广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0106民初24032号原告：陈楚蕊，女，1987年8月12日出生，汉族，住广东省湛江市霞山区。委托诉讼代理人：徐飞，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告：广州南开房地产开发有限公司，住所地广州市天河区，统一社会信用代码9144010123123906X3。法定代表人：张建丽，该司董事长。委托诉讼代理人：胡开欣、张哲，该司职员。原告陈楚蕊与被告广州南开房地产开发有限公司（以下简称南开公司）商品房预售合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陈楚蕊的委托诉讼代理人徐飞与被告南开公司的委托诉讼代理人张哲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告陈楚蕊诉称：2013年3月31日签订《颐和四季公馆认购书》（以下陈“认购书”），约定原告向被告购买广州天河区瘦狗岭路XX栋XX房（以下称“涉案房屋”），房屋价格总额为人民币1331963元，原告采取一次性付款方式，于签署认购书时交付定金人民币9476385元，于2013年3月31日付清全部房款。同日，原被告双方签订《广州市商品房买卖合同（预售）》（以下称“合同”）及相应附件。合同第十三条约定，被告应在2013年12月30日前将涉案房屋交付给原告使用；合同附件七补充协议第十一条约定，被告应在案涉房屋交付之日起730日内到房地产登记机构为原告办妥房产登记，并将以原告为产权人的房地产权证交付给原告。合同附件七补充协议第十二条约定被告逾期办妥《房地产权证》的，被告应当自逾期之日的次日起至原告实际取得《房地产权证》之日止，每日按涉案房屋总价款的万分之一的标准向原告支付违约金。上述认购书及合同、补充协议签订后，原告依约将全部房款支付给被告，被告于2014年3月23日将涉案房屋交付给原告，但被告至今仍未依约为原告办妥涉案房屋的房地产权证。现诉至法院，请求判令：一、被告向原告支付逾期办理房产证（广州市天河区瘦狗岭路413号A2栋1008房）的违约金（违约金以总房款1331963元为基数，按每日0.01%的标准计算，从2016年3月24日起计至被告实际向原告交付《房地产权证》之日止）；二、被告承担本案案件受理费被告南开公司辩称：一、被告不能按照合同约定办理房产证的原因是由于政府改变了规划及涉案楼盘的一些业主的原因所导致，广州市公安消防局于2013年10月24日向被告发出穗公消审[2013]2309号建设工程消防设计审核意见书，要求涉案房屋将避难层16楼调整至15楼，但此时房屋已竣工，且15楼房屋已全部出售。2015年8月17日被告与15层业主分别达成和解协议，消防设计的变更属于合同约定的不可抗力因素，导致迟延交楼及迟延办证的最初根本原因，依据合同的约定，办证时间应在该政府的行为消防后计算。二、在被告积极消除因消防规划原因而导致不能办证的原因后，因涉案楼盘部分业主在收楼后回避规划要求擅自将房屋结构改动，将开放式阳台改为封闭式阳台，导致整体规划不能验收，最终导致不能办理房产证。涉案楼盘的部分业主应承担相应的法律责任，所以被告办理房产证的时间应当顺延。三、根据双方签订的买卖合同补充协议第11条的约定，违约金总额不超过成交价2%，是双方的真实意思表示，符合法律规定。经审理查明：2013年3月31日，陈楚蕊（乙方）、南开公司（甲方）签订《颐和四季公馆认购书》（以下简称《认购书》），约定：乙方向甲方认购颐和四季公馆XX栋XX号物业；优惠后总房价为1331963元；契税为总房价的3%即39959元，印花税为总房价的0.05%即666元，预约登记费550元，测绘、房产、土地登记费、工本费及代办费用1000元，上述费用合计42175元（交楼时缴纳）；等条款。2013年3月31日，南开公司（甲方/卖方）与陈楚蕊（乙方/买方）签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，约定甲方以出让方式取得位于天河××××号大院编号为4的地块的土地使用权，面积13157平方米；甲方经批准，在该地块上投资建设颐和大厦商品房；乙方购买的商品住宅为预售商品房，已取得《商品房预售许可证》，编号为穗房预（网）字第××号；乙方所购商品房为本合同约定的颐和大厦办公楼自编A-2栋18层1808号房，房屋地址为天河区瘦狗岭路413号（办公楼，自编A-2栋）1808房（以下简称案涉房屋）；该商品房的用途为办公，户型结构为其他0厨1卫，封闭式阳台0个，非封闭式阳台1个；合同约定建筑面积共55.51平方米，其中，套内建筑面积39.73平方米，共有分摊面积约15.78平方米；该商品房以套出售，按套内建筑面积计算房价，总金额为1331963元；（第八条）付款方式，甲方同意乙方按一次性付款方式付款，在2013年3月31日前支付全部房价款，总金额（人民币）：1331963元；（第十条）逾期付款的违约责任，一次性付款的，如果乙方未能按照本合同第八条约定的期限将首期款支付至预售款监控账号，甲方有权要求乙方每日按未支付首期房价款的0.05%的标准支付违约金；（第十三条）房屋交付，甲方应当在2013年12月30日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用，房屋交付使用后，甲方不得以房屋已交付使用为由怠于履行其在本合同中应承担的其它义务，如办理产权证的义务等；（第二十一条）产权登记，乙方委托甲方办理《房地产权证》，甲方应当在该商品房交付之日起210个工作日内（不超过210个工作日）到房地产登记机构为乙方办妥产权登记，并将以乙方为产权人的房地产权证交付乙方；（第二十二条）迟延办理产权登记的违约责任，如因甲方未履行相关义务造成乙方不能按本合同第二十一条约定期限办妥并取得《房地产权证》的，甲方应自逾期之日的次日开始，每日按该商品房总价款0.05%的标准向乙方支付违约金；（第二十六条）物业专项维修资金，乙方应当按照有关规定交存物业专项维修资金；物业专项维修资金属于业主所有，乙方应当在办理房屋收楼手续前自行将首期物业专项维修资金存入目前房地产行政主管部门委托银行的物业专项维修资金专户；（第二十八条）该商品房仅作办公用途，乙方不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途，乙方擅自改变的，应当依法承担相关责任；等条款。合同附件七、本合同补充协议约定：二、双方同意主合同第十条变更为，乙方逾期支付任何应付款项（包括但不限于购房款、应付违约金、税费及其他应付费用），或按揭银行未将按揭款全部划入甲方监控账号内的，甲方有权顺延办理或交付《房地产权证》的时间；十一、双方同意主合同第二十一条变更为，甲方应当在该商品房交付之日起730日内到房地产登记机构为乙方办妥产权登记，并将以乙方为产权人的房地产权证交付乙方；因乙方原因导致甲方办理或交付《房地产权证》的时间顺延的（包括但不限于本补充协议所述情形），乙方应承担由此产生的一切不利后果；如果乙方未按合同约定的条件向甲方支付该商品房全部房价款及有关税费，甲方有权拒绝向乙方交付该商品房或虽然交付了该商品房给乙方提前使用，但无义务向乙方办理房屋产权交易过户手续，并无须承担任何违约责任或赔偿责任，且该商品房的产权仍属甲方所有；如双方在主合同第十三条约定的交房期限之前办妥房屋交接手续的，办理产权证期限仍从合同约定交房期届满之日起算；十二、双方同意主合同第二十二条变更为，甲方逾期办妥《房地产权证》的，本合同继续履行，乙方同意继续委托甲方办理该商品房《房地产权证》，甲方应当自逾期之日的次日起至乙方实际取得《房地产权证》之日止，每日按该商品房总价款0.01%的标准向乙方支付违约金，但违约金总额不超过房价的百分之二；十九、双方因违反主合同约定而产生的利息、赔偿款及违约金数额合计最高不得超过总购房价的5%，但主合同或本补充协议及认购书中有具体约定的除外；等条款。上述《合同》签订后，陈楚蕊向南开公司支付了购房款，南开公司于2013年9月9日开立金额为1331963元的房款发票。庭审中，陈楚蕊提交上述发票证明其已向南开公司支付购房款，南开公司对该发票的真实性予以确认，但认为陈楚蕊交付房款的时间及金额应当以购房发票上记载的为准，由此可证明陈楚蕊存在迟延支付房款的行为。对于房款的支付，陈楚蕊表示其分别于2012年4月27日支付20万元，2012年5月3日支付717638元，2013年3月31日支付384325元，已付清全款。陈楚蕊没有逾期付款的违约行为，南开公司主张按购房发票的时间认定付款时间不能成立。对此，陈楚蕊提交银行明细（其上显示陈楚蕊于2012年4月27日POS消费支出200000元、2012年5月3日POS消费支出717638元、2013年3月31日POS消费支出384325元）。南开公司对上述证据的真实性、合法性均予以确认，但对金额为200000元及717638元的消费支付的关联性不予确认，认为收款房并非南开公司。陈楚蕊、南开公司双方确认案涉房屋的交付时间为2014年3月23日。现陈楚蕊以南开公司迟延办理案涉房屋房地产权证为由，向本院提起诉讼。诉讼过程中，南开公司抗辩称由于政府部门原因而导致颐和大厦楼盘的规划验收至今未通过，属于不可抗力，应予免责。为予证明，南开公司提交了穗规函【2012】XX号《关于要求调整建筑设计的复函》、穗公消审【2013】第XX号《关于同意颐和大厦A-1、A-2栋建设工程调整消防设计的审核意见》作为证据。一、穗规函【2012】XX号《关于要求调整建筑设计的复函》，显示由广州市规划局于2012年9月10日向中国南方航空集团公司（下简称南方航空公司）、南开公司出具，内容为南方航空公司、南开公司前经该局穗规建证【2010】2441号建设工程规划许可证批准，在天河××××号地段建设31层（另设地下6层）设计商业、办公楼工程（自编A-1、A-2栋）和18层设计住宅楼工程（自编B-1、B-2栋）2幢；现要求调整该工程建筑设计的来函和附送的图纸及相关资料收悉；经审查，该局同意室外地坪由原批准的广州高程20米调整为24.6米，商业、办公楼室内±0.00标高由原批准的广州高程19.1米调整为24.9米；同意地下室由原批准6层调整为5层，商业、办公楼由原批准的31层调整为32层（另设3层夹层），建筑高度相应调整至113.5米，住宅楼由原批准18层调整为17层，建筑高度相应调整至53.8米；调整地下室、办公楼及商业、办公楼的层高、内部间隔及使用功能，其中商业、办公楼（自编A-1、A-2栋）首层为架空、办公大堂、配套肉菜市场、垃圾收集房及商业用房，首层夹层为商业及配套肉菜市场，第2至15层为办公用房，第16层为避难层及办公用房，第16层夹层为避难层及设备用房，第17至32层及32层夹层为办公用房，住宅楼（自编B-1、B-2栋）首至17层为住宅；有关建筑设计调整涉及消防安全、环境保护、卫生防疫、水务、地下空间、土地管理等问题，应取得相关专业管理部门意见，并按其有关要求办理；随文注销2010年9月2日核发的穗规建证【2010】XX号建设工程规划许可证的全部原附图、建筑功能指标明细表及放线册，其余仍应按该证及其附图、附件的有关要求办理等。二、穗公消审【2013】第XX号《关于同意颐和大厦A-1、A-2栋建设工程调整消防设计的审核意见》，显示由广州市公安消防局于2013年10月24日向南方航空公司、南开公司出具，内容为该局对南方航空公司、南开公司报送的建设工程调整消防设计进行了支队集体审核，现对该项目进行建筑调整设计，调整内容为A-1、A-2栋综合楼调整为地上32层（另设3层夹层），建筑高度调整为113.5米，调整后首层为商场，首层夹层为商场，二至三十二层（含三十二层夹层）为办公室，其中第十五（A）层为避难层，第十六层为办公室及设备用房等；经集体审核，认为该工程调整消防设计符合消防法规和国家工程建设消防技术标准要求，同意该工程消防设计，其他要求仍应按该局审核意见书“穗公消（建）字【2010】第XX号”及国家有关消防技术规范要求执行等。诉讼过程中，南开公司抗辩称由于部分业主在实际收楼后擅自将房屋内部结构进行改动或将开放式阳台改装为封闭式阳台而导致颐和大厦楼盘的规划验收至今未通过，该部分业主应当对迟延办证承担法律责任。为予证明，南开公司提交了《A1栋装修改动房间统计表》、《A2栋改动房间统计表》、（2018）粤广南方第019229号公证书、（2018）粤广南方第XXXX号公证书、（2018）粤广南方第XXXX号公证书作为证据。陈楚蕊、南开公司确认陈楚蕊不存在对房屋内部结构进行改动或将开放式阳台改装为封闭式阳台的情形。另，在本院审理的南开公司作为被告的其他案件中，本院向广州市国土资源和规划委员会与广州市天河区国土资源和规划局发函调查，广州市国土资源和规划委员会于2016年8月18日函复本院，广州市天河区国土资源和规划局分别于2018年5月9日、2018年7月2日函复本院，其中2016年8月18日的复函（穗国土规划协查【2016】XXX号）称东莞庄路57号地段颐和大厦前经原广州市规划局审批报建（穗规建证【2010】XXX号），经原广州市规划局天河区分局调整建筑设计（穗规函【2012】XX号）；该建设项目尚未通过规划验收，根据国土资源部《不动产登记暂行条例实施细则》第三十五条的规定，不能办理将颐和大厦的各房屋过户至各业主名下的手续。2018年5月9日的复函（穗天国规【2018】XXX号）称东莞庄路57号地段自编“颐和大厦”已申请办理规划验收手续，因存在问题、整改尚未达到建设工程规划验收标准，至今仍未取得《建设工程规划验收合格证》；根据相关规定，未通过规划验收的项目不可以办理“小确权”手续；对建设工程改动房屋结构、封闭阳台等情况，将根据《广州市城乡规划程序规定》第三十五条的规定，依法办理该项目规划验收许可。2018年7月2日的复函（穗天国规【2018】XXX号）称东莞庄路XX号自编“颐和大厦”建设项目的建设单位曾于2016年7月8日申请“颐和大厦”建设项目规划验收咨询服务，广州市天河区国土资源和规划局以穗规（天河）咨询【2016】XX号回复要求其进行整改，2018年4月9日，建设单位整改后再次申请规划验收，因存在阳台封闭、办公改商业等问题，广州市天河区国土资源和规划局以穗国土规划业务函【2018】XXX号暂不同意办理上述建设工程规划验收，截止目前，未收到建设单位再次申请办理规划验收的申请材料。穗天国规【2018】XXX号复函后附该穗国土规划业务函【2018】XXX号《关于暂不同意规划验收的函》，其上载明，经现场核查，发现东莞庄路57号建设工程存在如下问题：一、本项目建设工程规划验收测量记录册部分数据与现场不符，须重新核算；二、建设工程多处封闭阳台；三、未经规划许可擅自将部分办公改商业使用；四、建设工程内部间隔与规划许可不一致，部分房屋占用走廊，部分阳台改办公使用；五、须明确办公30、31、32层使用功能；六、建设工程多处增设结构梁柱；七、建设工程高度超规划许可要求及空军控高要求；八、用地东南角建筑未拆除，南侧标示牌、北侧围墙占用规划路。根据《广州市城乡规划条例》的有关规定，上述工程不符合规划验收条件，暂不同意验收和核发《建设工程规划验收合格证》，建设单位接到此函后，应按报建要求自行整改、修改测量记录册后，再申请规划验收。本院认为：陈楚蕊与南开公司签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》是双方当事人的真实意思表示，其内容并未违反国家法律及行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方应切实履行。关于陈楚蕊是否存在迟延付款的行为。陈楚蕊、南开公司均确认涉案房屋于2014年3月23日交付，依照《合同》约定“甲方应当在该商品房交付之日起730日内到房地产登记机构为乙方办妥产权登记”，即南开公司应在2016年3月22日前办妥产权登记；《合同》约定“乙方逾期支付任何应付款项（包括但不限于购房款、应付违约金、税费及其他应付费用），或按揭银行未将按揭款全部划入甲方监控账号内的，甲方有权顺延办理或交付《房地产权证》的时间”。陈楚蕊主张其已在照合同约定的期限内于2013年3月31日支付全部购房款1331963元，并提交相应的银行流水明细予以证明。南开公司对上述证据予以确认。根据《合同》约定“在2013年3月31日前支付全部房款”，即陈楚蕊在2013年3月31日前支付首期款均符合合同约定，陈楚蕊对于房款1331963元不存在迟延支付行为。综上所述，陈楚蕊不存在迟延支付购房款的行为，南开公司无权顺延办理或交付《房地产权证》的时间，故南开公司的逾期办证违约金的起算日期应为2016年3月22日。但根据广州市国土资源和规划委员会、广州市天河区国土资源和规划局的复函，案涉房屋所在的颐和大厦尚未通过规划验收手续，案涉房屋暂不具备产权登记条件，因此，南开公司应承担逾期办理《房地产权证》的违约责任。南开公司主张颐和大厦未能完成规划验收是由政府原因造成的，属于不可抗力因素，依法应当予以免责。但南开公司提交的证据并未显示是政府原因造成颐和大厦至今未通过规划验收，其应自行承担举证不能的法律责任，本院对此抗辩不予采纳。南开公司主张颐和大厦未能完成规划验收是由于部分业主在收楼后擅自将房屋内部结构进行改动或将开放式阳台改装为封闭式阳台而造成的。首先，从广州市天河区国土资源和规划局的复函可见，颐和大厦至今未能通过规划验收系由于穗国土规划业务函【2018】XXX号《关于暂不同意规划验收的函》上载明的八项问题，部分业主将房屋内部结构进行改动或将开放式阳台改装为封闭式阳台并非唯一原因，南开公司在本案中并未举证证明其已完成除该两项问题以外的其他整改。其次，对该部分业主的改装行为，南开公司作为开发商，在本案中亦未有证据证明其曾对此进行劝阻或要求业主进行整改。最后，陈楚蕊及南开公司在本案中均确认陈楚蕊不存在对房屋内部结构进行改动或将开放式阳台改装为封闭式阳台的情形。综上，本案中未有证据显示陈楚蕊对案涉房屋至今未能办妥《房地产权证》存在过错，本院对南开公司的此项抗辩不予采纳。综上所述，南开公司应向陈楚蕊支付逾期办证违约金，陈楚蕊主张该违约金自2016年3月24日起算，本院予以照准。对于违约金的标准问题，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定，“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”。《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十八条规定，“当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持”。本案中，南开公司至今未能协助陈楚蕊取得案涉房屋的《房地产权证》确实给陈楚蕊造成一定的损失，且该损失在取得不动产权证之前一直处于持续状态。虽《补充协议》约定“违约金总额不超过房价款的2%”，但案涉房屋所在的楼宇至今未通过规划验收，而未通过规划验收的房屋显然是无法办理《房地产权证》的，即南开公司何时可以协助陈楚蕊取得案涉房屋的《房地产权》证仍处于不确定的状态，在违约事实、违约所造成的损失一直处于持续状态之中的情形下，若以总房款的2%为限计算违约金，显然有违公平合理、诚信原则，以此为准计算得出的违约金亦明显不足以弥补南开公司违约给陈楚蕊造成的损失，故本院综合本案案情，将迟延办证违约金的计算标准酌情调整为每日按总房价款1331963元的万分之一、自2016年3月24日起计至南开公司将《房地产权证》交付至陈楚蕊之日止，并以不超过购房款为限。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：自本判决发生法律效力之日起15日内，被告广州南开房地产开发有限公司向原告陈楚蕊支付迟延办理《房地产权证》的违约金（以1331963元为本金，按每日万分之一的标准，自2016年3月24日起计至被告广州南开房地产开发有限公司将《房地产权证》交付给原告之日止，以本金为限）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2690元，由被告广州南开房地产开发有限公司负担。如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院立案庭递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  冯 谦人民陪审员  廖凤如人民陪审员  叶曼玲二〇一八年十二月二十四日书 记 员  梁怡筠梁昭仪