广西壮族自治区大化瑶族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂1229民初1213号 原告：韦克年，男，1971年6月4日出生，壮族，住广西大化瑶族自治县。 被告：黄云，男，1979年9月4日出生，壮族，住广西东兰县。 委托诉讼代理人：黄宁，广西维仁律师事务所律师。 被告：宜春市交通公路工程建设有限公司，住所地江西省宜春市袁州区袁山中路192号。统一社会信用代码：913609007419813285。 法定代表人：涂建民，董事长。 委托诉讼代理人：曾欢，该公司工作人员。 被告：黄新谋，男，1972年10月28日出生，壮族，住广西南宁市青秀区。 被告：黄毅谋，男，1970年10月6日出生，壮族，住广西东兰县。 原告韦克年与被告黄云、宜春市交通公路工程建设有限公司、黄新谋、黄毅谋建设工程分包合同纠纷一案，本院于2018年9月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告韦克年，被告黄云及其委托诉讼代理人黄宁，被告黄新谋，被告宜春市交通公路工程建设有限公司的委托诉讼代理人曾欢到庭参加诉讼，被告黄毅谋经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。被告宜春市交通公路工程建设有限公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，本院于2018年10月16日裁定驳回被告宜春市交通公路工程建设有限公司对本案管辖权提出的异议。本案现已审理终结。 原告韦克年向本院提出诉讼请求：1．判决被告退还原告在古河乡府至怀合公路应得的工程款项退还给原告。共计人民币143958元，并计付2016年11月完工后拖欠至今的利息。共计人民币：12574.33元。（2016年11月至2018年9月总662天，利息：143958元×4.75％＋662天＝12574.33元）；2．判决被告赔偿原告误工费：390天×300元／天＝117000元。（2014年12月1日至2016年11月30日共计25个月，做工的12个月，不做工的13个月）；3．判决被告承担本案的全部诉讼费。事实和理由：一、原告韦克年于2014年12月7日进驻古河乡府至怀合公路。至2016年11月底竣工，施工完成路面硬化5.6公里，并验收合格，所包工种为：路面和工人施工，砂石料供应，抽水和发电，路面平整等，工人住宿在陆卫阳家。在老板黄云没有钱投资施工费用的情况下，自己贷款为古河至怀合公路施工投资。2016年1月初砂石料短缺，老板又无钱，我为了在南丹县领另一个工程，自己出资在大化敦肃村砂石场购买5万多元的砂石料去补古河乡府至怀合公路，买1立方为95元，卖给被告才65元，整条路做完下来，由于拖得太久，没有利润，还亏了20多万元。这些有古河乡怀合村支书黄圆、村民及施工合同为证。也就是事实经过。 二、理由： 1、谁找原告做工，原告找谁要钱。黄云与原告订的施工合同，黄云有责任给原告工程款，原告做得多少应应给多少。 2、被告在施工过程中因无钱购买水泥材料和无提供油费、民工生活费造成停工和民工解散，是停工待料原因，在古河工地的25个月当中，有13个月一天工都没得做的，应给原告赔偿误工费和机械滞留费。 3、施工合同原告不包水泥，又没有人委托原告管水泥。所以拉来的水泥应由老板黄云等甲方自行盖好保管好。由此挨雨淋损坏或被盗的几吨水泥与原告无关。 4、黄云与原告订完工验收一个月付清工程款，但两年过去了，工程款也结完了，应支付原告所欠款的利率，按国家工行和信用社的贷款年利率4.75％计收。 5、被告无钱购买水泥材料和无提供伙食费、油费、天气等各种原因，造成工地停工的情况下。原告没有其它办法了，勾机又是揭贷款买来的，原告和民工们不可能在古河工地等死，四个月之后，挨另谋出路。无奈，经老板同意，原告才开勾机去马山做点工，为养家和交勾机月供费。其它所有机械都留在古河工地。这样断断续续的施工，造成13个月停工，机械拖死在古河工地，所以误工费应由被告赔偿。 6、天气原因，下大雨冲毁被告的路基，不可抗议的各种因素造成被告的损失与原告无关。 最后，原告要求人民法院当机立断，调查事实真相，帮原告追回血汗钱，还原告公道。 被告黄云辩称，原告韦克年作为贡川乡合建施工队代表，于2014年12月1日与被告黄云就古河乡府至怀合村的道路硬化工程项目承包给原告施工相关事宜签订《施工合同》。合同约定，工程价款按实际完成全部工程后15.5元／每平米计算给原告。承包方式为包工不包料。工程款支付方式为原告进场施工后，按答辩人实际施工的工程量付50%给原告，待工程竣工验收合格后十天内一次性付清。合同第八条约定，原告在施工途中无故停工的，被告黄云不予支付预付款，由此造成被告黄云的经济损失由原告负责赔偿。 合同签订后，原告进场施工，原告对工期不抓紧，中途多次无故停工。施工不到几天原告擅自停工，把钩机拉到马山去长期做其承包的其它公路施工工程。2016年1月原告丢下古河乡府至怀合村的道路硬化工程，跑到南丹去搞另一个工程，造成工期的大大的延误。原告对建筑材料不尽妥善管理义务，被告黄云已经运到施工工地的44吨水泥被偷的偷，挨雨淋的雨淋，损失19800元。原告工程施工未完成就不干了，剩下的路面割纹作业，被告黄云只好用37800元包给其他人完成。原告承揽期间，被告黄云经黄毅谋于2015年3月9日通过银行转给原告16万元，付现金4万元。从2015年到2016年7月被告黄云通过黄毅谋共付给原告209960元人民币。 被告黄云认为，被告黄云与原告2014年12月1日签订的《施工合同》，明确约定，工程款支付方式为原告进场施工后，按实际施工的工程量付50%给原告，待工程竣工验收合格后十天内一次性付清。到目前为止，被告黄云所付给原告的钱已经超过了工程款。况且，该公路施工工程尚未验收，工程款给付的条件未能成就，原告要求支付工程款没有事实根据和法律及合同约定的依据。 施工过程中原告擅自停工，造成工期延误，责任在于原告。而今原告倒打一耙，诉请被告黄云支付误工费，完全没有理由。 综上原告的诉讼请求事实和法律及合同约定的依据，请人民法院依法驳回原告的所有诉讼请求。 被告宜春市交通公路工程建设有限公司辩称，被告宜春市交通公路工程建设有限公司不是本案适格的被告，并且不存在欠付工程款，原告的诉求无事实和法律依据，请求法院依法驳回原告对被告宜春市交通公路工程建设有限公司的诉讼请求。 被告黄新谋辩称，被告黄新谋的答辩意见与被告黄云的答辩意见一样。 被告黄毅谋未作出答辩。 本院经审理认定事实如下： 原告韦克年以贡川乡合建施工队代表的身份，于2014年12月1日与被告黄云签订《施工合同书》，约定古河乡府至怀合村道路硬化工程项目由贡川乡合建施工队以包工不包料的方式承包施工，道路工程量5.6公里，宽4.5米，工程价款按实际完成全部工程后计算，每平方米15.5元，如有零星工程，双方视现场决定。2015年4月24日，原告韦克年与被告黄云签订《供销协议》，约定从2015年4月24日至2015年10月24日，由原告韦克年按粗、细搭配成统货向古河四联至怀合村级水泥路供应砂石，每立方包含运费按60元计算。 大化县四联至怀合通村水泥公路工程的承包人为被告宜春市交通公路工程建设有限公司，被告宜春市交通公路工程建设有限公司将该工程以内部承包的方式交由被告黄新谋、黄毅谋承包，被告黄云系被告黄新谋、黄毅谋的雇员。 庭审中，原告韦克年自认已收到被告黄毅谋支付的包括施工工程款在内的款项共计730008元。 本院认为，一、被告宜春市交通公路工程建设有限公司将其承包的大化县四联至怀合通村水泥公路工程以内部承包的方式交由被告黄新谋、黄毅谋承包，被告黄新谋、黄毅谋再将该工程以包工不包料的方式分包给没有相应建筑资质的原告韦克年，双方签订《施工合同书》违反法律、行政法规的强制性规定，应认定无效。虽然双方签订的合同无效，但是案涉的工程已经竣工验收并交付使用，原告韦克年请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 二、根据双方签订《施工合同书》的约定，原告韦克年应得的道路硬化工程为390600元，庭审中，原告韦克年自认已收到被告黄毅谋支付的包括施工工程款在内的款项共计730008元。现原告韦克年以其自己制作的结算单请求被告黄云、宜春市交通公路工程建设有限公司、黄新谋、黄毅谋支付尚欠的工程款143958元及逾期支付的利息12574.33元，因该结算单被告不予认可，故该结算单内容的真实性无法确定，对原告韦克年请求被告黄云、宜春市交通公路工程建设有限公司、黄新谋、黄毅谋支付尚欠的工程款143958元及逾期支付的利息12574.33元的诉讼请求，本院不予支持。 三、原告韦克年主张由于被告黄云、宜春市交通公路工程建设有限公司、黄新谋、黄毅谋的原因导致工程停工，造成其停工损失，但没有提供证据证实，对原告韦克年请求被告黄云、宜春市交通公路工程建设有限公司、黄新谋、黄毅谋赔偿误工费117000元，本院不予支持。 综上所述，原告韦克年提供的证据不能证明其主张的事实，应承担举证不能的不利后果，对原告韦克年的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十八条、第二百七十二条第二款、第三款，《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款、第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百零八条规定，判决如下： 驳回原告韦克年的诉讼请求。 案件受理费5403元，减半收取计2701.50元，由原告韦克年负担；财产保全申请费2020元，由原告韦克年负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河池市中级人民法院。 审 判 员 覃高群 二〇一八年十二月二十七日 法官助理 黄肖眉 书 记 员 韦香朱