方代付壹拾万元整；暖气、地砖、墙砖款叁拾五万元整。合计：3900000元。鸿懿圆公司、恒威建筑公司当庭自认：1、鸿懿圆公司垫付暖气、地砖、墙砖款叁拾五万元整；2、鸿懿圆公司垫付门款10万元；3、增项费用总计6.368万元（《施工协调会议纪要》（三）确定）；4、增项（阳光板、水池挡土墙、检查井、防水、铁皮、仓库塑钢窗玻璃等12项）90500元；5、案涉工程无监理公司监理；6、未完工程宾馆卫生间理石台面及踢脚线扣抵工程款3万元；7、恒威建筑公司施工水电费2万元扣抵工程款；8、案涉工程未办理建设工程规划许可证；9、案涉工程未办理竣工验收手续；10、鸿懿圆公司2017年1月1日已使用案涉工程车间、厨房。上述事实，有《工程施工合同》、兑账单明细分类账、《施工协调会议纪要》、《不合格项处置记录》、配电干线及照明平面图及各当事人的陈述等证据载卷为证，并经当庭质证和审查，足以认定。本院认为：本案系建设工程施工合同纠纷，鸿懿圆公司与恒威建筑公司为完成商定的施工工程，签订了明确相互权利、义务的协议。恒威建筑公司应完成鸿懿圆公司交给的施工任务，鸿懿圆公司应按照规定提供必要条件并支付工程价款。一、关于恒威建筑公司为鸿懿圆公司开具已付工程款345万元的增值税发票。鸿懿圆公司与恒威建筑公司签订的《工程施工合同》五、工程付款方式：8、每次付款需开据11%建安增值税专用发票。该约定系当事人双方真实意思表示，且不违法法律、法规规定，本院予以确认。鸿懿圆公司、恒威建筑公司对已收到工程款3450000均无异议，故鸿懿圆公司的该诉讼请求，本院予以支持。二、关于恒威建筑公司支付施工期间使用的水电费20,000元。鸿懿圆公司与恒威建筑公司签订的《工程施工合同》六：施工及工程保护：2、施工水电费由乙方（恒威建筑公司）承担。该约定系当事人双方真实意思表示，且不违反法律、法规规定，本院予以确认。鸿懿圆公司与恒威建筑对水电费数额20000元均无异议，故该诉讼请求，本院予以支持。三、关于恒威建筑公司支付逾期竣工违约金1,125,000元。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。本案，《工程施工合同》九：竣工验收：1、工程完工具备竣工验收条件，乙方按当地主管部门工程竣工验收有关规定及本合同要求，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料、其中包括符合工程档案管理及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料，工程档案经相关部门验收并收取建设工程档案初验合格证明，然后甲方组织进行验收。2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。十一、违约责任：2、乙方责任：乙方未履行竣工义务每逾期一日，应当承担每日5000元违约金。上述约定系当事人对违约金的约定，本院予以确认。恒威建筑公司未向法庭举示充分证据证明，其履行了上述《工程施工合同》约定的竣工义务；2017年1月19日，《施工协调会议纪要》：未完工程包括彩钢房大门4.5万元、地面12万元、彩钢房内水暖电及消防3万元、护坡1万元、厂房六层及五层放水坡3万元、六层局部四层消防8万元、六层门5.5万元、厂房内地坑楼梯及窗台板2万元、乳胶漆2万元、消防门及踢脚线和理石台面1万元。以上事实证明恒威建筑公司未在约定的竣工日前完成全部工程，逾期竣工事实存在。故其应按照双方约定承担违约责任。《工程施工合同》八：已完工程量确认：2、甲方代表和总监理工程师对乙方未按设计图纸或甲方要求方式而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量不予承认，不予顺延工期，不给予经济补偿。结合案涉工程：1、确因鸿懿圆公司要求工程量增加；2、2017年9月，鸿懿圆公司刘宏在配电干线及照明平面图上签字确认：“安装24灯，将原来两防灯改为三防灯及防爆开关”；3、鸿懿圆公司未按合同包工包料的约定，自行购买门、暖气、地砖、墙砖等货物，暖气片和瓷砖等再一定程度上影响恒威建筑公司施工计划，构成影响施工进度的因素；4、案涉工程所在地冬季气候原因，确实存在部分项目在超过工期后无法及时完工；5、双方约定工期为90日；依据公平原则，本院酌定工期合理延期30天为宜。鸿懿圆公司主张逾期竣工时间为2016年11月29日至2017年7月15日。《工程施工合同》二、合同工期：竣工日期：2016年11月29日，故逾期竣工日期起算点应从2016年11月30日起计算至鸿懿圆公司主张之日共计228天，扣除工期合理延期30天，故逾期竣工时间为198天、逾期竣工违约金为198天×5000元/天=990000元。结合鸿懿圆公司与恒威建筑公司当庭自认：案涉工程无监理公司，故鸿懿圆公司作为案涉工程发包主体对监理公司选任存在过错，此亦会导致恒威建筑公司履行顺延工期、办理竣工义务受阻。鸿懿圆公司自认案涉部分工程已于2017年1月1日实际使用的实际情况，综合考虑恒威建筑公司认为违约金过高且要求减少的主张，本案逾期竣工违约金以4800000元为基数，参照中国人民银行同期贷款利率1.5倍予以调整为宜，故对违约金进行适当降低为：198天×1200元/天=237600元。综上，该项诉讼请求的合理部分，本院予以支持。四、关于恒威建筑公司支付逾期提交技术档案资料的违约金225,000元。《工程施工合同》十、工程档案：1、工程档案应当做到与工程同步。2、工程档案由乙方负责按哈尔滨市有关城建档案报送要求进行编制，必须做到工程档案与工程建设同步。乙方最终交付甲方的档案的份数为两份。3、乙方未按期提交技术档案资料的，乙方应当按照每日的1000元向甲方承担违约责任。甲方也有权按乙方提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付。上述约定系对恒威建筑公司关于提交技术档案的相应义务及违约责任的确定，是双方真实意思表示，本院予以确认。因双方约定：工程档案应当做到与工程同步，故逾期提交技术档案资料的期限亦应扣除工期合理顺延的30天。故逾期提交技术档案资料的违约金为：198天×1000元/天=198000元。综上，该项诉讼请求的合理部分，本院予以支持。五、关于鸿懿圆公司给付工程款1054180元。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条规定：当事人对建筑工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。《工程施工合同》约定案涉工程总价款为480万元。鸿懿圆公司已给付工程款3450000元、另有：门款甲方代付壹拾万元整及暖气、地砖、墙砖款叁拾五万元整、增项款分别为63680元及90500元、未施工工程折价30000元，鸿懿圆公司与恒威建筑公司对上述款项均无异议，本院予以确认。2019年1月19日《施工会议纪要》（四）由于乙方没有完成内业并交付甲方，暂扣除16.028万元。恒威建筑公司对此否认，结合本案约定的竣工日期为2016年11月29日，2019年1月19日进行约定的暂扣除16.028万元，明显高于“乙方应当按照每日的1000元向甲方承担违约责任”的约定，根据行业惯例：“暂扣除”一般情况应理解为“多退少补”。上述约定应视为对：“甲方也有权按乙方提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付。”补充，故此款项待恒威建筑公司完成内页并交付鸿懿圆公司后可另行主张。故鸿懿圆公司应给付恒威建筑公司工程款为：4800000元-3450000元-100000元-350000元+63680元+90500元-30000元-160280=863900元。六、关于未付工程款利息。《工程施工合同》约定：十、工程档案：3、乙方未按期提交技术档案资料的，乙方应当按照每日的1000元向甲方承担违约责任。甲方也有权按乙方提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付。十一、违约责任：5、关于甲方工程款支付，乙方应当在领取支票、甲方付款前，向甲方开具相应的发票，否则，甲方有权拒绝付款。任何一期发票未开具的，甲方有权拒绝支付后续款项。本案，逾期竣工、逾期提交技术档案资料、截止本案诉讼时仍有部分工程未施工、恒威建筑公司未出具发票，恒威建筑公司均存在相应违约行为的客观情况，鸿懿圆公司具有延期支付或拒绝支付相应工程欠款的抗辩权且双方均未对欠付工程款利息未进行明确约定，故该诉讼请求，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第五条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十条，判决如下：一、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起七日内为原告（反诉被告）哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司开具已付工程款增值税发票（本金为3450000元、税率为11%、税种为建安业）；二、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起七日内给付原告（反诉被告）哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司逾期提交技术档案资料的违约金198000元；三、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起七日内给付原告（反诉被告）哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司施工期间使用的水电费20,000元；四、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起七日内给付原告（反诉被告）哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司逾期竣工违约金237600元；五、原告（反诉被告）哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司于本判决生效之日起七日内给付被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司工程款863900元；六、驳回原告（反诉被告）哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司其他诉讼请求；七、驳回被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费17130元，由原告（反诉被告）哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司自行承担11477元、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司承担5653元；反诉受理费8404元，由原告（反诉被告）哈尔滨鸿懿圆能源科技有限公司承担6891元、被告（反诉原告）哈尔滨恒威建筑工程有限责任公司自行承担1513元。上述款项与判决主文确定的履行期限一并给付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省哈尔滨市中级人民法院。审 判 长  冯 凯人民陪审员  鲁彩凤人民陪审员  昌 晶二〇一八年十二月三十一日书 记 员  荣甜甜