贵州省六盘水市六枝特区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）黔0203民初2405号 原告：重庆锦丰汇建筑劳务有限公司，住所地重庆市九龙坡区龙园区蟠龙大道****附**，统一社会信用代码91500107593653495Q。 法定代表人：冯邵华，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张斌，男，该公司工作人员。 委托诉讼代理人：刘江琪，重庆渝汇律师事务所律师，执业证号15001201610542155。 被告：中科华睿建设工程有限公司，住所地，住所地珠海市湾仔南联一街****会信用代码91440400079507399F。 法定代表人：何华昌，该公司总经理。 被告：中科华睿建设工程有限公司西南分公司，住所地成都市，住所地成都市金牛区金府路**成都川金府西部五金机电批发城市场****代码91510106321586225L。 代表人：李川，该公司总经理。 二被告委托诉讼代理人：许正海，贵州存正律师事务所律师，执业证号15201200820272113。 原告重庆锦丰汇建筑劳务有限公司与被告中科华睿建设工程有限公司（以下简称“中科华睿公司”）、中科华睿建设工程有限公司西南分公司（以下简称“中科华睿西南分公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年8月17日适用简易程序立案后，经审理发现不宜适用简易程序的情形，于2018年10月29日裁定转为普通程序，公开开庭进行了审理。因审理本案的审判员郑艳生病请假，本案变更由审判员吴剑审理。原告的委托诉讼代理人张斌、刘江琪、二被告的委托诉讼代理人许正海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告重庆锦丰汇建筑劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告中科华睿西南分公司签订的《桥梁架设合同》及《补充协议》；2.判令二被告返还原告龙门吊、架桥机；3.判令二被告立即偿还原告龙门吊安装费25000.00元、龙门吊报检费20000.00元、龙门吊及架桥机进场费110860.00元、钢轨材料费54900.00元，合计210760.00元；4.判令二被告立即支付原告龙门吊占有补偿费342969.86元（暂从2017年9月4日按每月32000.00元计算至原告起诉之日，之后的补偿费计算至龙门吊归还之日止）。诉讼过程中，原告增加诉讼请求：判令二被告立即支付原告架桥机闲置费720000.00元（暂从2017年10月1日按每月60000.00元计算至2018年9月30日，之后的闲置费计算至架桥机归还之日止）。事实和理由：2017年8月1日，原告与被告中科华睿西南分公司签订《桥梁架设合同》，约定被告中科华睿西南分公司将桥梁架设安装工程交由原告施工。同年8月16日，原告将龙门吊、架桥机运至被告处，经双方现场检验、调试确认，但之后被告一直未使用。原告依约履行了合同义务，但经多次催要，二被告未按合同约定支付原告工程款已经违约，损害了原告的合法权益。 被告中科华睿公司、中科华睿西南分公司辩称，由于被告的发包方的过错，导致合同无法实际履行，被告同意解除合同；关于龙门吊和架桥机，原告已经和二被告的发包方另行在施工现场签订了施工合同，原告诉请的龙门吊和架桥机实际上已经返还。 本院经审理认定事实如下：2017年8月1日，被告中科华睿西南分公司作为甲方，将六枝特区大用至木岗连接公路工程中的黑石头中桥、木冲中桥、木冲大桥、瓦窑大桥预制梁架设安装交由作为乙方的原告施工，双方签订了《桥梁架设合同》。合同第四条约定，合同总价为650000.00元；第五条约定，龙门吊及钢轨全部按拼接完成调试好双方签字签字确认当日起开始计算使用时间，工期4个月，超出后甲方按每月32000.00元机械补偿费支付给乙方，架桥机、运梁炮车全部按架设第一片梁当日开始计算使用时间，工期3个月，超出后甲方按每月60000.00元机械补偿费支付给乙方；第六条第一款第二项约定，甲方负责龙门吊及轨道的安装等费用；第二款第二项约定，乙方负责龙门吊、架桥机、运梁车的所有设备的进退场运输费用；第十条约定，违约责任由违约方全部承担，并且违约方需支付对方30000.00元违约金。合同签订后，原告将施工设备按合同约定运输到工地现场，并安装完毕。同年8月10日，原告委托河南省中原奥起实业有限公司对案涉工程安装龙门吊等设备进行安装并办理相关报检手续。2017年10月26日，六盘水市特种设备检验所出具检验证书，确认案涉工程安装的龙门吊起重机等设备为合格。原告向河南省中原奥起实业有限公司支付安装费25000.00元、报检费20000.00元。因被告的原因，原、被告签订的桥梁架设合同未继续履行。2018年3月21日，原、被告签订了《补充协议》，协议第一条约定，甲方在原合同总价650000.00元的基础上再增加200000.00元作为补偿给乙方，条件是乙方在甲方施工现场的龙门吊、架桥机、运梁炮车工期全部延期至2018年7月15日止，如超出此工期甲方还未完工，需要继续使用以上所有设备，则按照原合同第五条的约定对乙方进行补偿；第三条约定，甲方承诺在2018年3月31日前向乙方支付100000.00元，在2018年5月10日前支付200000.00元，余下的桥梁吊装劳务费由甲方按每月项目资金情况合理安排费用支付给乙方，但梁片吊装完毕时，支付方式须按原合同第八条第二款执行。该协议签订后，由于被告的原因该协议至今未履行。另查明，2018年10月，原告已将本案争议的龙门吊、架桥机等设备交付给第三方使用。认定上述事实有原告提交的证据：桥梁架设合同、安装使用交接书、补充协议、超重设备安装报检合同、检验报告、检验证书各1份；以及原告、被告的当庭陈述等证据在卷佐证。原告提交的告知函复印件、情况说明、物品交接清单系单方制作，被告不予认可，交易明细不能证明原告的证明目的，本院不予采信。 本院认为，依法成立的合同受法律保护，原、被告签订的桥梁架设合同、补充协议均是双方真实意思表示，不违反法律规定，该合同是有效合同。因被告原因导致双方签订的合同未能履行，现原告要求解除双方签订的合同，被告也表示同意解除，故对原告要求解除双方签订的合同之诉请，本院予以支持。因被告中科华睿西南分公司的行为导致双方签订的合同未能履行，被告中科华睿西南分公司因此给原告造成的损失应当予以赔偿。故对原告要求被告中科华睿西南分公司支付安装费、报检费、进场费材料费以及占有补偿费、闲置费的诉请，本院予以支持。双方于2018年3月21日签订的补充协议对施工工期进行了重新约定，即施工工期延期至2018年7月15日，如超出此工期被告还未完工，需要继续使用以上所有设备，则按照桥梁架设合同第五条的约定对原告进行补偿。因原告已于2018年10月将涉案设备交付给第三方使用，故原告诉请的补偿费和闲置费应当从2018年7月16日起计算至2018年9月30日止。原告诉请的龙门吊占有补偿费应为：32000.00元/月×2.5月＝80000.00元；架桥机、运梁炮车占有闲置费应为：60000.00元/月×2.5月＝150000.00元；因原告已于2018年10月将案涉设备交付给第三方使用，不需由被告返还，故对原告要求被告返还龙门吊、架桥机，以及2018年9年30日之后的占用补偿费计算至实际归还之日的诉请，本院不予支持。虽然桥梁架设合同和补充协议是由被告中科华睿西南分公司签订，但该分公司在本案中所作职务行为也应由被告中科华睿公司承担责任。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百八十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、解除原告重庆锦丰汇建筑劳务有限公司与被告中科华睿建设工程有限公司西南分公司于2017年8月1日签订的《桥梁架设合同》和2018年3月21日签订的《补充协议》； 二、被告中科华睿建设工程有限公司、中科华睿建设工程有限公司西南分公司于本判决生效之日起十日内支付原告重庆锦丰汇建筑劳务有限公司龙门吊安装费25000.00元，龙门吊报检费20000.00元，龙门吊及架桥机进场费110860.00元，钢轨材料费54900.00元，合计210760.00元； 三、被告中科华睿建设工程有限公司、中科华睿建设工程有限公司西南分公司于本判决生效之日起十日内支付原告重庆锦丰汇建筑劳务有限公司龙门吊设备占有补偿费80000.00元； 四、被告中科华睿建设工程有限公司、中科华睿建设工程有限公司西南分公司于本判决生效之日起十日内支付原告重庆锦丰汇建筑劳务有限公司架桥机、运梁炮车设备占有闲置费150000.00元； 五、驳回原告重庆锦丰汇建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费16263元（原告已预交），由原告重庆锦丰汇建筑劳务有限公司负担10635元，被告中科华睿建设工程有限公司、中科华睿建设工程有限公司西南分公司负担5628元（于本判决生效之日起十日内支付原告）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于贵州省六盘水市中级人民法院。 审 判 长  吴 剑 人民陪审员  张大林 人民陪审员  陈云光 二〇一八年十二月十八日 书 记 员  罗小云 六盘水市六枝特区人民法院 民事判决书 (2018)黔0203民初2405号 诉讼代理人：张斌，所在单位推荐的人。原告：重庆锦丰汇建筑劳务有限公司，组织机构代码91500107593653495q。被告：中科华睿建设工程有限公司西南分公司。被告：中科华睿建设工程有限公司。 重庆锦丰汇建筑劳务有限公司与中科华睿建设工程有限公司、中科华睿建设工程有限公司西南分公司建设工程施工合同纠纷一案。 审判长吴剑 审判员 审判员 二〇一八年十二月二十四日 书记员罗小云