河南省安阳市文峰区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0502民初3373号原告：孙惠民，男，1951年9月2日出生，汉族，住安阳市文峰区。原告：周原萍，女，1952年1月2日出生，汉族，住安阳市文峰区。二原告共同委托诉讼代理人：苏振江，河南上合律师事务所律师。二原告共同委托诉讼代理人：程志云，河南上合律师事务所律师。被告：安阳新华富置业有限公司，住所地安阳市文峰区德隆街秀水苑小区15号楼3单元11号。法定代表人：张瑞智，职务执行董事。委托诉讼代理人：申金丹，女，1985年5月12日出生，汉族，住安阳市殷都区，系被告公司员工。委托诉讼代理人：张正，北京市盈科律师事务所律师。原告孙惠民、周原萍与被告安阳新华富置业有限公司（以下简称新华富置业公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2018年5月22日立案后，于2018年6月27日作出（2018）豫0502民初1961号民事判决，被告新华富置业公司不服该判决，上诉至安阳市中级人民法院，安阳市中级人民法院于2018年8月20日作出（2018）豫05民终3711号民事裁定，裁定撤销本院（2018）豫0502民初1961号民事判决，本案发回本院重审。被告新华富置业公司在提交答辩状期间对管辖权提出异议，本院作出（2018）豫0502民初3373号之一民事裁定，驳回被告对本案管辖权提出的异议。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，于2018年12月25日公开开庭进行了审理。原告孙惠民、周原萍共同委托诉讼代理人苏振江、程志云，被告新华富置业公司委托诉讼代理人申金丹、张正到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告孙惠民、周原萍向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告履行合同义务，协助原告办理安阳市文峰区秀水苑商住小区25号楼1单元1403室房地产权属登记证书；2.依法判令被告支付逾期协助原告办理房地产权属登记证书的违约金58050.09元（以购房款总额为基数，从2015年5月9日起按照中国人民银行同期贷款利率上浮50％计算至2018年5月8日，之后的违约金仍以购房款总额为基数，按照中国人民银行同期贷款利率上浮50％计算至被告履行协助义务完毕之日止）；3.本案的诉讼费、保全费、保函保险费用由被告承担。事实与理由：2012年9月11日，原、被告双方签订了一份《商品房预售合同》并在房管局办理了预售备案手续。上述合同约定：被告以出让方式取得位于文峰区永××路与××交叉口西北角秀水苑商住小区地块的土地使用权，并在上述地块上开发建设商品房。原告购买上述房地产开发项目中的25号楼1单元1403号商品房一套，预测建筑面积为109.29㎡，总房款为255739元。被告应当在2012年8月31日前将验收合格的商品房交付原告使用，并在交付使用后60日内，将办理产权登记证书需要由被告提供的资料报产权登记机关备案。合同签订后，原告按合同约定履行了付款义务，被告在合同约定的期限交付了房屋，但时至今日被告仍未将办理产权登记证书需要由其提供的资料报产权登记机关备案，致使原告的房屋至今仍不能办理房屋产权登记。原告认为，被告的行为违反了双方合同的约定，侵害了原告的合法权益，根据相关法律规定，被告应当履行合同义务，协助原告办理房地产权属登记证书，并按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准向原告支付违约金。为维护原告的合法权益，原告特诉至法院，望判如所请。被告新华富置业公司辩称，1.目前涉案房屋已经具备办证条件，原告主张的第一项诉讼请求已无意义。2.关于原告主张的逾期办证违约金，不应该赔付。逾期办证违约金只能是由于××的原因造成才应赔偿，本案逾期办证的原因不能归责于被告，本案造成逾期办证的客观原因是市政道路、供水、污水、雨水、热力、消防、水电管线等配套设施未能及时建成，造成涉案小区无法与主管网连接，只有与主管网全面对接，才能申请项目竣工验收备案，才能办理权属登记备案手续。2016年7月，安阳市城市规划委员会要求对辖区内所有建设工程项目实施规划核实，2016年10月，被告公司已经开始进行规划核实工作。2018年11月1日安阳市国土资源局下发公告，拟对涉案小区项目进行受理，公示期15个工作日，之后才可办理相关不动产登记手续，被告已履行了应尽义务，不存在违约。3.本案早已超过法定诉讼时效，原告已丧失胜诉权。《民法通则》第135条规定“民事诉讼的诉讼时效为两年”，从2012年8月31日交房，顺延60日，两年后也就是2014年10月31日本案诉讼时效已经届满。依照《最高人民法院关于适用诉讼时效制度若干问题的解释》第三条规定，“民法总则施行前，民法通则规定的两年或一年诉讼时效已经届满，当事人主张适用民法总则三年诉讼时效期间规定的，人民法院不予支持”，原告主张适用三年诉讼时效的规定，不应支持。4.原告主张的违约金要求高，不合理。双方对合同的违约金书面条款放弃使用，应视为《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定的“除当事人有特殊约定外”的情形，即该条适用于当事人没有特殊约定的房屋买卖合同纠纷，而本案当事人之间有特殊约定，合同第十五条约定有三款，当事人只选择了第三款，即××同意××因非××原因无法办理的，时间顺延180个工作日，可见当事人已主动放弃逾期办证违约金条款，而不是对逾期办证违约金没有约定。另外合同第九条第二款约定，逾期交房违约金为××已交付房价款日万分之0.5，逾期交房侵犯了物权的占有、使用、收益、处分的全部权利，逾期办证仅侵犯物权的处分权，逾期交房的违约严重程度远远大于逾期办证，因此，从公平合理的角度理解，即使判决支持违约金，本案逾期办证违约金只能低于日万分之0.5。综上，应驳回原告诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告提交了《商品房预售合同》、购房款收据，契税凭证、维修基金收款收据、诉讼费用票据，被告新华富置业公司提交了《商品房预售合同》复印件、交房通知单复印件、催告函复印件、回复函复印件、安阳市城区公共配套设施建设合同复印件、竣工验收备案表复印件、安阳市住宅小区配套设施工程质量监督报告复印件、安阳市城市规划委员会安规【2016】2号、3号文件复印件、情况说明复印件、规划报建阶段收件（预受理）回执复印件、安阳市国土资源局公告复印件、安国土资办发[2018]39号文件复印件、安阳市解决不动产登记遗留问题联席会议纪要[2018]4号复印件。本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：1.原告孙惠民、周原萍（××）与被告（××）签订《商品房预售合同》一份，二原告购买被告位于安阳市××水××小区××楼××单元××室××商品房××套，建筑面积109.29平方米，总房款为255739元。该合同第八条交付期限约定：××应当在2012年8月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格的商品房交付××使用。第九条××逾期交房的违约责任约定：除本合同第八条规定的特殊情况外，××如未按本合同规定的期限将该商品房交付××使用，按逾期时间，分别处理（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，××按日向××支付已交付房价款万分之0.5的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日后，××有权解除合同，××解除合同的，××应当自××解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按××累计已付款的2%向××支付违约金。××要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，××按日向××支付已交付房价款万分之0.5的违约金。第十五条关于产权登记的约定：××应当在商品房交付使用后60日内，将办理权属登记需由××提供的资料报产权登记机关备案，如因××的责任，××不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第3项处理：1.××退房，××在××提出退房要求之日起×日内将××已付房价款退还给××，并按已付房价款的×%赔偿××损失。2.××不退房，××按已付房价款的×%向××支付违约金。3.××同意××因非××原因无法办理的，时间顺延180个工作日。2.原告已按合同约定向被告支付全部购房款，并缴纳了房屋契税及维修基金，但被告至今未向原告开具商品房销售发票。原、被告均认可涉案房屋的交房时间为2012年8月31日。本案涉案房屋所在地德隆街东段（中华路至永明）道路施工工程于2014年3月5日开工，于2015年2月4日竣工验收。3.2018年11月1日，安阳市国土资源局在安阳日报发布公告，显示：经审查秀水苑商住小区20、22、23、25、26、29、31、32、33、35-a、35-b、36号楼，规划用途为商业、住宅，现拟对该项目进行受理，如对上述不动产有异议，请在本公告15个工作日内向安阳市不动产登记中心提出书面材料，逾期将按照解决不动产登记遗留问题的相关政策和规定为安阳新华富置业有限公司办理上述建设项目不动产登记手续。本院认为，原、被告签订的商品房预售合同，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规规定，该合同合法有效，当事人均应按照合同约定全面履行自己的义务。根据合同约定，被告对办理不动产权属证书有协助义务，应将需要提供的资料报产权登记机关备案，并为原告开具商品房销售发票，故原告要求被告协助办理涉案房屋的不动产权属证书的诉请，符合法律规定，本院予以支持。被告至今未完成协助履行办证义务，已构成违约，应当依法支付原告违约金。逾期办证违约金按日产生，诉讼时效应当分别计算，根据《最高人民法院关于适用诉讼时效制度若干问题的解释》第二条、第三条规定，从《中华人民共和国民法总则》施行之日起向前推两年即2015年10月1日起计算。原告主张逾期办证违约金从本案立案之日往前推算三年起计算，但未提交证据证明其在本次诉讼之前向被告主张过逾期办证违约金，故2015年10月1日之前的违约金超过诉讼时效，本院不予支持。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，原告主张违约金以交付购房款总额为基数，按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%计算至协助办证义务履行完毕之日止，本院予以支持。原告主张的保函保险费，无法律依据，本院不予支持。被告辩称逾期办证违约金应低于合同约定的逾期交房违约金日万分之0.5，缺乏法律依据，本院不予支持。被告辩称双方对合同违约金书面条款放弃使用，不应支付原告违约金，经查，原、被告合同第十五条约定双方选择第三项处理即“××同意××因非××原因无法办理的，时间顺延180个工作日”，虽然该约定未选择违约金支付条款，但不能据此认定原告放弃违约金，故对被告该辩解理由，本院不予采信。被告辩称因市政道路、供水、污水、雨水、热力、消防、水电管线等配套设施未能及时建成，国家政策的变动等原因造成逾期办证，不是××的原因，无需支付违约金的意见，因被告未按约定履行违约在先，违约后产生的风险亦应由被告承担，且被告不能证明其就本案不能履行义务系政府的不可抗力，故对被告该辩解理由，本院不予采信。依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条、《最高人民法院关于适用诉讼时效制度若干问题的解释》第二条、第三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下：一、被告安阳新华富置业有限公司于本判决生效之日起十日内协助原告孙惠民、周原萍办理位于安阳市文峰区秀水苑商住小区25号楼1单元1403室的不动产权属证书；二、被告安阳新华富置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告孙惠民、周原萍以购房款总额255739元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%，从2015年10月1日起至被告协助办理不动产权属证书义务履行完毕之日止的违约金；三、驳回原告孙惠民、周原萍的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1251.25元，财产保全申请费720元，由被告安阳新华富置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审 判 长  杜文君审 判 员  孙莉莉审 判 员  李 雪二〇一八年十二月二十九日代理书记员  李子茜