贵州省贵阳市观山湖区人民法院民 事 判 决 书（2018）黔0115民初4332号原告：粟龙羿，男，汉族，1984年11月13日生，户籍地云南省楚雄彝族自治州楚雄市，经常居住地贵州省贵阳市观山湖区。委托代理人：张望，女，汉族，1986年1月28日生，户籍地贵州省贵阳市云岩区，经常居住地同上，系原告之妻。被告：贵阳柠檬树装饰设计工程有限公司，住所地贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第5号楼21层4号，统一社会信用代码：91520115MA6E8AN08J。法定代表人：吴雁峰。被告：吴雁峰，男，汉族，1987年8月3日生，住湖南省涟源市。原告粟龙羿与被告贵阳柠檬树装饰设计工程有限公司（以下简称柠檬树公司）、吴雁峰装饰装修合同纠纷一案，本院受理后依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案原告委托代理人张望到庭参加了诉讼，被告柠檬树公司、吴雁峰经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告粟龙羿向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即退还原告装修未完成款项25,000元，并赔偿装修工程合同金额20%的违约金9,676元及利息损失（按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日）；2、判令被告承担诉讼费。事实及理由：原告与被告于2017年12月20日签订装修意向合同，约定由被告为原告位于贵阳市××区新世界墅临境1-703号房进行装修，装修预算造价为48,380元，开工时间为2017年12月22日，完工时间为2018年3月30日。截止2018年5月21日原告支付被告总工程款共计45,961元（2017年9月30日支付订金13,500元、12月20日支付70%装修款20,366元、2018年5月21日支付中期款12,095元），但截止2018年5月21日，被告仅完成装修项目：水电、瓷砖、吊顶、磁粉基础施工；未完成项目：墙漆、橱柜、衣柜、榻榻米、门、窗、浴室柜、马桶、花洒、开关灯具安装等主材施工。现被告无法联系，公司停止营业，装修无法继续进行。综上所述，被告拒不履行合同，已构成违约。为维护原告的合法权益，请依法支持原告的诉讼请求。被告柠檬树公司、吴雁峰经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，也未提交任何答辩意见。本院经审理查明，2017年12月20日，粟龙羿（发包方，甲方）与柠檬树公司（承包方，乙方）签订《工程合同》，合同约定乙方为甲方位于贵阳市××区新世界墅临境1-703号房屋（面积47平方米）进行装修，乙方以清包工（含辅材）方式提供服务，工程期限75天，自2017年12月22日至2018年3月30日。工程价款为48,380元，付款方式为：签订合同当天付70%即33,866元，工程进度过半支付95%即12,095元，工程完工后双方验收合格支付2,419元。补充协议约定：此报价在客户不变动工程量的前提下为一口价，后期无增项无费用与有漏项项目与甲方无关；水电面局按照客户需求为一口价；材料进场须经过业主验收后方可施工；赠送卧室衣柜与小书房书柜；后期层板与洗衣伴侣免费安装，罗马杆为客户安装。双方约定在施工过程中分下列阶段对工程质量进行验收：1、卫生间过量行闭水试验；2、板材、水电材料；3、水管试压；4、木制作项目收口、水电改造布管线完毕、厨房墙砖铺贴完成；5、油漆、墙漆材料验收；6、竣工验收。工程验收合格后，乙方应向甲方提交工程验收单，由乙方审核完毕如无异议视为同意并签字。违约责任：在合同履行期间，甲方未按期支付工程款，甲方应向乙支付违约金30元/天；乙方导致工程不能按期完工，由乙方向甲方支付违约金20元/天-50元/天，乙方进场施工期间，任何一方在双方未取得一致意见办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的20%作为违约金，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进行补偿，如一方因故无法履行合同时，应及时通知办理终止手续，并赔偿对方相应的经济损失。如甲方单方解除合同时须支付全额设计费。合同附《基础项目施工精算表》，该表载明施工项目包含客餐厅、厨房、次卫、主卧、生活阳台、个性化木制作、拆砌项目、水电、安装项目、综合项目，总造价63,511元。柠檬树公司于2017年9月29日出具收据收到粟龙羿装修意向金13,500元，于2017年12月20日收到原告支付的装修款20,366元。2018年5月21日，原告通过转账方式向被告支付中期款装修款12095元，以上合计45,961元。2017年12月30日被告开始组织施工，被告对涉案房屋进行了部分装修，原告认可的施工项目：拆改完成；水电完成；客餐厅、厨房、次卫、生活阳台的地砖已铺设完毕；主卧由木地板改为铺设地砖；未完成项目：墙漆、橱柜、衣柜、榻榻米、门、窗、浴室柜、马桶、花洒、开关、灯具未安装。另查明，2018年5月28日，原告向观山湖区公安局经侦大队报警称柠檬树公司在明知公司资金断裂，无法正常经营的情况下，仍催促原告继续付款，涉嫌合同诈骗。贵阳市公安局观山湖区分局于2018年8月10日作出撤销案件决定书，以柠檬树公司没有犯罪事实为由，撤销案件。上述事实，有原告陈述、工程合同、收据、转账记录、施工精算表、图纸等证据在卷佐证，亦经庭审质证核实，足以认定。本院认为，原、被告双方签订的《工程合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律强制性规定，合法有效，对双方当事人具有法律约束力，双方均应按合同约定履行各自义务。合同约定的工期75天，原告认可被告从2017年12月30日开工，则工程完工时间自2018年3月16日届满，但至本案开庭审理时，原告陈述被告仅完成了少部分的基础装修。且被告无法联系，下落不明。被告经本院合法传唤拒不到庭，视其自动放弃举证和抗辩的权利。本院对被告未完成涉案房屋装修的事实依法予以确认。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解释合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”之规定，对于双方签订的工程合同，本院确认予以解除。关于被告已完成的工程量，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”之规定，被告经本院合法传唤拒不到庭，视其自动放弃举证和抗辩的权利。本院结合被告制作的精算表，精算表金额合计63,511元，双方达成的一口价为48,380元，即双方达成按精算价的76%结算的意向。本院结合原告认可的施工项目，按精算表载明的单价计算28,401元，原告应当支付的工程款为28,401元×76%=21,585元，又因原告已向被告支付工程款45,961元，对于原告主张退还多收取的工程款，本院依法确认为24,376元。关于原告提出的违约金，本院认为被告无故停工，确实存在违约事实，违约金计算标准，根据双方合同约定按合同总金额的20%计算，为9,676元，本院予以确认。关于原告主张的利息，本院认为，原告主张的违约金已足以填补其损失，故本院不再支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告贵阳柠檬树装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告粟龙羿装修款人民币21,585元；二、被告贵阳柠檬树装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币9,676元；三、驳回原告粟龙羿的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费666元，减半收取333元，由被告贵阳柠檬树装饰设计工程有限公司承担。（该款由原告预交，被告在向原告履行债务时一并向原告支付）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。逾期不提起上诉，则本判决书发生法律效力，权利人可在法律文书规定履行期间的最后一日起二年内，向人民法院申请强制执行。审判员  熊德敏二〇一八年十二月二十九日书记员  陈宇巍