安徽省滁州市南谯区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖1103民初4497号 原告：滁州金瑞建设工程有限公司，住所地安徽省滁州市琅琊区西门子路17号5幢401-404室，统一社会信用代码91341102MA2NGACP7L。 法定代表人：王传松，该公司总经理。 委托诉讼代理人：冯宝中，安徽苏滁律师事务所律师。 被告：安徽蓝歆家庭用品有限公司，住所地安徽省滁州市苏滁现代产业园常州南路520号，统一社会信用代码91341100MA2MTKCG0N。 法定代表人：刘荣根，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王传萍，安徽伟诚律师事务所律师。 原告滁州金瑞建设工程有限公司（以下简称滁州金瑞公司）与被告安徽蓝歆家庭用品有限公司（以下简称安徽蓝歆公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年10月26日立案受理后,依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告滁州金瑞公司的委托诉讼代理人冯宝中，被告安徽蓝歆公司的委托诉讼代理人王传萍到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 滁州金瑞公司向本院提出诉讼请求：1、安徽蓝歆公司支付滁州金瑞公司工程款378202元（质保金18600元未到期暂不主张），自2018年3月19日起以所欠工程款378202元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息至付清全部工程款之日止；2、本案诉讼费由安徽蓝歆公司承担。事实与理由：2017年11月25日，滁州金瑞公司与安徽蓝歆公司就环保项目雨水池、原料罐区防火堤工程项目签订《合同协议书》，约定：滁州金瑞公司为安徽蓝歆公司建设厂区雨水池、防火堤工程，合同就工程总价及付款方式进行了约定。滁州金瑞公司按照合同约定履行了施工义务，工程于2017年12月24日完成施工。安徽蓝歆公司在自行安装完毕连接管道后于2018年3月19日前已经开始使用。2018年3月19日，滁州金瑞公司提交书面竣工验收报告，要求安徽蓝歆公司尽快组织验收，但安徽蓝歆公司至今未能对工程组织竣工验收并支付工程款。2017年12月13日，双方另就事故应急池工程项目签订《合同协议书》，约定：滁州金瑞公司为安徽蓝歆公司建设厂区事故应急池工程，合同就工程造价、付款方式进行了约定。合同履行过程中，安徽蓝歆公司要求增加应急池盖板，该增项工程价为31802元。滁州金瑞公司按照约定履行了施工义务，事故应急池工程于2018年2月8日整体完成施工，安徽蓝歆公司在自行安装完毕连接管道等设备于2018年3月19日已经开始使用。2018年3月19日，滁州金瑞公司提交书面竣工验收报告，要求安徽蓝歆公司尽快组织验收，但安徽蓝歆公司至今未能对工程组织竣工验收并足额支付工程款。 安徽蓝歆公司辩称：1、滁州金瑞公司诉请中有部分项目并非其施工，该部分费用共34790元应予以扣除；2、由于滁州金瑞公司施工的工程严重违约，安徽蓝歆公司支付工程款的条件尚未成就；3、滁州金瑞公司诉请的增加项系双方合同外的增加项，我司不予认可；4、本案诉讼费应由滁州金瑞公司自行承担。综上，请求法院依法驳回滁州金瑞公司的全部诉请。 本院经审理认定事实如下：2017年11月25日，安徽蓝歆公司与滁州金瑞公司签订《合同协议书》一份，安徽蓝歆公司将其环保项目雨水池、原料罐区防火堤工程发包给滁州金瑞公司施工，合同载明：1、工程承包范围：雨水池一个，原料罐区防火堤一个，施工及做法见图纸，不包含设备及外部连接管道；2、开工日期2017年11月25日，竣工日期2017年12月25日；3、合同价格为20万元，付款方式：乙方人员、材料进场施工7天内，甲方预付工程款25%即5万元,工程施工完成支付合同总额50%即10万元，施工完成后甲乙双方十五个工作日内组织内部验收，验收合格支付22%即4.4万元，质保金3%即6000元验收合格后一年内结清。合同签订后，滁州金瑞公司按约进场施工。2017年12月13日，安徽蓝歆公司与滁州金瑞公司另签订《合同协议书》一份，安徽蓝歆公司将其环保项目事故应急池工程也发包给滁州金瑞公司施工，合同载明：1、工程承包范围：事故应急池一个，施工及做法见图纸，不包含设备及外部连接管道；2、开工日期为2017年12月12日，竣工日期为2018年1月25日；3、合同价款为42万元，付款方式：乙方人员、材料进场施工7天内，甲方预付工程款25%即10.5万元,工程施工完成支付合同总额50%即21万元，施工完成后甲乙双方十五个工作日内组织内部验收，验收合格支付22%即9.24万元，质保金3%即1.26万元验收合格后一年内结清。合同签订后，滁州金瑞公司按约完成上述工程施工。在针对施工应急池施工过程中，应安徽蓝歆公司要求，滁州金瑞公司取消了土方回填、围墙拆除与恢复部分的施工，增加了钢筋混凝土盖板的施工，其相应的报价单所载对应价款依次为22960元、11830元、31802元。安徽蓝歆公司累计支付工程款25.5万元，案涉工程现已投入使用。滁州金瑞公司于2018年3月19日向安徽蓝歆公司送达了二份《工程联系单》，要求验收并催要工程款。 本院认为：安徽蓝歆公司与滁州金瑞公司签订的合同协议是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应当按约履行各自义务。合同签订后，滁州金瑞公司已依约完成施工并交付使用，其有权向安徽蓝歆公司主张相应工程价款。工程施工期间，应安徽蓝歆公司要求，滁州金瑞公司施工内容发生变更，因双方对所涉增减项目及相应价款均未提异议，本院予以确认。依据双方所签合同之约定以及滁州金瑞公司出具的相关报价清单，案涉工程总价款应为617012元（620000元－22960元－11830元＋31802元）。因工程质保期限未届满，质保金的付款条件未成就，扣除3%质保金及已付工程款，安徽蓝歆公司还应向滁州金瑞公司支付工程款合计343502元（617012元×97%－25.5万元）。依照双方所签合同所载的付款节点、付款比例，安徽蓝歆公司未能按期足额给付工程款显已构成违约。现滁州金瑞公司要求安徽蓝歆公司自2018年3月19日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计付逾期付款利息，合法有据，本院予以支持。对滁州金瑞公司主张的工程款及逾期利息超出部分，本院予以驳回。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十六条、第十七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、安徽蓝歆家庭用品有限公司于本判决生效后十五日内支付滁州金瑞建设工程有限公司343502元及逾期利息（自2018年3月19日起，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至钱款实际付清之日止）； 二、驳回滁州金瑞建设工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7048元，减半收取计3524元，由滁州金瑞建设工程有限公司负担324元，安徽蓝歆家庭用品有限公司负担3200元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。 审判员 唐 伟 二〇一八年十二月二十六日 书记员 王丽蓉 附本案适用的相关法律、司法解释条文如下： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。