江苏省连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0706民初1763号原告：赵智祥，男，汉族，住本市海州区。委托诉讼代理人：赵堃，男，汉族，住址同上。被告：江苏皇匠装饰设计工程有限公司，住所地本市海州区巨龙北路58号万润一品苑A区45号楼二层。法定代表人：倪新浦，该公司总经理。委托诉讼代理人：曹翊轩，江苏瑞杰律师事务所律师。被告：陈翰林，男，汉族，住本市海州区。委托诉讼代理人：曹翊轩，江苏瑞杰律师事务所律师。原告赵智祥与被告江苏皇匠装饰设计工程有限公司(以下简称皇匠装饰公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月30日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告赵智祥及其委托诉讼代理人赵堃、被告皇匠装饰公司与陈翰林的共同委托诉讼代理人曹翊轩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告赵智祥向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，2.判令被告退还原告支付的尚未装修和添附家电等款项价值21800元（电视背景墙2500元、小孩房背景墙2000元，沙发背景墙800元，海尔55寸4K智能超清电视3500元、海尔8公斤滚筒洗衣机3000元、海尔燃气热水器2800元、未完工项目材料及人工费用4200元、未按约定品牌配置及装潢补差3000元）3.判令被告承担并支付违约金45036元（从2019年4月1日至2019年12月31日共计270天，按照每日166800元的千分之一计算）；4.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年1月20日，原告与被告就原告子女购买的御景龙湾B3-1-1502房屋签订《家庭居室装饰装修施工合同》，约定被告承包方式为包工包全部材料，总工期90天。被告于2018年3月13日进场开始施工，原告按照合同约定和施工进度履行了付款义务，即在2018年4月17日支付40000元、2018年6月16日支付40000元、2018年11月22日支付30000元，2018年12月20日支付56580元，合计款额166580元，由被告出具了收款收据。被告在进场施工过程中，经常变动施工负责人员，无故拖延工期，甚至数次电话联系不接，就是电话联系上也均是让等等。导致工程至今不能完工，给原告造成极大的损失。原告为了维护自己的合法权益，特诉至法院，请求依法裁决。被告皇匠装饰公司辩称：原告要求解除合同没有事实和法律依据，被告已经按照合同约定在规定期限内完成合同的工程施工，原告后期有工程增项，导致工期有所延误，并不是被告的原因造成，被告要求原告承担相关违约责任没有依据，相关家电赠送没有完全赠送的原因是原告合同尾款并未支付，被告才没有赠送相关剩余家电。被告陈翰林辩称：原告要求我方承担相关责任没有事实和法律依据，被告陈翰林并非该装饰装修合同的相对方，没有法律上的权利和义务，且被告陈翰林现在也不是被告皇匠装饰公司的法人。本院经审理认定事实如下：2018年1月20日，原告（甲方）与被告皇匠装饰公司签订了一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定：原告将位于本市海州区××××××房屋的装饰装修工程发包给被告皇匠装饰公司施工，承包方式为包工、包全部材料，总工期90天（不含国家规定的法定节假日）。合同价款（详见报价单），本合同工程造价为：1298套餐总价合计（小写）166800元。甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式两份，甲乙双方各执一份，设计费4500元。双方约定按以下方式支付工程款：签订合同之日，甲方支付乙方108580元（设计费4500元、管理费10000元、工程直接费的60%）；工程进度过半支付工程直接费的37%即58000元，竣工结束后支付4720元。合同还约定了违约责任：甲方未按期支付第二次工程款的，每延误一天向对方支付违约金为合同造价的千分之一，且工期相应顺延。由于乙方原因致使工期延误的，每延误一天向对方支付违约金为合同工程造价的千分之一。该合同所附“1298轻奢系列”标配外“个性化”项目内容及报价中载明：电视背景墙2500元、小孩房背景墙2000元。单卫配置清单：卫浴四件套（马桶、龙头、花洒、浴室柜）品牌为恒洁卫浴。家电：海尔55寸4K智能超清电视、海尔8公斤滚筒洗衣机、海尔燃气热水器、海尔光波微波炉、海尔智能电饭煲、海尔冰箱。该合同所附“1298轻奢系列”标准配置清单中载明：厨房的地柜、吊柜品牌为欧派、兔宝宝定制板材。原告向连云港御景龙湾物业服务中心申请的装修开工单上载明装修日期为2018年3月13日至2018年6月12日，现场装修管理员签名为：宋工，联系电话159××××2590。原告于2018年4月17日支付40000元、2018年6月16日支付40000元、2018年11月22日支付30000元，2018年12月20日支付56580元，合计款额166580元。余款4720元，因装饰工程尚未完工，故原告尚未支付给被告皇匠装饰公司。在施工过程中，原告增加了衣柜等项目，总计8270元，抵消被告应补贴冰箱2000元、微波炉、电饭煲700元，余款5300元，由原告于2019年3月8日支付给施工人，该项目非被告施工，施工期限为两个月。本院于2020年11月13日至涉案房屋内查勘装修情况：电视背景墙没有做、小孩房背景墙没有做；厨房燃气热水器、抽油烟机、燃气灶没有安装；电视机、洗衣机没有安装；厨房窗户外土建未做；厨房的地柜、吊柜品牌与合同预定不符，卫浴四件套品牌与合同约定不符；电表箱盖不上，客厅墙面需要找平。另查明，被告陈翰林原系被告皇匠装饰公司的法定代表人。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。原告与被告签订的装修协议，系双方当事人真实意思表示，为有效合同。被告皇匠装饰公司未按照合同约定，无故拖延工期，至今未完成全部装修项目，被告皇匠装饰公司构成违约，故原告要求解除原、被告皇匠装饰公司之间于2018年1月20日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，本院将起诉状副本送达给被告皇匠装饰公司的时间为2020年5月15日，故本院确认上述合同于2020年5月15日解除。对于原告主张的未做工程中的电视背景墙2500元、小孩房背景墙2000元的诉求，有事实与法律依据，本院予以支持；对于原告要求的被告补偿未赠送的家电款型：海尔55寸4K智能超清电视3500元、海尔8公斤滚筒洗衣机3000元、海尔燃气热水器2800元、因双方未约定明确的型号和产品参数，结合相关平台的报价，本院酌定电视机2700元、洗衣机1500元、燃气热水器2000元；对于原告主张的未完工项目材料及人工费用4200元，综合本案案情，本院酌定3000元；对于原告主张的未按约定品牌配置及装潢补差3000元，综合本案案情，本院酌定2000元，上述款项共计15700元，扣除未支付的4720元余款10980元。对于原告主张的违约金45036元，涉案装饰装修合同约定，由于被告皇匠装饰公司的原因致使工期延误的，每延误一天应支付违约金为合同工程造价的千分之一。根据本案案情，被告无故拖延工期，原告主张从2019年4月1日至2019年12月31日（共计270天）计算违约金，不违反法律规定，本院予以确认；对于原告主张违约金的标准按照合同总价166800元的千分之一计算，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。被告皇匠装饰公司认为该标准过高，请求法院予以调整，符合法律规定，本院酌定按照2000元/月的标准计算违约金，被告皇匠装饰公司应给付原告违约金18000元，对超出上述款项的部分，本院不予支持；对于原告主张的沙发背景墙800元，根据现场勘查情况，该项目已施工，故对该诉求，本院不予支持；被告陈翰林原系被告皇匠装饰公司的法定代表人，被告陈翰林并非该装饰装修合同的相对方，没有法律上的权利和义务，故原告要求其承担责任的诉求，无事实与法律依据，本院不予支持。对于被告皇匠装饰公司提出的原告后期有工程增项，导致工期有所延误，并不是被告的原因造成，原告要求被告承担相关违约责任没有依据，相关家电赠送没有完全赠送的原因是原告合同尾款并未支付，被告才没有赠送相关剩余家电的抗辩意见，本案中被告一直未完工，合同约定完工后，原告才未支付剩余尾款，原告虽然有增项，增项工期两个月，涉案工期为2018年3月13日至2018年6月12日，2020年4月30日，被告皇匠装饰公司都未完工，对被告皇匠装饰公司上述抗辩意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定判决如下：一、确认原告赵智祥与被告江苏皇匠装饰设计工程有限公司2018年1月20日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》于2020年5月15日解除；二、被告江苏皇匠装饰设计工程有限公司于本判决生效后十日内退还原告赵智祥未做的项目及品牌差价款等10980元；三、被告江苏皇匠装饰设计工程有限公司于本判决生效后十日给付原告赵智祥违约金18000元；四、驳回原告赵智祥的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1471元，由原告赵智祥负担838元、由被告江苏皇匠装饰设计工程有限公司负担633元（原告已预交，被告江苏皇匠装饰设计工程有限公司在履行本判决确定的给付义务时将此款一并给付原告）。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。江苏省连云港市中级人民法院开户行：农行连云港苍梧支行，账号6228××××50677（汇款后将汇款凭证交本院随卷移送）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审判长  李秀芬审判员  许娜娜审判员  钱 永二〇二一年二月七日书记员  窦敏华法律条文和上诉须知一、法律条文（一）《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。（二）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。二、上诉须知根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自上诉人递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院。逾期未交纳或者未将缴纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。三、海州区人民法院执行账号开户名称：连云港市海州区人民法院账号3205××××69999-64632开户行：连云港建行海宁西路分理处