安徽省阜阳市颍泉区人民法院民 事 判 决 书（2018）皖1204民初4207号原告：刘三林，男，汉族，1986年10月10日出生，住安徽省蒙城县。委托诉讼代理人：何胜，安徽皖北律师事务所律师。委托诉讼代理人：韦宝昌，安徽皖北律师事务所律师。被告：阜阳佳海产业新城发展有限公司，住所地安徽省阜阳市颍泉区循环经济园区潘寨路**，统一社会信用代码91341200343961751Q（1-1）。法定代表人：袁化，该公司董事长。委托诉讼代理人：高文侠，安徽众豪律师事务所律师。原告刘三林与被告阜阳佳海产业新城发展有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月26日立案后,依法适用简易程序由审判员王甫成独任审判,于2018年12月14日公开开庭进行了审理。原告刘三林及其委托诉讼代理人何胜、韦宝昌、被告阜阳佳海产业新城发展有限公司及其委托诉讼代理人高文侠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘三林向本院提出诉讼请求：1、依法判决被告向原告支付逾期办理房屋产权证违约金3258744元×0.0005×168天=273734元（自2017年8月30日计算至2018年2月14日）；由被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2016年11月24日签订商品房买卖合同，合同中约定：原告购买被告开发位于颍泉区潘寨路循环经济园区佳海产业新城D区一期D-60、D-61厂房D-61室，面积1369.22㎡，房价总额3258744元。同时规定被告应当在2017年6月30日前，将购买的商品房交付买受人使用，并在商品房交付之日起60日内办讫房屋所有权登记。合同签订后，原告积极履行合同义务支付房款，被告于2017年6月30日将商品房交付给原告使用。但由于被告的过错，直至2018年2月14日才办讫房屋所有权登记，依据双方签订的《阜阳市商品房买卖合同》第十五条第二款第二项约定，“如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起60日内办讫房屋所有权登记的，买受人不解除合同的，自买受人应当取得房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之五的违约金”。由于被告自合同约定办讫房屋所有权登记的期限届满至2018年2月14日，已逾期168天，构成严重违约，应当支付违约金273734元。基于上述事实，原告依据《中华人民共和国合同法》的规定，向贵院提起诉讼，望贵院查明事实真相，依法维护原告合法权益，判如所请。被告阜阳佳海产业新城发展有限公司辩称：答辩人与被答辩人房屋买卖合同纠纷一案,答辩人没有违反合同约定,不应承担违约责任。具体理由如下:本案没有证据证明出卖人对延迟办理房屋所有权登记负有责任。被答辩人以《商品房买卖合同》第十五条第二款第二项约定的“如因出卖人的责任,买受人未能在商品房交付之日起60日内办讫房屋所有权登记的”出卖人应承担违约责任为由,要求答辩人向被答辩人承担违约责任,但是本案没有证据证明出卖人对延迟办理产权登记负有责任,房屋交付之后,能不能及时办理不动产登记,受很多因素影响,不能因为没有在60日之内办讫产权登记,就直接推定全部是出卖人的责任,本案不适用推定过错责任原则。谁主张谁举证,被答辩人不能证明是出卖人的责任导致的不能办理产权登记,其诉讼请求应当被驳回。答辩人举证的《工程竣工验收报告》证明涉案房屋在交付之前已经竣工验收合格,《阜阳市不动产登记受理凭证》证明答辩人在2017年8月2日就已经将产权首次登记的资料全部提供给登记中心,不存在因出卖人责任导致的不能办证的情形,所以对2017年8月2日之后的产权登记延误问题,答辩人无责任。因买受人原因、或因地方性法规原因、或因登记机关工程流程原因导致的办理产权登记延迟,均不是出卖人的责任,出卖人不承担违约责任。答辩人与被答辩人在《商品房买卖合同》第十五条第(二)项第3点约定“如因买受人的责任造成买受人未能在商品房交付之日起60个工作日内取得房屋所有权登记的,由买受人承担责任。”在《附件四:合同补充协议》第三条第8项约定:“因国家及地方政府政策、地、地方政府主管部门工作流程原因或其他非出卖人原因成产权登记机关不能按照合同约定时间办理产权登记手续的,出卖人不承担责任。”《附件四:合同补充协议》第三条第8项约定:“合同售价不包含内容：…维修基金…以上费用均由买手人承担,在办理相关手续时向可有关部门一次性付清。”本案答辩人于2017年6月30日将商品房交付给被答辩人后,即协助被答辩人向阜阳市不动产登记中心申请产权登记,但是因为被答辩人没有缴纳专项维修资金,根据《安徽省物业专项维修资金管理暂行办法》第七条规定:“首次物业专项维修资金,由业主在办理物业权属登记时向所在地市、县人民政府房地产行政主管部门交存,……违反前款规定,业主未交存物业专项维修资金的,市、县人民政府房地产行政主管部门不予办理物业权属登记。”所以,产权登记部门拒绝给被答辩人办理产权登记手续。为帮助被答辩人办理产权证,答辩人无数次向政府主管部门进行沟通协调,并向阜阳市国土资源局和阜阳市房地产管理局分别递交了《关于厂房免缴“公共维修基金费用”的申请》,申请书中承诺由答辩人设立的物业公司承担公共维修责任,最终才说服主管部门。2017年12月1日主管部门才同意被答辩人可以免缴专项维修资金,开始给佳海产业新城的业主办理产权登记手续。所以,因被答辩人没有缴纳专项维修资金和《安徽省物业专项维修资金管理暂行办法》的规定导致的不能办理不动产登记,不是出卖人的责任,答辩人不应当承担违约责任。综上所述,本案延迟办理产权登记的原因,不在答辩人,答辩人没有责任。所以不应当支付违约金,被答辩人的诉讼请求缺乏证据支持,请人民法院依法驳回被答辩人的诉讼请求。本院经审理认定的事实如下：刘三林与阜阳佳海产业新城发展有限公司于2016年11月24日签订一份《商品房买卖合同》，该合同约定:原告购买被告开发位于颍泉区潘寨路（规划）199号（阜阳循环经济园区）佳海产业新城D区一期D-60、D-61厂房D-61室,面积1369.22m,房价总额3258744元。阜阳佳海产业新城发展有限公司应当在2017年6月30日前,将购买的商品房交付买受人使用,并在商品房交付之日起60日内办讫房屋所有权登记。合同签订后,原告按照合同约定支付房款，阜阳佳海产业新城发展有限公司于2017年6月30日将商品房交付给刘三林使用。2018年2月14日刘三林办理房屋所有权登记。依据双方签订的《阜阳市商品房买卖合同》第十五条第二款第二项约定,“如因出卖人的责任,买受人未能在商品房交付之日起60日内办讫房屋所有权登记的,买受人不解除合同的,自买受人应当取得房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权登记之日止出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之五的违约金”。阜阳佳海产业新城发展有限公司于2017年6月20日取得《工程竣工验收报告》，该房屋经验收合格。2017年8月2日，阜阳佳海产业新城发展有限公司向阜阳市不动产登记中心申请不动产登记，并于当日取得《阜阳市不动产登记受理凭证》，该凭证注明以下申请登记材料，经核查，申请登记材料齐全，符合法定形式，现予受理。自受理之日15个工作日领取结果（特殊情况在30个工作日内告知结果）。2017年11月20日，阜阳佳海产业新城发展有限公司向阜阳市房地产管理局提出《关于厂房免缴“公共维修基金费用”的申请》，申请免缴案涉房屋的公共维修基金。原、被告签订的《商品房买卖合同》附件四：《合同补充协议》第三条第2项中约定合同售价不包含税费、维修基金，该费用由买受人在办理时向有关部门一次性付清。刘三林于2017年12月25日缴纳房产增值税。本院认为：案涉商品房买卖合同系双方当事人真实意思表示，且该合同不违反法律规定，该合同为有效合同。对于有效合同，双方当事人均应当遵守。原告已经按照合同约定的义务支付了购房款，被告按照合同约定交付房屋。房屋交付后，被告于2017年8月2日向阜阳市不动产登记中心申请办理不动产初始登记手续。阜阳市不动产登记中心在受理凭证中注明自受理之日15个工作日领取结果（特殊情况在30个工作日内告知结果）。而本案未能为原告办理房产登记手续的原因是原告未能按照双方合同约定在符合办证条件时及时缴纳各种税费。因此，本案被告不存在违约，原告要求被告支付逾期办理房产登记手续的请求本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告刘三林的诉讼请求。案件受理费减半收取2703元，由原告刘三林负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员  王甫成二〇一八年十二月二十日书记员  王梦晨律工作者1195507212附：（2018）皖1204民初4207号民事判决书适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国担保法》第八十九条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。赔偿标的款请按以下名称汇入：开户银行：徽商银行阜阳科技支行收款单位：阜阳市颍泉区人民法院账号：20×××08。