福建省厦门市同安区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽0212民初5334号 原告：郭金水，男，1966年7月29日出生，汉族，住福建省厦门市同安区。 委托诉讼代理人：卜祥伟，福建方定律师事务所律师。 委托诉讼代理人：方婕，福建方定律师事务所实习律师。 被告：厦门欣盛丰投资有限公司，住所地厦门市同安区洪塘镇洪塘里****，统一信用社会代码：913502005750419382。 法定代表人：梁忠林，总经理。 委托诉讼代理人：陈燕端，女，系公司职员。 委托诉讼代理人：廖贵辉，男，系公司职员。 原告郭金水与被告厦门欣盛丰投资有限公司（以下简称欣盛丰公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2018年11月13日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告郭金水之委托诉讼代理人卜祥伟、方婕，被告欣盛丰公司之委托诉讼代理人陈燕端、廖贵辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告郭金水向本院提出诉讼请求1、判令被告向原告支付逾期交房违约金人民币（币种下同）124281.95元（违约金自2017年1月1日起按已付房款1841214元的日万分之一计至实际交付之日止，现暂计至2018年11月7日）；2、判令被告向原告交付讼争商品房；3、判令由被告承担本案诉讼费用。 事实与理由：原、被告于2016年6月24日签订《商品房买卖合同》，合同约定原告向被告购买欣盛园7#楼A梯29层2905室的商品房。该商品房建筑面积共114.15平方米，每平方米单价为16129.78元，总金额为1841214元。合同第六条第三款约定，原告于2016年6月24日前支付561214元，余款1280000元由原告在约定时间内向银行申请按揭贷款支付；第八条约定被告应于2016年12月31日前将商品房交付原告使用。第九条约定，被告如未按本合同规定的期限将该商品房交付使用，逾期超过90日的，自规定的最后交付取消的第二天至实际交付之日止，按日支付已付款万分之一的违约金，合同继续履行。原告已按合同约定向被告支付购房款1841214元，但截至起诉之日，被告仍未将讼争商品房交付原告使用。原告认为，被告迟延交付房产的行为已严重损害了原告的合法权益，应向原告支付逾期交房的违约金，故特提起诉讼。 被告欣盛丰公司辩称：被告不存在逾期交房的问题，原告主张逾期交房违约金缺乏事实和法律依据。1、原告存在应付逾期付款违约金未付的情况，根据合同约定，被告有权拒绝办理交房手续，且交房日相应顺延。双方在《商品房买卖合同》第六条第3款约定：买受人应当在约定的日期内支付首付款，余款由买受人在约定时间内向银行申请按揭贷款。原被告双方签订合同后，按照合同约定，原告应于在约定时间内付款，该约定日期虽然在合同中并未明确写明，但根据双方约定及交易习惯，买受人应当在签订合同之日起60日内付清购房款。而原告因为自身原因，未按时办理按揭贷款，未按时付清购房款（原告郭金水的按揭贷款付款时间2017年1月20日晚于合同约定的交房时间）其行为已经构成根本性违约。根据合同上述约定，原告应向被告支付逾期付款的违约金，然而原告至今未向被告支付上述款项，根据合同约定，被告有权依据合同约定拒绝交房、顺延交房日期。因此，原告要求被告支付逾期交房违约金的诉讼请求无事实和法律依据，应予驳回。2、本案存在气象等不可抗力因素，交房日期也应当顺延。根据合同第八条以及附件六第四条第6款的约定，因气象、政府等不可抗力原因造成的工期延误，商品房交付原告以前，被告可以顺延交房。自2013年9月涉讼房产开始施工至2017年9月期间，不可抗力(大风大于等于6级、大雨大于等于60毫米，高温大于等于35度，台风莫兰蒂）数共计247天。综上，原告主张被告应支付逾期交房违约金，缺乏事实和法律依据，其主张应当驳回。请求法院驳回其诉讼请求。3、退一步讲，即便被告确实存在逾期交房的情况，原告主张的违约金天数应当顺延计算，且违约金过高，应当予以调整。原告付清款项为2017年1月20日，晚于合同约定的交房时间2016年12月31日，故即使要计算违约金，也应从原告付清款项之日起计算。4、讼争房产早已达交付条件，被告已多次通知原告交房，故即使计算违约金，也只能计至2018年6月11日，最迟不应超过2018年11月9日。5、根据合同法第99条的规定，被告的逾期交房违约金应与原告逾期付款违约金相互抵扣。 经审理查明：2016年6月24日，郭金水与欣盛丰公司签订一份《商品房买卖合同》（合同编号：03291687），该合同约定：郭金水购买欣盛丰公司开发的欣盛园7#楼B梯29层2906室商品房（以下简称讼争商品房），该商品房建筑面积为113.79平方米，总价款为人民币1841214元。关于付款方式、期限及逾期付款违约责任，《合同》第六条第3款约定：“买受人于2016年6月24日前付人民币伍拾陆万壹仟贰佰壹拾肆元整，余款计人民币壹佰贰拾捌万元整由买受人在约定时间内向银行申请按揭贷款支付。”《合同》第七条第1款约定：“（1）逾期不超过90日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之零点五的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人在出卖人书面催告7日后仍未支付应付款的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的1％向出卖人支付违约金……”。附件六第三条第7款约定：“买受人逾期履行本补充协议任何一款所约定的义务（包括但不限于提交资料、补充资料等）的，每逾期1日，应向出卖人支付按揭贷款总额万分之一点五的违约金……”关于商品房交付条件与期限及违约责任，《合同》第八条约定：“出卖人应当在2016年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1.该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2.该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；。4.如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2种方式处理：。2.买受人同意接收，出卖人支付买受人（人民币）贰仟元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或者变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2.本合同所指不可抗力包括但不限于自然灾害、战争或其他事故，因一切非出卖人所能控制的原因所导致的工期延误均视作不可抗力，包括但不限于：政府部门行为或者政策变化导致延期的；政府相关部门要求项目暂停施工的；因技术部门证明的施工中遇到的重大技术难题和困难因素导致延期的；因施工期间发生降雨量超过60MM或六级以上（包括六级）大风及其他恶劣天气，或持续6个小时以上停水、停电导致延期的（以气象、供水、电力部门的证明为准），施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况，包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏。”《合同》第九条约定：“……逾期超过90日后，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之壹的违约金，合同继续履行。”合同第十一条约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：详见附件六第四条。”合同第二十二条约定：“本合同未经事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同约定的应由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。” 附件六第四条约定：“1、出卖人应按照合同第八条约定的交房日期将商品房交付买受人，出卖人也可以提前将商品房交付唛收入。但是，如买受人逾期付款或者逾期支付违约金。则出卖人交房时间相应顺延；如买受人尚有应付款（包括但不限于房价款、应交的税费、本补充协议第二条约定的相关费用）或违约金未付清的，出卖人有权拒绝办理房屋交付手续，房屋交付日相应顺延，出卖人不再另行通知办理交付手续……2、出卖人在商品房达到合同约定的交付条件后，可按照如下方式通知买受人：出卖人在厦门本地发行的报纸媒体上刊登交房通知，刊登之日即视为买受人接到交房通知；如买受人在合同约定的通知地址为厦门市辖区之外，则出卖人另行以挂号邮件（含EMS）发出交房通知。买受人应在交房通知载明的交房期限内前往指定地点办理房屋交付手续。买受人逾期未来办理或不完全办理相关交房手续的，则交房通知载明的交房期限届满日视为出卖人的交付日。4、合同第十一条第二款‘由于买受人原因，未能按期交付的’是指买受人在合同约定的交房日或接到交房通知之后，未能按前述第3款规定与出卖人办理房屋交接手续。由于买受人过错，未能按期交付，应视为出卖人已按时交付。5、如出卖人交付该商品房非因本条第6款规定的原因而延迟，则出卖人应根据出卖人迟延的期间，按合同第九条规定承担违约责任。6、在商品房交付买受人以前，如因发生不可抗力事件，为配合政府的法规实施或政府行为、通知、命令、政府部门行为或政策变化、政府规划调整、政府相关部门要求项目暂停施工、市政设施及相应配套设施建设不全、施工中遇到的重大技术难题和困难（技术部门提供证明）、施工过程中新发现的影响施工的异常地质状况（包括但不限于发现文物古迹、巨大天然矿藏）、24小时累计60MM以上（含60MM）降雨、六级以上大风（含六级）、高温35度以上（含35度）、地震，、地震他非出卖人所能控制的因素而导致工程延误（包括但不限于持续6小时以上的停电、停水、交通管制、噪音管制、高考、九八、创卫、工人停工、罢工、各种合法/非法集会、游行、骚乱、动乱、武装冲突、第三方对房屋或者所在小区施工和交付实施阻挠行为等）等因素，致使商品房的建筑安装工程或出卖人履行合同规定的义务被延误，则出卖人有权将商品房交付日顺延相当于该等事由影响持续的期间，而无须为该延误负任何责任，也无须对买受人补偿任何费用和损失。若出现前款所列可以据实延期交房的情况，买受人同意出卖人仅需提供前述事由产生的证明，而无需证明前述事由与延期交房之间的因果关系，也无须通知买受人。” 合同签订后，郭金水依约分别支付首付款561214元及通过按揭贷款方式支付购房尾款1280000元，其中一笔780000元购房款于2017年1月20日才支付至欣盛丰公司。 同时查明，讼争商品房于2013年9月10日开工，2017年9月30日通过“五方”竣工验收，于2018年6月11日通过建设工程竣工消防验收，已具备法定的交房条件。2017年9月，欣盛丰公司向郭金水邮寄商品房交付通知书，通知其于2017年12月21日办理接楼手续，郭金水未去办理。2018年11月5日，欣盛丰公司再次向郭金水发出催告收房通知书，告知其于收到该通知之日起3日内办理接房手续，郭金水于2018年11月6日签收后，亦未去办理。本案于2018年12月19日开庭时，欣盛丰公司与郭金水尚未办理诉争商品房的交房手续。 另查明，2016年6月24日至2016年12月31日期间，厦门市同安区降雨大于或等于60毫米2天、大风大于或等于六级20天，35度以上高温17天，合计34天（已扣除重复天数5天）。期间，2016年9月15日，超强“莫兰蒂”台风正面登陆同安区，造成大面积停水停电等破坏影响。 庭审中，欣盛丰公司提出郭金水存在逾期支付银行按揭款的情况，而且郭金水主张的违约金标准过高，并且其早就通知郭金水于2017年12月21日过来交房的辩解意见，对此郭金水认为讼争商品房通过竣工验收及消防验收仅是满足合同约定的部分交房条件，讼争商品房至今仍不具备交房条件，欣盛丰公司通知买受人接受不具有交房条件的商品房不产生法律效力。同时欣盛丰公司提出2013年9月10日至2017年9月30日期间，因天气原因（包括莫兰蒂不可抗力因素30天）可以顺延交房的天数为247天，其中其他恶劣天气（高温天气≧35℃）为126天，降雨量达60MM以上为20天，大风达6级以上天气为71天的辩解意见。对此郭金水陈述其仅认可大风跟大雨，对于高温天气其不予认可，高温天气被告应当提供施工日志予以证实确有停工。 上述事实，有郭金水提供的《商品房买卖合同》、《销售不动产统一发票》，欣盛丰公司举示的《商品房买卖合同》附件六、《气象资料证明》、《气象灾害证明》、竣工验收报告、建设工程竣工验收消防备案、商品房交付通知书、催告收房通知书、EMS面单等，以及双方当事人的陈述等证据证明,以上证据均经庭审举证、质证，并经本院审查核实，对其相应的证明力予以确认。 本院认为，本案的争议焦点：一、欣盛丰公司逾期交付讼争商品房是否存在合理抗辩事由。欣盛丰公司辩称，因郭金水未于合同签订之日起60日内付清购房款及未按期支付按揭款，应当向欣盛丰公司支付逾期付款违约金，在郭金水逾期付款违约金未付清之前，欣盛丰公司有权拒绝办理交房手续。对此本院认为，根据双方签订的《商品房买卖合同》，其中并未约定郭金水应于合同签订之日起60日内付清购房款，也未约定按揭款的支付时间，而且郭金水已向欣盛丰公司付清了全部购房款，其中欣盛丰公司对郭金水是否逾期支付首付款亦未提出异议，故该答辩意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 本案的争议焦点：二、讼争商品房是否能够交付。郭金水主张欣盛丰公司立即向其交付诉争商品房的诉求，因讼争商品房所在楼房于2017年9月30日通过“五方”竣工验收，于2018年6月11日通过建设工程竣工消防验收，已符合法定及合同约定的交房条件，可以交付使用。同时因该合同第八条第2款约定了未达到合同约定交付条件买受人同意接收及违约责任，对此买受人可以通过该违约金条款另行主张权利，故郭金水要求交付商品房的主张，本院予以支持。 本案的争议焦点：三、欣盛丰公司应否承担逾期交房违约责任及违约天数的计算问题。1、欣盛丰公司应否承担逾期交房违约责任。根据郭金水与欣盛丰公司签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》，欣盛丰公司应于2016年12月31日前将符合约定条件的商品房交付郭金水使用。郭金水已支付了全部购房款，但截止至2018年6月11日，讼争商品房才通过“五方”竣工验收及消防验收具备法定的交房条件，已经构成逾期交房，应当依约承担逾期交房的违约责任。郭金水要求欣盛丰公司按照合同约定，每逾期一日支付购房款万分之壹的违约金的诉讼请求，依法应予支持。2、逾期交房违约天数。首先，欣盛丰公司主张将合同签订之前的大风、大雨天数计入其可顺延交房的天数，没有合同及法律依据，而且签订合同之前的大风、大雨天数已客观发生，如需要据实顺延完全可以在合同或协议中明确，但双方并没有在合同及补充协议明确；其次，合同和附件六虽约定在遭遇六级及以上风力、60mm及以上降水等情形而导致工程延误的，欣盛丰公司有权将商品房的交付日期顺延，但欣盛丰公司仅向本院提供气象资料证明存在相关气象事由，未向提供施工日志和监理日志用以佐证在相关气象事由下确实有延误施工，故其主张因气象事由可顺延交房247天，本院不予采纳。鉴于双方签订合同后在约定的交房日之前出现上述气象事由，特别是期间还受到超强台风的影响，客观上确实会给施工造成一定的影响，本院酌情认定欣盛丰公司可顺延交房55天。关于郭金水提出逾期交房违约金应从2017年1月1日计算至实际交房之日止的主张，本院认为，郭金水于2017年1月20日才将购房款付清，晚于合同约定的交房日期，根据合同约定，交房日期应于顺延至付清购房款之日即2017年1月20日。同时欣盛丰公司于2018年11月5日向郭金水寄送了《催告收房通知书》，寄送地址为合同记载的地址，投递详情单显示该通知于2018年11月6日被签收，根据合同约定该通知书发生通知交房的效力。该通知书告知郭金水于收到该通知之日起3日内办理接房手续，故违约金应计算至2018年11月5日。欣盛丰公司辩称其有通知郭金水于2017年12月21日来办理交房手续，郭金水未来办理，逾期交房违约金应计算至2018年6月11日，对此本院认为，讼争商品房于2018年6月11日才通过消防验收，欣盛丰公司通知郭金水2017年12月21日办理交房，此时讼争商品房尚未具备法定交房条件，故该次通知不发生通知交房的效力。据此，逾期交房违约天数为600天。（即自2017年1月20日至2018年11月5日再扣除可顺延的55天）。欣盛丰公司应依合同约定，按照郭金水已付购房款1841214元的日万分之一即184.12元/日向郭金水计付违约金，即110472元。欣盛丰公司辩称双方约定的违约金过高，因双方有合同约定，且欣盛丰公司未提供相应证据予以证实其主张，本院不予采纳。欣盛丰公司提出逾期交房违约金与原告逾期付款违约金相互抵扣的辩解意见，对此本院认为，合同并未约定按揭款的付款时间，欣盛丰公司并未举证证明郭金水有存在逾期付款，并且也未提出反诉要求郭金水支付逾期付款违约金，故该辩解意见本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第三十二条、第四十四条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告厦门欣盛丰投资有限公司应于本判决生效之日起三日内向原告郭金水交付位于欣盛园7#楼A梯29层2905室的商品房； 二、被告厦门欣盛丰投资有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告郭金水逾期交房违约金人民币110472元； 三、驳回原告郭金水的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费人民币2509元，适用简易程序减半收取1254.5元，由被告厦门欣盛丰投资有限公司负担，款均限于本判决生效之日起五日内交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 员 吴天赐 二〇一八年十二月二十七日 法官助理康珊良子 代书记员 刘妙赛 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国合同法》 第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其它法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其它法律文书指定的期间履行其它义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第五条第二款对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。 执行申请提示： 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。