河北省辛集市人民法院民 事 判 决 书（2017）冀0181民初2078号原告：中石化第四建设有限公司，住所地天津市滨海新区（大港）世纪大道**。法定代表人：周赢冠，该公司总经理。委托诉讼代理人：高恩松，该公司法律部职员。委托诉讼代理人：区强，该公司法律部职员。被告：河北飞天石化集团有限公司，住，住所地河北省辛集市教育北路**/div>法定代表人：李英超，该公司董事长。委托诉讼代理人：冯青涛，河北沧澜律师事务所律师。原告中石化第四建设有限公司（以下简称四建公司）与被告河北飞天石化集团有限公司（以下简称飞天公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2016年10月18日作出（2015）辛民初字第00382号民事判决。原告四建公司不服该判决，向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。河北省石家庄市中级人民法院于2017年6月13日作出（2017）冀01民终4582号民事裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告四建公司的委托诉讼代理人高恩松、区强，被告飞天公司的委托诉讼代理人冯青涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告四建公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告管理费（工程款）579186元及违约金103905.97元，合计683091.97元；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：2010年4月原告与被告签订了《工程承包合同》，合同约定工程价款为1000万元（暂定），最终价款按照合同18.2条结算，工期暂定2011年4月至2011年8月。工程实际于2012年12月竣工，并于2014年4月结算完毕。后被告未按合同约定履行付款义务，2014年4月14日原被告双方签订一份《结算协议》，就欠付原告工程款一事达成协议，并约定不履行协议被告应承担日万分之三的违约责任。但被告在协议签订后仍以种种理由拒不完全履行其义务，至今仍欠原告工程款579186元。被告飞天公司辩称，被告支付剩余50%工程款的前提条件，是原告提交的竣工验收资料需符合规范要求，但其提交的资料不符合规范要求，被告口头通知原告完善资料，在多次付款情况下，原告仍未完善，致使被告工程项目验收不能顺利进行。被告不得不另行委托他方（十二化建工程公司）对设备进行整修和完善，为此多支出了160万元费用，要求原告承担此经济损失并驳回原告诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。双方当事人对下列事实无争议，本院依法予以认定：2011年4月2日飞天公司与四建公司签订一份《工程承包合同》，约定：由四建公司为飞天公司建设5万吨/年特种油加氢装置安装工程，施工地点在河北省辛集市经济开发区，工程开工日期2011年4月15日（预计日），竣工日期2011年8月15日（预计日）。质量标准符合中石化工程质量验收统一标准的合格要求和石油化工建设工程项目竣工验收规定。价款暂定1000万元。承包人项目经理必须具备一级建造师资质，且具备同类装置管理经验。发包人派驻的发包人代表为项目经理武传华，承包人派驻的承包人代表为项目负责人王建海。竣工资料备齐并经发包人检查合格后方能验收，竣工验收后30日内提供一式四套完整的竣工图及竣工资料。涉案工程实际开工日期为2011年6月7日，竣工日期2012年12月份。2014年4月14日双方进行了结算，并签订《结算协议》。双方一致认可该协议于2014年4月22日生效。协议载明：经双方确认工程最终结算价格为1160万元。剩余款项232.9186万元的付款方式：发包人应于本协议生效之日起5个工作日内支付给承包人剩余款项的50%。承包人应于本协议生效之日起3个工作日内将所有竣工资料及施工资料交付发包人，所交付竣工验收资料必须符合规范要求。同时承包人应设专人与发包人进行资料交接、资料报验等事宜。所有资料交接完毕后3个工作日内发包人向承包人支付剩余款项的50%，同时承包人向发包人交付与最终结算价等额的税票。发包人无正当理由不支付工程余款，发包人应承担从协议约定应付之日起向承包人支付应付款日万分之三的违约责任。2014年4月11日四建公司工作人员李杨已将交工技术文件移交目录及原始资料（890份）移交给了飞天公司工作人员樊斌堂。樊斌堂于2014年4月22日接收。双方经对账，飞天公司在2014年4月14日之前已经支付工程款916.55万元，再扣除相关的施工水电费10.5254万元（四建公司负担），未支付工程款232.9186万元；2014年4月14日之后飞天公司又支付175万元，未支付579186元。四建公司已在辛集市开出了计税数额为1160万元的营业税发票。双方当事人争议的问题：飞天公司支付579186元工程款的付款条件是否成就。原告四建公司主张，我方已提供了合格的竣工验收资料，被告飞天公司应当支付剩余工程款并支付迟延付款违约金。工程是按中石化施工要求和石油化工建设规范作的。我方已向飞天公司移交了交工技术文件移交目录和原始资料（890）份。从交接日2014年4月22日至今近两年，飞天公司未提出过资料有问题。飞天公司提出的资料中的问题是随时可以更改的，是吹毛求疵的问题。我方起诉后飞天公司作为抗辩理由，我方不接受。飞天公司认为工程有问题，没有通知我方，而是擅自找他方维修，损失应由其自行承担。工程出现问题，是设计原因，不是施工原因。工程竣工验收时未通知我方，过程是非法无效的。被告主张，四建公司提供的资料未达到规范要求，付款条件不成就，我方有权拒绝给付剩余工程款。《结算协议》约定交接资料必须符合规范要求，我方认为首先应当符合行业标准“石油化工建设工程项目交工技术文件规定”，这是石油化工行业标准，一个常规通用的标准；再次，要符合双方签订的工程承包合同约定的要求。四建公司的交工资料中存在重大问题，比如：项目经理王建海是二级建造师，不符合承包合同约定的项目经理必须是一级建造师的资质要求。交工资料共有24项问题。我方屡次向四建公司提出，四建公司也同意补正完善，出于信任，我方屡次支付一部分款项，但四建公司未纠正问题。因四建公司的交接资料达不到规范要求，直接影响了竣工验收，我方不得不另行委托十二化建工程公司对项目进行整改和完善，为此我方又多支出160多万元的工程款。本院认为，飞天公司与四建公司签订的工程承包合同以及施工结束后所签订的结算协议，是双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。根据结算协议，飞天公司负有给付四建公司剩余工程款的义务，同时，四建公司负有将符合规范要求的竣工资料及施工资料交付给飞天公司的义务。而本案双方当事人均未严格按约定履行自己的义务：四建公司提供的资料有的地方存在明显瑕疵，比如项目经理的资质问题，且该问题因工程施工已经结束很难弥补；飞天公司通过其他途径对工程进行验收后，并未履行相应的给付工程款的义务。诉讼中，飞天公司主张因另行委托其他单位整改、完善工程而多支出160余万元工程款，因在举证期限内未提供证据，本院不予认定。根据双方的违约情况，酌定因四建公司违约扣除20%的工程款后，飞天公司应将其余工程款463348.8元（579186元-579186元×20%）给付四建公司。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下：一、被告河北飞天石化集团有限公司于本判决生效后十日内给付原告中石化第四建设有限公司工程款463348.8元及利息（按中国人民银行同期贷款基准利率，自2015年12月10日起计算至实际付清之日止）。二、驳回原告中石化第四建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10631元，由被告河北飞天石化集团有限公司负担9114元，原告中国石化集团第四建设公司负担1517元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。审 判 长  刘朝阳人民陪审员  张 霞人民陪审员  刘恩培二〇一八年十二月二十四日书 记 员  赵 冉