.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}包头市青山区人民法院民事判决书（2018）内0204民初338号 原告（反诉被告）梁端东，男，1981年4月9日出生，汉族，现住内蒙古自治区包头市九原区。被告（反诉原告）青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆，住所地内蒙古自治区包头市青山区。经营者刘杰，男，1987年9月20日出生，汉族，青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆个体经营者，住内蒙古自治区包头市青山区。原告梁端东与被告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆装饰装修合同纠纷以及反诉原告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆反诉反诉被告梁端东装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年1月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）梁端东、被告（反诉原告）青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆的个体经营者刘杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告梁端东向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付合同项下尾款10000元，并支付违约金（违约金从2017年11月20日起至尾款10000元付清之日止，每日按照5%计算）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告与被告负责人刘杰于2017年9月8日签订装修合同。由原告承揽其内部装修，按照合同约定，原告于2017年10月5日交工并经刘杰验收。被告于2017年10月22日开始营业（营业执照核准日期为2017年11月1日），但时至今日，被告迟迟未向原告支付尾款。在此期间，原告多次催要，并数次雇佣人员上门提供竣工后的维修服务，刘杰先后以耽误餐馆正常营业、交纳保证金为由拒付。综上，为维护原告的合法权益，故诉至法院，望判如所请。 被告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆辩称，第一，原告称其2017年10月5日交工并经被告验收这一说法与事实不符。事实是原告至今没有将工程完工，也无法验收。而且装修材料严重不合格。第二，原告称数次雇佣专业人员上门提供竣工后的维护服务，被告以耽误餐馆正常营业、交纳保证金为由拒付尾款这一说法不符合事实。事实是在超出合同竣工期限后原告还在不间断性施工。被告要求原告尽快完工，而原告还在以工人没有时间和不影响使用为由拖延施工。原告没有按照合同规定保护好现场陈设，装修过程中因施工不当对店面设施及陈设造成损坏。直至2017年12月15日，原告才带领三名施工人员及施工工具为被告店面未完工程继续施工。因原告严重超出竣工日期，所以被告拒绝其再施工，并要求原告按照双方签订合同赔偿损失。而原告拒绝赔偿，在协商无果的情况下原告带领三名施工人员及施工工具离开，离开前交出了装修店面的钥匙。据此被告拒付10000元尾款，恳请法庭驳回原告的诉讼请求。   反诉原告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆反诉请求：1、判令反诉被告支付工程逾期竣工违约金14200元（从2017年10月5日至12月15日交付店内钥匙为止，每日200元共计71天违约金）；2、判令反诉原告扣除反诉被告未完工费用8000元（根据材料报价单圆弧造型墙5500元、吧台制作2500元）；3、判令反诉原告扣除反诉被告因工程质量缺陷造成损失的费用共计4000元（工程质量缺陷根据报价单中下水管道变形、地漏锈死3500元、稀粥柜断裂500元）；4、判令反诉被告赔偿因施工不当造成地砖、桌椅损坏的损失共计11000元（估算的地砖修复费用8000元、桌椅板凳损坏3000元）；5、本案全部费用由反诉被告承担。事实与理由：反诉原告和反诉被告于2017年9月8日签订装修合同。合同约定竣工日期为2017年10月5日。工程竣工后由反诉原告负责验收，并填写验收单后结清尾款。而事实是反诉被告超出工期后一直间断性施工，工程至今未竣工，且使用的装修材料存在质量问题导致至今无法验收。反诉原告多次要求反诉被告尽快完工，而反诉被告以工人没时间和不影响使用为由，拖延施工。直至2017年12月15日，反诉被告带领三名施工人员及施工工具为反诉原告未完工程继续施工。因反诉被告的施工严重超出竣工日期，所以反诉原告拒绝反诉被告再施工，并要求反诉被告赔偿损失。反诉被告拒绝赔偿。在协商无果后，反诉被告带领三名施工人员及施工工具离开，交出装修店面的钥匙。在工程施工期间反诉被告带领的装修工人未按合同要求施工，没有保护好装修现场陈设，在未经允许的情况下随意使用并踩踏店内桌椅板凳，导致桌椅损坏。反诉被告在未作任何保护措施的状况下，直接在屋内已铺设的地板砖上摆放材料，搅拌水泥沙料，导致地砖损坏。改造暖气时导致多块地砖破损。其间反诉原告多次要求反诉被告更换破损及损坏的地砖，但反诉被告均以不影响使用为由一直拖延。在装修中，装修材料存在严重质量问题，其中台面出现断裂，稀粥柜面断裂，下水管道变形，下水地漏锈死。反诉原告要求反诉被告将出现问题的材料更换，但反诉被告拒绝，故反诉原告反诉至法院，望判如所请。反诉被告梁端东辩称，第一，反诉原告已于“验收合同当日”支付工程款给反诉被告。不存在工程逾期竣工及未完工情形，反诉被告不应承担相应违约金等费用。首先，根据双方签订的《装饰装修合同》第八条的规定，反诉原告应于验收合格当天支付反诉被告工程款23000元。反诉原告负责人刘杰对装修项目验收合格后，积极履行了此项合同义务，并于2017年9月25日，通过其中国建设银行的个人账户向反诉被告转账支付了工程款23000元。由此可见，反诉原告通过行为履行了此项验收义务。上述装修工程已验收合格，不存在逾期竣工的情形。其次，反诉原告负责人刘杰所列出报价单明细中第一条第12款、第二条第4款项目分别为：“圆弧造型墙费用5500元、吧台制作费用 2500元”，并称上述2项目未完工。反诉被告在本诉中已提供证据，青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆不但正常营业，时至今日仍生意兴隆。若上述两个项目未完工，则不能为顾客提供餐饮服务。第二，反诉原告所称工程质量缺陷造成的损失没有事实和法律依据，反诉被告不应承担赔偿责任。反诉原告所称存在工程质量的项目为：厨房卫生间上下水和稀粥柜。并称在装修中，装修材料存在严重质量问题，存在“台面出现断裂、稀粥柜面断裂、下水管道变形、下水地漏锈死”的情形。反诉被告认为，在装修过程中，上述材料均未投入使用，通过常识即可判断，不会出现断裂的情况，更不至于地漏锈死。反诉原告不能提供完整的证据，其主张没有事实和法律依据。第三，反诉原告将餐馆经营过程中发生的地砖、桌椅损失肆意夸大并归责于反诉被告，因损失与反诉被告的装修行为无因果关系，故反诉被告不应承担赔偿责任。反诉被告在装修过程中，严格遵守装修流程，尽到了合理的注意义务，对地板、桌椅等相关设施进行了必要的覆盖遮挡保护，然而反诉原告将单块市价仅十几元的地砖及普通桌椅的损失肆意夸大到11000元，一方面未进行客观估价定损，漫天要价。另一方面，将无因果关系的损失归责于反诉被告，根据我国侵权法的规则原则，不存在因果关系，不应承担责任。综上所述，恳请依法驳回反诉原告的反诉请求。本院经审理认定事实如下：2017年9月8日，梁端东与青山刘杰宋掌柜西北狼餐馆的个体经营者刘杰签订装饰装修合同一份。合同约定梁端东以包工、包料的方式装修包头市××区西北狼大盆骨（118号）。工程从2017年9月11日至2017年10月5日，工期25天。工程造价73000元。刘杰参与工程质量和施工进度监督，负责材料进场验收及工程验收。双方约定剩余第三期工程款10000元开业1个月内结清。合同第九条违约责任约定，刘杰未按合同约定支付第二、三期工程款的，每延误一天，按逾期未付款的百分之五支付违约金；由于梁端东原因逾期竣工的，每逾期一天，梁端东支付刘杰200元。合同签订后，刘杰分两次支付梁端东63000元。梁端东认可其在2017年10月9日才将装修工程中的圆弧玻璃安装完毕，并认可在装修过程中造成18块地砖受损。青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆认可其于2017年10月22日开始试营业。在本诉庭审中，梁端东提供2017年12月18日的电话录音、2017年12月微信小视频，微信截图打印件、青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆营业时的照片打印件以及证人证言，证明青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆从2017年10月22日起开始正常营业。被告认可2017年12月18日的电话录音、2017年12月微信小视频，微信截图以及青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆夜间照片的真实性，称餐馆于2017年10月22日试营业，于2017年11月4日正式营业。青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆提供2017年10月9日、10月23日的微信截图彩印件、语音光碟、2017年12月15日的语音监控视频光碟、照片彩印件8页，证明原告在约定的工期内未完工，超出竣工期仍在施工，至今仍未完工。在装修期间原告损害了饭店4张桌子、1张办公桌、3张椅子和地砖，2017年12月15日梁端东带领工人到餐馆继续施工，同天其归还装修钥匙。梁端东对于上述证据的真实性均予以认可，对证明目的不认可，称装饰装修报价单和装修合同没有涉及到地面，对桌椅损害的事实不认可。在反诉庭审中，青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆提供照片彩印件5页，2017年12月11日的视频光碟1张，照片彩印件2页7张，证明梁端东施工期间没有对地面与陈设做任何保护，造成地砖地面、桌椅损坏。2017年12月11日视频证明梁端东以给餐馆更换施工期间损坏的地砖为由，进入店中拿锤子损害店内的地砖。施工所用材料也存在问题。梁端东对于上述证据的证明目的均不予认可，也不认可使用锤子故意损坏地砖以及装修材料存在问题。梁端东提供2017年12月13日的买地砖收据1份，中国建设银行交易明细1份，证明受损的地砖就是18块，其为餐馆多买了4块，共计22块，花费396元。验收合格当天刘杰支付给其23000元的工程款。青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆的个体经营者刘杰对于地砖收据不予认可，称地砖没有更换。对于支付23000元款项认可，但称该款并非验收合格支付，而是在工程进行一半时支付的，不能证明工程验收合格。本院认为，原告(反诉被告)梁端东与被告(反诉原告)青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆签订的合同是双方的真实意思表示，本院予以确认。根据庭审中双方自认，原告（反诉被告）梁端东在2017年10月9日为被告安装好圆弧玻璃。关于墙面的返碱处理，被告（反诉原告）没有充分证据证明该部分为装修工程的组成部分，原告（反诉被告）亦不予认可，故认定原告（反诉被告）已完成工程，但竣工日期应为 2017年10月21日进行试营业的前一天。故被告（反诉原告）应支付原告（反诉被告）剩余工程款10000元。但由于反诉被告（原告）未在约定工期内完工，应按照合同约定支付每日200元的违约金，从约定的完工日2017年10月5日至2017年10月21日合计16天，违约金为3200元。反诉被告（原告）同时自认损坏地砖18块，提供22块地砖396元的收据，故支持反诉原告（被告）请求的地砖损失324元。原告（反诉被告）以及被告（反诉原告）的其他诉讼请求，举证不足，本院不予支持，予以驳回。综上所述，被告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆于本判决生效之日起十日内给付原告梁端东工程款10000元。反诉被告梁端东于本判决生效之日起十日内给付反诉原告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆违约金3200元，地砖损失324元。依照《中华人民共和国合同法》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第二百五十三条之规定，判决如下：一、被告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆于本判决生效之日起十日内给付原告梁端东工程款10000元；二、反诉被告梁端东于本判决生效之日起十日内给付反诉原告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆违约金3200元；三、反诉被告梁端东于本判决生效之日起十日内给付反诉原告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆地砖损失324元；四、驳回原告梁端东的其他诉讼请求；五、驳回反诉原告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费50元，一审适用简易程序减半收取25元，由被告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆负担；反诉案件受理费430元，一审适用简易程序减半收取215元，由反诉被告梁端东负担50元，由反诉原告青山区刘杰宋掌柜西北狼餐馆负担165元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。      审判员  刘恺                                               二〇一八年四月十三日  书记员  李姝附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。  依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条 当事人对自己提供的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。