上海市静安区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0106民初38023号原告：高瑾斐，女，1983年12月18日出生，汉族，户籍地上海市黄浦区，现住上海市静安区。原告：高国荣，男，1953年2月19日出生，汉族，户籍地上海市黄浦区，现住上海市静安区。原告：许燕萌，女，1954年2月3日出生，汉族，户籍地上海市黄浦区，现住上海市静安区。三原告共同委托诉讼代理人：王昊洁，上海九泽律师事务所律师。被告：上海华泓尚隆房地产开发有限公司，住所地上海市静安区。法定代表人：张正林，董事长。委托诉讼代理人：赵轶，上海市建纬律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩璐，上海市建纬律师事务所律师。原告高瑾斐、高国荣、许燕萌与被告上海华泓尚隆房地产开发有限公司(以下简称华泓尚隆公司)商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年9月1日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审判，于2020年11月10日公开开庭进行了审理。原告高瑾斐、高国荣、许燕萌的委托诉讼代理人王昊洁，被告华泓尚隆的委托诉讼代理人韩璐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高瑾斐、高国荣、许燕萌向本院提出诉讼请求：1、判令华泓尚隆公司向高瑾斐、高国荣、许燕萌支付迟延交房违约金30,847.23元(违约金以9,639,762元为基数，按每日万分之一的标准计算2020年2月28日至2020年3月31日)；2、判令华泓尚隆公司修复上海市静安区万荣路XXX弄XXX号XXX室房屋内大理石划痕裂纹；3、判令华泓尚隆公司向高瑾斐、高国荣、许燕萌支付因房屋质量问题无法入住、修缮及通风期间空置费52,000元(以每月13,000元为标准，按4个月计算)；4、判令华泓尚隆公司向高瑾斐、高国荣、许燕萌赔偿4个月的物业管理费损失3,371.2元。事实和理由：2019年4月19日，华泓尚隆公司与高瑾斐、高国荣、许燕萌签订《上海市商品房预售合同》，约定华泓尚隆公司向高瑾斐、高国荣、许燕萌预售上海市静安区万荣路XXX弄XXX号XXX室《静安华邸》的全装修房屋(以下简称系争房屋)，交房日期为2020年2月28日前。然，临近交房期限，华泓尚隆公司未与高瑾斐、高国荣、许燕萌协商，于2020年2月14日单方面违约通知高瑾斐、高国荣、许燕萌延迟交付系争房屋。华泓尚隆公司在原定交房日期延迟一个月后，于2020年3月31日向高瑾斐、高国荣、许燕萌交付系争房屋，且以“先交房后验房”的方式逼迫高瑾斐、高国荣、许燕萌先签署房屋交付材料。高瑾斐、高国荣、许燕萌收到系争房屋后，发现系争房屋存在墙体大面积严重发霉、大理石断裂等问题，故高瑾斐、高国荣、许燕萌多次向华泓尚隆公司进行反映、报修，但华泓尚隆公司作为开发商，对系争房屋的严重质量问题及高瑾斐、高国荣、许燕萌的正当合理修缮要求，或消极应付，或迟迟不予书面答复，或给出完全不能让高瑾斐、高国荣、许燕萌安心的修缮方案。后高瑾斐、高国荣、许燕萌要求华泓尚隆公司委托专业检测机构对系争房屋质量问题进行检测，制定合理的修缮方案对系争房屋进行修缮，赔偿高瑾斐、高国荣、许燕萌因房屋质量问题造成的损失，华泓尚隆公司却不同意高瑾斐、高国荣、许燕萌提出的上述要求，故高瑾斐、高国荣、许燕萌起诉要求判如所请。华泓尚隆公司辩称，同意对系争房屋大理石裂痕进行修复。不同意高瑾斐、高国荣、许燕萌的其余诉请。认为，墙纸修复不影响高瑾斐、高国荣、许燕萌对系争房屋的正常使用，而且，修复时间最多也只要七日足够，如果法院认为要赔偿，则同意按照每月13,000元的标准，赔偿七日。对于高瑾斐、高国荣、许燕萌提出的延迟交房违约金，虽双方合同约定的交房日期为2020年2月28日，但延迟交付系争房屋是因为新冠疫情这个不可抗力所致，华泓尚隆公司已经努力克服疫情影响，尽快完成了系争房屋的交付，故华泓尚隆公司的延迟交付因不可抗力免责，不应支付违约金。高瑾斐、高国荣、许燕萌主张的物业费损失，并不存在，故不同意赔偿。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年4月19日，华泓尚隆公司(甲方、卖方)与高瑾斐、高国荣、许燕萌(乙方、买方)签订《上海市商品房预售合同》，约定：乙方向甲方购买系争房屋，用途为居住，房屋暂测建筑面积122.72平方米，每平方米单价78,917.41元，根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款(不包含房屋全装修价格)暂定为9,684,745元。该房屋交付时，房屋建筑面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：1、按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补；2、甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+3%(包括3%)，不向乙方收取超过部分的房价款；甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过-3%(包括-3%)，乙方有权单方面解除本合同。乙方行使单方解除权时，必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出，否则视为放弃该项权利。甲方定于2020年2月28日前将该房屋交付给乙方，除不可抗力外。甲方如未在本合同约定期限内将该房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日万分之一计算，违约金自本合同约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过60天，乙方有权选择继续履行本合同、不单方面解除本合同，由甲方按照总房价款1%支付违约金。该房屋符合交付条件后，甲方应在交付之日前7天书面通知乙方办理交付该房屋的手续，乙方应在收到该通知之日起3天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为签署《房屋交付确认书》。该房屋的风险责任自该房屋交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由乙方承担。甲方交付的该房屋系验收合格的房屋。如该房屋的装修、设备标准达不到本合同约定的标准，乙方有权要求甲方按实际的装修、设备与约定的装修、设备差价0.1倍给予补偿。如主体结构不符合本合同约定的标准，乙方有权单方面解除本合同。甲方交付该房屋有其他工程质量问题的，乙方在保修期内有权要求甲方除免费修复外，还须按照修复费的0倍给予补偿。双方商定对该房屋其他工程质量问题有争议的，委托本市有资质的建设工程质量检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。2020年2月，华泓尚隆公司向高瑾斐、高国荣、许燕萌发送《关于因新型冠状病毒肺炎疫情顺延交付的通知书》，告知各小业主，因新冠疫情影响，房屋交付时间推迟。2020年3月31日，华泓尚隆公司向高瑾斐、高国荣、许燕萌交付系争房屋，高瑾斐、高国荣、许燕萌接收系争房屋后，发现系争房屋墙纸发霉等质量问题，华泓尚隆公司对此进行了修复。另查，系争房屋客厅、餐厅部位有部分大理石有裂纹。再查，为应对此次疫情，2020年1月24日，上海市启动重大突发公共卫生事件一级响应。2020年3月24日，上海市重大突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当依约履行合同义务。华泓尚隆公司与高瑾斐、高国荣、许燕萌签订的《上海市商品房预售合同》是当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应恪守履行。本案中，因华泓尚隆公司交付的系争房屋存在墙纸发霉等问题，而修复或更换墙纸确实会导致高瑾斐、高国荣、许燕萌无法正常使用系争房屋，故高瑾斐、高国荣、许燕萌主张华泓尚隆公司支付因房屋质量问题无法入住、修缮及通风期间空置费的诉请，有事实依据，本院可在合理范围内予以支持。至于因修复墙纸等造成的空置期间，综合考虑系争房屋需要修复的墙纸面积、修复的工程量等因素，本院酌定确认华泓尚隆公司应向高瑾斐、高国荣、许燕萌赔偿因修复墙纸等问题产生的房屋空置损失3,000元。对于高瑾斐、高国荣、许燕萌主张华泓尚隆公司对系争房屋内有裂纹的大理石进行修复的诉请，华泓尚隆公司对此表示同意，系华泓尚隆公司在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利，于法无悖，本院予以准许。对于高瑾斐、高国荣、许燕萌主张华泓尚隆公司赔偿物业管理费损失的诉请，物业管理费系高瑾斐、高国荣、许燕萌作为房屋权利人理应承担的义务，物业管理费的缴纳不因高瑾斐、高国荣、许燕萌未入住或未使用系争房屋而存在免除，故高瑾斐、高国荣、许燕萌诉请要求华泓尚隆公司赔偿物业管理费损失的诉请，无法律依据，本院不予支持。对于高瑾斐、高国荣、许燕萌主张华泓尚隆公司支付逾期交房违约金的诉请，根据本案查明的事实，因新冠疫情影响，2020年1月24日开始，上海市启动重大突发公共卫生事件一级响应，直至2020年3月24日，上海市重大突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应。一级响应期间有近60日。本案中，双方合同约定交房时间为2020年2月28日前，在疫情一级响应后、合同约定交房前，华泓尚隆公司已就交房延迟事宜向高瑾斐、高国荣、许燕萌发送通知。疫情发生后，建设工程施工进度受到影响，因此发生的违约责任，可部分或全部免除。现华泓尚隆公司实际交房时间为2020年3月31日，相较合同约定，华泓尚隆公司推迟交房31日，尚属合理。故对于华泓尚隆公司辩称延迟交房系因疫情影响所致，不应归责于华泓尚隆公司的意见，本院予以采纳。高瑾斐、高国荣、许燕萌主张华泓尚隆公司支付延迟交房违约金的诉请，本院不予支持。依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款以及1999年《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十七条之规定，判决如下：一、被告上海华泓尚隆房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告高瑾斐、高国荣、许燕萌赔偿3,000元；二、被告上海华泓尚隆房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内对上海市静安区万荣路XXX弄XXX号XXX室房屋内有裂纹的大理石修复；三、对原告高瑾斐、高国荣、许燕萌的其余诉讼请求，不予支持。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,955.46元，由原告高瑾斐、高国荣、许燕萌负担955.46元、被告上海华泓尚隆房地产开发有限公司负担1,000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 员 姚峥二〇二一年二月二十六日法官助理 蒋洁书 记 员 李康附：相关法律条文一、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条……民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。……二、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。