安徽省马鞍山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖05民终1619号 上诉人（原审被告）：浙江中仑建设有限公司，住所地浙江省东阳市六石街道中学路**。 法定代表人：严成效，该公司执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：林彬,安徽林彬律师事务所律师。 委托诉讼代理人：樊峥嵘,安徽林彬律师事务所实习律师。 被上诉人（原审原告）：马鞍山苏杭置地发展有限公司，住所地安徽省马鞍山市花山区慈湖南街**。 法定代表人：马身林，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：王鑫，安徽明博律师事务所律师。 上诉人浙江中仑建设有限公司（以下简称中仑公司）因与被上诉人马鞍山苏杭置地发展有限公司（以下简称苏杭公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服安徽省马鞍山市花山区人民法院（2018）皖0503民初3062号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年10月29日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理，本案现已审理终结。 中仑公司上诉请求：撤销一审判决，将本案发回重审或依法改判驳回苏杭公司的一审诉讼请求。事实和理由：一、一审判决认定合同有效，双方均应按约定履行合同义务。案涉《施工合同补充协议》第七条第3项第（7）目约定：“乙方（中仑公司）收到本工程全部甲方（苏杭公司）70%工程款（同比例即70%扣除甲供材），且无异议后，乙方（中仑公司）申报竣工验收”；第（8）目约定：“工程竣工验收合格，房屋交付甲方后，10日内支付完成工程量的80%工程款（付款基数同70%工程款）；工程竣工备案资料移交建设单位后10天内支付完成工程量的90%”。第七条第6项约定：“如甲方在收到乙方交付房屋后，未在一个月内支付80%工程款，而且未与乙方达成一致意见，乙方有权拒绝移交档案资料，且甲方应每日按所欠乙方金额的万分之七向乙方支付违约金及损失”。根据合同约定，苏杭公司无权要求其交付资料；二、其享有抗辩权。其作为施工主体的主合同义务是按约定质量、工期、安全施工并交付房屋，其他都是次合同义务或附随义务，包括交付竣工验收资料。而苏杭公司作为建设单位的主合同义务是按约定的时间支付工程款，其他是次合同义务或附随义务。根据委托评估初审意见，苏杭公司案涉工程总工程价款为107737309元，未支付工程款为43905400元，已支付比例仅为59.25%，远远没有达到合同约定的80%。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。案涉施工合同作为双务合同，苏杭公司未完成主合同义务，无权要求其继续履行附随义务。三、工程竣工验收与工程质量竣工验收是同一概念。一审判决在查明事实中认定其已经完成工程质量竣工验收，而后又认为其未提交完整的工程技术经济资料，导致该工程无法完成竣工验收及备案，相互矛盾。而且，工程竣工验收与资料移交备案是两个概念。四、一审判决认定，其违反《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定，即“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。”该条款中规定的义务是建设方与施工方共同的义务，而非仅指施工方的义务，该条款中规定的条件未成就是苏杭公司的原因导致的，因此，不能认定其违反法律规定，并且该条款是管理性强制性规定，并非效力性强制性规定，不能以此确认双方约定无效。 苏杭公司辩称，施工单位交付竣工验收以及备案的工程技术经济资料不仅仅是双方的合同义务，而且是中仑公司的法定义务，建设工程施工合同具有一定的特殊性，不仅涉及到合同双方主体，还涉及到相关业主的权利，现因中仑公司拒不提交竣工验收以及备案的工程技术资料，导致案涉工程无法办理竣工验收以及备案的相关手续。其次，因案涉工程项目涉及到众多的安置户办理产权证，所以希望中仑公司积极配合其履行交付资料的义务，中仑公司主张的欠付工程款问题已通过另案诉讼予以处理，中仑公司不应当以未付工程款问题来对抗交付资料的法定义务。 苏杭公司向一审法院提出起诉请求：判令中仑公司立即向其交付竣工验收资料，并协助办理竣工验收及备案相关手续。 一审法院经审理查明：2013年3月20日，苏杭公司与中仑公司签订一份《花山区上湖安置房小区一期工程施工合同补充协议》，约定花山区上湖安置房小区一期工程10＃、11＃、14＃、15＃住宅楼、商业房及部分地下室工程，经双方协商由中仑公司承建。双方一致同意，在签订正式工程承包合同前本协议对双方具有约束力，如中仑公司未能在马鞍山市中标本项目，本协议自然终止，对双方均不再具有约束力，如中仑公司中标，则本协议内容作为双方签订的正式工程承包合同的补充合同，双方须共同遵守。在工程款支付条款中，该协议约定，工程竣工验收合格，房屋交付苏杭公司后，10天内支付已完成工作量80%的工程款（付款基数同70%工程款）；工程竣工备案资料移交建设单位后10天内支付已完成工程量90%的工程款（付款基数同70%工程款）。如苏杭公司收到中仑公司交付房屋后，未在一个月内支付80%工程款（付款基数同70%工程款），且未与中仑公司达成一致意见，中仑公司有权拒绝移交档案资料。在工程竣工验收与移交条款中，该协议约定，竣工验收应有完整的技术档案、施工管理资料和竣工图纸（含光盘），其中竣工资料（含竣工图纸）须经苏杭公司和监理审核确认。上述协议签订后，中仑公司实际承建了花山区上湖安置房小区一期10＃、11＃、14＃、15＃楼工程，并完成了施工任务。2015年9月8日，中仑公司向苏杭公司送达一份关于10＃、11＃、14＃、15＃楼交付钥匙前有关事项的确认工程联系单，苏杭公司作为建设方在该工程联系单中签署意见：“10＃、11＃、14＃、15＃楼工程钥匙移交给甲方后，该工程作为竣工交付移交给甲方，待相关手续完善后，再进行竣工验收程序”。现该工程所涉房屋已交付业主使用。 一审法院认为，《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。中仑公司承包施工的花山区上湖安置房小区一期10＃、11＃、14＃、15＃楼工程，虽然已完成施工任务，但因中仑公司未依法和依合同约定向发包人提交完整的工程技术经济资料，导致该工程无法完成竣工验收及备案事宜，不仅构成违约，亦违反法律规定，因此，应承担继续履行的民事责任。对苏杭公司要求中仑公司向其交付竣工验收资料并协助办理竣工验收及备案相关手续的诉讼请求，予以支持。关于中仑公司辩称苏杭公司未按合同约定支付已完成工作量80%的工程款，其有权拒绝移交竣工验收档案资料的意见，首先，双方所签协议约定，工程竣工验收合格，房屋交付苏杭公司后，10天内支付完成工作量80%工程款，该约定表明支付80%工程款的前提是工程竣工验收合格，并非仅仅是房屋交付，但涉案工程并未完成竣工验收程序，而未完成竣工验收的原因之一就是中仑公司未依约提交竣工验收所需的工程技术经济资料，故支付80%工程款的条件未成就；其次，虽然所涉工程已实际交付使用，但系双方协商确定的，并非苏杭公司擅自使用，且即使房屋已交付，也并没有免除中仑公司依法提供工程技术经济资料的义务；第三，交付竣工验收的工程，有完整的工程技术经济资料是必要条件之一，因此，中仑公司不提交完整的工程技术经济资料，就应视为其施工的工程尚不具备交付竣工验收的条件。综上，对中仑公司以苏杭公司未支付至80%的工程款为由，拒绝履行交付竣工验收及备案所需工程技术资料的抗辩意见，不予采纳。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决：浙江中仑建设有限公司于本判决生效后十日内向马鞍山苏杭置地发展有限公司提交其承建的马鞍山市花山区上湖安置房小区一期10＃、11＃、14＃、15＃楼工程的竣工验收及备案所需工程技术经济资料，并协助办理该工程竣工验收及备案相关手续。案件受理费80元，减半收取计40元，由浙江中仑建设有限公司负担。 二审中，双方当事人均未向本院提交新证据，二审确认一审查明的事实。 二审另查明，中仑公司就案涉工程向本院提起诉讼，要求苏杭公司支付案涉工程款，本院已立案，正在审理中。 根据双方当事人的诉辩意见，归纳本案的争议焦点为：一审判令中仑公司向苏杭公司提交相关竣工验收及备案所需的工程技术经济资料，是否具有事实及法律依据。 本院认为，依法成立的合同，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。一、根据双方补充协议的约定，工程竣工验收合格，房屋交付苏杭公司后，10日内支付已完成工程量的80%的工程款（付款基数同70%工程款），但是案涉工程并未竣工验收，也未结算确认案涉工程总价款的具体数额，因此无法确认苏杭公司是否履行了案涉工程的阶段性付款义务，而且就案涉工程工程款支付，中仑公司已经向法院提起诉讼，移交工程技术经济资料并不影响中仑公司向苏杭公司主张案涉工程工程款，因此，关于中仑公司称其享有不移交工程技术经济资料抗辩权的上诉理由缺乏事实及法律依据，不予支持。二、工程竣工验收与工程质量竣工验收的概念问题。在一审判决事实查明部分并无“工程质量竣工验收”的表述，仅在“本院认为”部分认定案涉工程并未完成竣工验收手续，因此，中仑公司关于一审混淆工程竣工验收与工程质量竣工验收概念的上诉理由不能成立。三、一审法院并未依据《中华人民共和国建筑法》第六十一条的规定来认定双方关于竣工验收及付款进度的约定无效，也并未认定工程竣工验收仅是中仑公司的责任，而是据此认定中仑公司应依法向苏杭公司提交完整的工程技术经济资料，因此中仑公司关于一审法院适用《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定判决本案错误的上诉理由不能成立。综上，中仑公司的上诉请求，无事实及法律依据，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费80元，由浙江中仑建设有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  曹悝元 审判员  陈广金 审判员  赵丽萍 二〇一八年十二月十八日 书记员  温 芳