广东省湛江市坡头区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0804民初895号原告：庞春焕，男，1984年8月5日出生，汉族，住湛江市坡头区，原告：许香莲，女，1987年7月16日出生，汉族，住湛江市坡头区，两原告共同委托诉讼代理人：莫奕钦，广东法博律师事务所律师。两原告共同委托诉讼代理人：周莉莉，广东法博律师事务所律师。被告：湛江市鸿天房地产开发有限公司，住所地：湛江市坡头镇皇都商住小区皇都北一路****。法定代表人：庞真尧，董事长。委托诉讼代理人：庞晓军，该公司职员。原告庞春焕、许香莲诉被告湛江市鸿天房地产开发有限公司（以下简称：鸿天公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2018年8月22日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告庞春焕、许香莲的共同委托诉讼代理人周莉莉到庭参加诉讼。被告鸿天公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告庞春焕、许香莲向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付2018年3月1日起至2018年10月31日止的逾期交房违约金70911元给原告；2、由被告承担本案的诉讼费。事实与理由：原告与被告于2018年1月13日签订了《商品房买卖合同》，购买被告开发的位于湛江市坡××区××交通路××都××小区××楼××房，套内建筑面积114.74平方米，商品房单价5775.84元/平方米，总价款662720元。合同签订后，原告已依约付清了购房款。根据《商品房买卖合同》第九条、第十一条、第十二条等约定，被告应当在2018年2月28日前，将验收合格取得建设工程备案证明文件的商品房交付给原告，否则每逾期一日，按总房款万分之五的标准向原告支付违约金。由于被告至今未能将验收合格的商品房交付给原告，截止2018年7月31日已经逾期152天，按照上述约定，被告应支付50367元逾期交房违约金给原告。为维护原告的合法权益，诉至法院。被告鸿天公司提交书面答辩称：一、被告没有违反双方签订的《商品房买卖合同》第九、十一、十二条的合同规定，不属违约。二、被告在建设该商品楼全都是按照政府职能部门的规划审批进行的，没有违反政府职能部门任何操作规程，完全合规合法。涉案工程项目已按《商品房买卖合同》第十一条规定，在交房时间之前全部消防工程已竣工并将申报资料交到湛江市消防局业务窗口交件验收，见证据一《建设工程消防验收申报表》。全部建筑工程完成竣工并通过有关单位竣工验收办理竣工验收手续，按建筑安装工程规定通过竣工验收合格该项目可交业主使用，业主已查验房屋验收确认，见证据二《工程竣工验收报告》。关于工程竣工验收备案证明延迟的问题，该项目整体验收是由于消防部门不当审核而造成，而不是被告的行为而造成，故消防部门不当审核延误的时间应予扣除不应计算违约金。被告是在2018年2月15日接到补送材料通知，2018年2月25日补齐应补材料。根据《中华人民共和国消防法》第十五条第二项规定，应当受理申请之日起十个工作日内办理验收，被告应承担违约金是在2018年3月5日之前，2018年3月5日之后是由于消防部门不当审核造成，而不是被告的行为造成，被告不应承担违约责任。消防部门在补送材料通知书中要求提供防火玻璃的检验报告、认证证书、合格证，并需要上传到消防网，见证据三《补送材料通知书》。2018年2月25日补齐应补的材料，见证据四补送材料（4份）。被告在该项目报建时消防设计审核意见书就没有要求安装防火玻璃窗，该报建审核图纸在湛江市消防局报建图纸审核科可查证实。湛江市消防局在审核设计图纸范围外要求提供防火玻璃资料，见证据五《建设工程消防设计审核意见书》，因该问题一直无法交件致无法消防验收，影响被告延迟申领工程竣工验收备案证明（但工程验收备案证明只能起到办理房产证作用，不影响业主购买房屋的使用，业主没有造成任何损失）。湛江市消防局从2018年3月5日拖延验收时间至2018年8月8日才安排验收，见证据六《湛公消验字【2018】第0149号建设工程消防验收意见书》。因此，被告延迟申领工程验收备案证明正是因湛江市消防局不按照建设工程消防审核意见书办理验收，而要求审核范围外提供资料验收造成本合同第九条延迟取得建设工程竣工验收备案证明。消防职能部门不当审核不按建设工程审核意见书拖延验收，是造成被告延迟交楼的原因。三、按合同第20条规定各户可在360日内取得房屋所有权证书，还未到办理房屋产权登记证的时间，被告未违约，被告可按时给业主办理产权登记证。综上，被告没有违反合同各项规定，只是由于政府消防职能部门不按建设工程消防设计审核意见书验收造成延误，故被告只承担2018年3月5日之前的违约责任。两原告围绕其诉讼请求，提交了以下证据：1、原告庞春焕、许香莲的《居民身份证》复印件，证明两原告的诉讼主体资格；2、统一社会信用代码系统资料复印件，证明被告的诉讼主体资格；3、《商品房买卖合同》复印件，证明原告与被告签订合同，购买被告的商品房；4、购房发票、贷款合同复印件，证明原告支付购房款给被告。补充证据：《鸿天银都公寓收楼须知》，证明被告于2018年10月29日通知原告收楼。被告鸿天公司提交了以下证据：1、《建设工程消防验收申请表》复印件，证明该项目在交房之前报湛江市消防局业务窗口办理验收；2、《工程竣工验收报告》复印件，证明该项目建筑工程全部完成竣工验收合格，可交业主使用；3、《补送材料通知书》复印件，证明湛江市消防局业务窗口不按原审核意见书收件，要求在审核意见书范围外补送防火玻璃资料；4、补送材料4份，证明2018年2月25日已补齐材料，补送材料通知书第5项要求提供审核范围外的材料是无法提供的，由此消防部门拖延验收造成延迟交房；5、《湛公消审字【2017】第0079号，湛江市公安消防局建设工程消防设计审核意见书》复印件，证明该审核意见书报建时没有要求安装防火玻璃窗；6、《湛公消验字【2018】第0149号，建设消防设计验收意见书》复印件，证明该项目整体验收是由于消防部门不当审核造成，不是被告的行为造成，故消防部门审批延误的时间应予扣除，不应计算违约金。原告庞春焕、许香莲质证称，对被告提供的证据1无异议；证据2的真实性、合法性无异议，关联性有异议，工程竣工验收合格是以取得竣工验收备案表为准；证据3-6的真实性、合法性无异议，关联性有异议，工程消防未通过的责任由被告承担。经审查，本院对两原告提供的证据认定意见如下：因被告对两原告的证据没有提出书面的异议，亦未出庭予以质证，经本院审查并核对原件，认为符合证据真实性、合法性、关联性，本院予以确认并在卷佐证。对被告提供的证据认定意见如下：证据1真实、合法，但与本案无关联，不予采纳；证据2真实、合法，双方约定的商品房交付条件之一是该商品房取得建设工程竣工验收备案证明文件，而不是工程竣工验收报告，不能达其证明目的，不予采纳；证据3-6真实、合法，但与本案无关联，不予采纳。根据原、被告的诉、辩意见及双方提供的证据，结合本案庭审的查明，本院认定事实如下：2018年1月13日，原告庞春焕、许香莲与被告鸿天公司签订了《商品房买卖合同》（合同编号：Y2018002367），购买由被告开发出售的位于湛江市坡头区坡头镇交通路31号鸿天银都公寓1号楼601房，该房套内建筑面积为114.74平方米，房屋总价款为662720元。合同第九条约定：该商品房交付时应当符合该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；第十一条约定：被告应当在2018年2月28日前向原告交付该商品房；第十二条约定：除不可抗力外，被告未按照第十一条约定的时间将该商品房交付原告的，逾期超过30日，原告有权解除合同。原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告按日计算向原告支付全部房价款万分之五的违约金。合同签订后，两原告按合同约定向被告支付了总房款共662720元(其中490000元是向银行申请按揭贷款支付)，并支付了契税等。直至2018年10月29日，被告才在鸿天银都公寓内张贴《鸿天银都公寓收楼须知》，通知业主收楼。另外，庭审中，两原告明确请求被告支付自2018年3月1日起至2018年10月31日止的逾期交房违约金70911元。本院认为，本案属于商品房预售合同纠纷。根据《中华人民共和国合同法》第八条第二款“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力”及第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定，原、被告就涉案商品房签订的《商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，内容合法有效，双方当事人应按合同的约定全面履行各自义务。本案的争议焦点为：1、被告逾期交房是否能免责？2、两原告请求被告支付逾期交房违约金依法应否支持？关于被告逾期交房是否能免责的问题。被告辩称其未能取得建设工程竣工验收备案表，是由于消防有关部门在涉案工程消防设计审核范围之外要求被告补充提供防火玻璃证明，致使涉案房屋的消防工程未能及时验收合格，从而导致迟延领取建设工程竣工验收备案表，所以被告只应承担2018年2月28日至2018年3月5日的逾期交房违约金。本院认为，消防有关部门要求被告补充提交防火玻璃证明致审批延误，并非不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，被告的辩解与《中华人民共和国合同法》第一百一十七条：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”的规定不相符，且两原告没有过错。故对于被告的该主张，本院不予采纳。关于两原告请求被告支付逾期交房违约金依法应否支持的问题。根据《中华人民共和国城市房地产管理法（2007年修正）》第二十七条“房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范。房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用”、《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”及国务院于2000年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》第四十九条第一款“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。”的规定，竣工验收是房屋交付使用的必经环节，建设工程经竣工验收合格后，始具备交付使用的条件，认定房屋质量合格的标准应以取得政府有关部门的《建设工程竣工验收备案表》为准。本案中，两原告已依约履行了付款义务，而两原告与被告签订的《商品房买卖合同》明确约定出卖人（即被告）应于2018年2月28日前将“已取得建设工程竣工验收备案证明文件”的商品房交付给买受人（即两原告）使用，但被告鸿天公司没有按合同约定在该日期前将“已取得建设工程竣工验收备案证明文件”的涉案商品房交付给两原告，违反了《商品房买卖合同》第十一条的约定，被告的行为构成违约，应承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”的规定，结合原、被告签订的《商品房买卖合同》第十二条的约定。被告于2018年10月29日通知原告收楼。两原告主张从2018年3月1日起至2018年10月31日止的逾期交房违约金已超过了被告通知收楼的时间，超过部分不予支持。逾期交房违约金应计付到2018年10月28日止，共242日，每日按购房款662720元的万分之五来计算，即逾期交房违约金为662720×0.0005×242=80189元，原告请求逾期交房违约金70911元，没有超过上述数额，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百一十七条，《中华人民共和国城市房地产管理法（2007年修正）》第二十七条、《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：限被告湛江市鸿天房地产开发有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告庞春焕、许香莲支付逾期交房违约金70911元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1573元，由被告湛江市鸿天房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省湛江市中级人民法院。审 判 长 詹  敏  志审 判 员 李  冬  姬人民陪审员 张  荣  达二〇一八年十二月二十五日书 记 员 何其乐（代）附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。《中华人民共和国城市房地产管理法（2007年修正）》第二十七条房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范。房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。