山东省招远市人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0685民初2984号原告（反诉被告）：江阴市瑞盛机械科技有限公司，住所地江阴市徐霞客镇马璜路550号。法定代表人：张瑞庆，执行董事。被告（反诉原告）：山东玲珑机电有限公司，住所地招远市金城路85号。法定代表人：王锋，董事长。委托诉讼代理人：李琪法，男，该公司职工。委托诉讼代理人：尚立鑫，男，该公司职工。原告（反诉被告）江阴市瑞盛机械科技有限公司（以下简称瑞盛机械）与被告（反诉原告）山东玲珑机电有限公司（以下简称玲珑机电）承揽合同纠纷一案，本院于2020年10月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。瑞盛机械法定代表人张瑞庆、玲珑机电委托诉讼代理人李琪法到庭参加诉讼。本案现已审理终结。瑞盛机械向本院提出诉讼请求：1.玲珑机电支付货款48300元，并赔偿按照中国人民银行同期同类人民币贷款罚息利率标准计算的违约金；2.玲珑机电负担诉讼费用。事实和理由：2019年10月30日，山东省招远市人民法院作出（2019）鲁0685民初2601号民事判决书，认为玲珑机电所欠10%的质保金即48300元因未到质保期，付款条件不成就，未判决玲珑机电给付欠款。该质保金已于2019年12月4日到期，瑞盛机械的产品无质量问题，但被告拒不付款。玲珑机电辩称，1.瑞盛机械起诉的数额与玲珑机电账面记载不符；2.瑞盛机械在履行合同过程中存在延迟交货、延迟开具票据等违约情况，要求驳回瑞盛机械的诉讼请求。玲珑机电向本院提出反诉请求：1.瑞盛机械赔偿玲珑机电延迟交货违约金170467.40元；2.瑞盛机械负担案件受理费。事实与理由：2017年，玲珑机电和瑞盛机械签订多份硫化机配套件购进合同，合同履行中，瑞盛机械存在多份合同多次延迟交货、延迟开具增值税发票的违约行为，且产品存在严重质量问题，给玲珑机电造成严重经济损失。瑞盛机械对玲珑机电的反诉辩称，因玲珑机电提供的图纸错误等原因，导致瑞盛机械将已做好的成品重新制作，瑞盛机械没有延迟交货，没有延迟开具发票，产品也没有质量问题，故要求驳回玲珑机电的反诉请求。本院经审理认定事实如下：2017年前后，瑞盛机械为玲珑机电加工备件，双方签订多份《硫化机配套件购进合同》及《订货单》。2018年9月4日，瑞盛机械为玲珑机电出具增值税发票六张，总金额483000元。合同履行中，瑞盛机械根据每份合同标的额出具增值税发票，玲珑机电不间断随意付款，最后一次付款是2019年1月29日支付10万元。至2019年7月1日，玲珑机电累计欠瑞盛机电货款563300元，其中80300元为以前账面欠款。2019年7月1日，瑞盛机械向本院提起诉讼，本院（2019）鲁0685民初2601号民事判决书认为，一、在合同履行过程中，瑞盛机械将合同约定的全部货物均发给了玲珑机电，玲珑机电未全部付款的行为构成违约，应当承担违约责任。双方均认可账面欠款为563300元，按合同约定，2018年9月4日出具发票的483000元中的10%质保金的付款条件尚未成就，因此玲珑机电应向瑞盛机械付款483000*90%+80300=515000元。二、关于玲珑机电抗辩的瑞盛机械逾期交货违约金问题，因玲珑机电未提反诉请求，不予合并审理。判决：一、玲珑机电于判决生效后十日内付给瑞盛机械货款515000元，并以515000元为基数，向瑞盛机械支付自2018年12月4日至货款给付之日止按照中国人民银行同期同类人民币贷款罚息利率标准计算的违约金；二、驳回瑞盛机械的其他诉讼请求。判决后，双方均未提起上诉。玲珑机电主张瑞盛机械延迟交货的合同如下：1.2017年6月20日，合同编号为20170620-271-03《硫化机配套件购进合同》。合中标的物为推胎水缸、移动水缸等，总标的额为508600元，合同约定的交货时间为2017年7月20日前。玲珑机电提交了盖有瑞盛机械印章的送货单，发货时间为2017年8月11日的发货单中，含有63.5寸硫化机用的推胎水缸N套（合计1万元）、移动水缸N套（合计4100元）、小车翻转水缸N套（合计4200元）、中心机构N套（合计45200元）、动力水缸N套（合计42000元）、机械手升降水缸N套（合计9200元）、48寸硫化机用下环水缸N套（合计8400元）、翻转水缸N套（合计1600元）、移动水缸N套（合计1750元）、中心机构N套（合计12400元）、活络模水缸N套（合计12200元）、机械手升降水缸N套（合计5300元）、机械手进出水缸N套（合计5000元）；发货时间为2017年9月5日的发货单中，含有63.5寸硫化机用的推胎水缸N套（合计5000元）、移动水缸N套（合计2050元）、小车翻转水缸N套（合计2100元）、中心机构N套（合计67800元）、动力水缸N套（合计105000元）、机械手升降水缸N套（合计4600元）、48寸硫化机用翻转水缸N套（合计4800元）、移动水缸N套（合计7000元）、中心机械N套（合计49600元）、活络模水缸N套（合计48800元）、机械手升降水缸N套（合计5300元）；发货时间为2017年10月11日的发货单中含有63.5寸硫化机用的中心机构N套（合计158200元）、63.5寸动力水缸连接盘N套（合计147000元）、48寸活络模水缸连接盘N套（合计61000元）。2.2017年6月19日，双方签订的编号为20170619-271-01的《42寸硫化机配套件购进合同》，合同标的物为活络模水缸、下环水缸等，总标的额为79200元，交货时间为2017年7月20日前。玲珑机电提交了盖有瑞盛机械印章的送货单，载明活络模水缸N套（合计22000元）、下环水缸N套（合计7200元）、卸胎小车升降水缸42寸N套（单价1500元）、移动水缸42寸N套（单价1500元）、中心机构42寸N套（合计12000元）的送货时间为2017年8月11日。3.2017年7月13日，双方签订的编号为20170713-271-01的《105寸硫化机配套件购进合同》，合同标的物为105寸硫化机用机械手升降水缸，合同标的额为23000元，发货时间为2017年8月20日前。玲珑机电提交了盖有瑞盛机械印章的送货单，载明机械手升降水缸N套（合计23000元）的发货时间为2017年11月5日。4.2017年7月25日，双方签订合同编号为的20170725-271-01《硫化机配套件购进合同》，合同标的额为46000元，合同约定的交货时间为2017年8月20日前。瑞盛机械签署时间为2017年8月3日，并在合同末尾注明“交货期为40天”。玲珑机电提交了盖有瑞盛机械印章的送货单，载明中心机构总成10寸N套（合计20000元）的发货时间为2017年11月5日，42寸硫化机用下热板N套（合计26000元）的送货时间是2017年10月27日。5.2017年9月23日，双方签订的采购订单号为8900006058的《订货单》，该《订货单》系双方2016年5月10日签订的年度购货合同的附件。该订货单的标的物为63.5寸活络模水缸、63.5寸中心机构总成等，总标的额为228000元，其中63.5寸硫化机用中心机构总成N套约定的交货时间为2017年8月30日。玲珑机电提交了盖有瑞盛机械印章的送货单，载明63.5寸硫化机用中心机构总成N套（合计113000元）的发货时间为2017年12月3日。6.2017年10月9日，双方签订的编号为20171009-271-01的《105寸硫化机配套件购进合同》，合同标的物为105寸硫化机用机械手升降水缸N套，合同标的额为46000元，约定的交货时间为2017年11月20日前。玲珑机电提交了盖有瑞盛机械印章的送货单，载明机械手升降水缸N套（合计46000元）的发货时间为2018年1月20日。7.2017年10月21日，双方签订的采购订单号为8900006567号的《订货单》，合同总标的额为4200元，约定63.5寸硫化机用卸胎小车升降水缸（合计4200元）的交货时间为2017年11月11日。玲珑机电提交了盖有瑞盛机械印章的送货单，载明卸胎小车升降水缸的送货时间为2018年1月20日。上述《购进合同》约定，质保期为交货之日起2年内；结算方式、时间及地点约定，标的物检验合格后，出卖人开具全额增值税发票，发票入账后三个月付款90%，其余10%为质保金，无质量问题12个月后付清，发票每迟开一天扣合同金额的0.1%；违约责任约定，出卖人必须按合同规定的时间供货，每延迟一天，扣出卖人当批货款总额的0.1%。《订货单》违约责任约定，按照订货单交货时间严格执行，从本订单发出之日起开始计算，逾期交货的，每逾期一日，按逾期交货材料额的5%向需方支付违约金；产品质保期以玲珑机电验收合格之日起计算。上述《购进合同》中2017年6月19日编号为20170619-271-01的《42寸硫化机配套件购进合同》及2017年7月13日编号为20170713-271-01的《105寸硫化机配套件购进合同》不在（2019）鲁0685民初2601号案件所涉6份合同内。瑞盛机械否认延迟交货，并提交《关于发票入账及不合格品退库问题的通报》打印件，通报载明玲珑机电行政处对瑞盛机械与玲珑机电商务往来过程中存在的问题进行检查，其中2017年8月10日由于瑞盛机械延迟交货，采购部刘某君要求按合同要求扣款12931元，当时处长刘某玲联系厂家到玲珑机电现场说明原因，是由于玲珑机电提供的图纸有很多部分与现场实际尺寸不符，在图纸不符的情况下前后两次到玲珑机电现场测绘后才投入生产，导致交货期延误。瑞盛机械称该通报系玲珑机电内部的通报，但其无法说明证据的来源，亦无法提交证据原件，玲珑机电则否认内部有该通报。审理中，双方对《订货单》中“材料额”的理解产生分歧，玲珑机电认为材料额是指合同的标的额，瑞盛机械则称材料额是指产品的重量加一定的余量，8900006058订单中心机构总成63.5寸的材料额3000元。890000606567订单中卸胎小车升降水缸63.5寸的材料额800元。玲珑机电按每份购进合同及订货单的总额计算的延迟交货违约金损失为170467.40元。审理中，玲珑机电提交其内部《关于瑞盛机械硫化机配套拖期造成误产损失的报告》，载明因瑞盛机械拖期交货，严重影响公司的生产计划，造成严重误产，按公司规章制度，全钢轮胎每条轮胎扣款50元，误产79天，每天每台设备生产48条，半钢轮胎每条轮胎扣款20元，每台设备每天生产144条轮胎，误产93天，共造成误产损失457440元，但瑞盛机械对此不予认可。本院认为，瑞盛机械与玲珑机电签订的《购进合同》和《订货单》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应按约定履行义务。玲珑机电欠瑞盛机械10%的质保金即48300元，事实清楚，证据充分。（2019）鲁0685民初2601号民事判决书中认定90%的货款的违约责任自2018年12月4日开始，原告要求本案所涉10%的货款的违约责任自2019年12月19日开始计算，符合合同约定。玲珑机电已收到并使用涉案产品，其主张产品存在质量问题，但在合理的期限内未向瑞盛机械提出异议，且提交的证据不足以认定产品存在质量问题，对其主张依法不予认定，故玲珑机电应当支付瑞盛机械货款48300元，并承担自2019年12月19日起至款项付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准为基础，加计30%计算的逾期付款损失。关于玲珑机电主张的延期交货违约金，根据其提交的送货单，存在多批货物延期交货的情形，玲珑机电按合同总标的额的0.1%/日或订货单的5%/日计算得170467.40元，合同中约定每延迟一天扣出卖人当批货款总额的0.1%，订货单中约定每延迟一天按逾期交货材料额的5%向需方支付违约金，即使材料额按瑞盛机械主张的金额计算，当批货款总额按延期货物的货款额计算，违约金达17万余元。瑞盛机械未提供其与玲珑机电协商变更交货时间的证据，在合同有约定的情况下，瑞盛机械应当支付逾期交货违约金。瑞盛机械认为合同约定的违约金过高，玲珑机电未提供其损失的证据，应认定该违约金约定金额明显过高，应予以调整，结合本案的实际情况，考虑到违约金的惩罚性，以瑞盛机械支付玲珑机电逾期交货违约金2万元为宜。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百六十一条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）山东玲珑机电有限公司于本判决生效后十日内偿付原告（反诉被告）江阴市瑞盛机械科技有限公司货款48300元，并承担以48300元为基数，自2019年12月19日起至款项付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.3倍计算的逾期付款损失；二、原告（反诉被告）江阴市瑞盛机械科技有限公司于本判决生效后十日内支付被告（反诉原告）山东玲珑机电有限公司逾期交货违约金2万元；三、驳回被告（反诉原告）山东玲珑机电有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1008元，减半收取计504元，反诉费1855元，由原告（反诉被告）江阴市瑞盛机械科技有限公司负担150元，被告（反诉原告）山东玲珑机电有限公司负担2209元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审判员  郝爱敏二〇二一年二月二日书记员  殷玮矫