西 安 市 雁 塔 区 人 民 法 院民 事 判 决 书（2019）陕0113民初9131号    原告（反诉被告）：陕西巨峰建筑装饰有限公司，住所地陕西省西安市雁塔区。   法定代表人：杨美萍，该公司总经理。   委托代理人：安亚东，陕西泽诚律师事务所律师。   委托代理人：邵乐奇，陕西泽诚律师事务所实习律师。   被告（反诉原告）：陕西壹唯医疗美容服务有限公司，住所地西安市高新区。   法定代表人：王彦博，该公司总经理。   委托代理人：高建龙，男，汉族，1974年9月9日出生，住西安市灞桥区，该公司副总经理。   委托代理人：王小莉，陕西弘业律师事务所律师。   原告（反诉被告）陕西巨峰建筑装饰有限公司（以下简称巨峰公司）与被告（反诉原告）陕西壹唯医疗美容服务有限公司（以下简称壹唯美公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告法定代表人杨美萍及其委托代理人安亚东，邵乐奇，被告委托代理人高建龙，王小莉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   原告巨峰公司诉称，2017年7月5日，原、被告双方签订《陕西壹唯医疗美容服务有限公司装饰工程施工合同》。合同约定由原告承包被告发包的陕西壹唯医疗美容服务有限公司装饰工程室内装修项目，对工期、承包方式、合同价款、付款方式、违约责任等作出了明确约定。合同签订后，原告依约履行了全部合同义务，于2017年7月7日进场施工，因被告延期付款，造成原告多次停工，工期延误至2017年10月10日。应被告要求，双方于2018年1月18日组织验收，原告于2018年1月19日向被告提交了决算书，并于2018年2月13日再次向被告邮寄决算书，已完工程量价款总计957893.99元。现工程已交付被告使用，但被告至今仅向原告支付工程款600971.82元，剩余356922.17元至今未付，原告多次催要未果。综上，被告拖延付款行为已经严重违约，给原告造成了巨大的经济损失。依据双方合同约定，被告应向原告支付停工损失及逾期付款滞纳金共计5046552.82元，基于逾期付款滞纳金约定标准过高，原告以千分之一计收共计100914.98元。原告为维护自身合法权益，故诉至法院，请求依法判令：1、被告立即向原告支付工程款356922.17元；2、被告向原告支付停工损失33000元；3、被告向原告支付逾期付款滞纳金100914.18元（以每日千分之一暂计算至2019年3月14日，实际应支付至付款之日）；4、本案全部诉讼费用由被告承担。   被告壹唯公司辩称：原告诉称内容违背客观事实，请求依法驳回原告的诉讼请求。理由如下：1、被告从未收到原告的竣工结算文件，原告认为已完工程量价款总计957893.99元缺乏事实依据。2、被告并未延期付款，原告要求支付逾期付款滞纳金100914.98元的诉讼请求，缺乏事实依据。被告在双方合同约定的期限内支付原告第一笔工程款200971.82元，虽然合同约定被告支付剩余工程款的条件均不成就，但被告为了督促原告能够在保证质量的前提下按期完工，在支付第一笔工程款后还陆续支付原告工程款，至今已支付原告工程款共计600971.82元。3、原告要求被告支付停工损失33000元，缺乏事实依据。原告于2017年10月10日在工程未完工的情况下擅自撤场，已超过合同约定的竣工日期，且工程存在严重的质量问题和未完工情况，原告因自身原因造成工期延误，应承担工期延误的违约责任。另外，被告从未给原告造成停工损失，原告实际也未产生停工损失。   反诉原告诉称：2017年7月5日，反诉原告与反诉被告签订《装饰工程施工合同》，合同约定由反诉被告承包反诉原告室内装饰装修工程；对承包方式和开、竣工日期均作出明确约定。反诉被告于2017年7月7日开工后，2017年10月10日在未完工的情况下擅自撤场。反诉原告现仅参照反诉被告的擅自撤场的日期计算，反诉被告已延误工期33天，故应按照合同约定承担延误工期违约金33000元。另外，《装饰工程施工合同》第5.2条约定本工程质量应达到国家质量评定合格标准；第5.5条约定由于反诉被告原因造成质量事故，其返工费用由反诉被告承担。反诉被告在实际施工过程中因技术原因，在地面铺装时未按照施工标准找平，导致其铺装的诊室二、诊室三和诊室四三个房间内均呈现地面不平，存在严重的质量问题。故反诉原告在本案提出以下反诉请求：1、要求反诉被告支付反诉原告延误工期违约金33000元；2、要求反诉被告赔偿反诉原告室内地面返工重做费用（具体数额以鉴定结论为准）；3、反诉被告承担本案全部诉讼费用。   反诉被告辩称：其公司承包涉案工程的方式为包工包料，因反诉原告延期付款，造成公司购买材料不足，且反诉原告拖延空调安装时间，导致公司没有按期完成工程。另外，反诉原告的设计方案也多次发生变更，工期应当顺延。同时认为，涉案工程不存在质量问题，巨峰公司无需承担返工重做费用，故请求依法驳回反诉原告的反诉请求。   经审理查明，2017年7月5日，原告（承包方、乙方）、被告（发包方、甲方）签订《装饰工程施工合同》，合同约定乙方承包甲方室内装修工程，承包方式为包工包料。合同第1.5条约定：工期自2017年7月7日开工至2017年9月7日，工期为60日；第1.6条约定：合同暂定价为803887.29元（含税造价，税率11%），工程最终价格以竣工验收结算价为结算依据；第5.3条约定：双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认；第5.5条约定由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。第5.6条约定：工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知二日内组织验收，双方办理交接手续和签订竣工验收手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。如果不能按时验收又不另定验收日期，则实际竣工日以乙方第一次通知甲方验收日期算起，工程质量自动为合格，甲方承担乙方的看管费和相关费用；第5.7条约定：本工程保修期一年，保修期自竣工验收后签字盖章之日起计算。若甲方延迟验收，则保修期自乙方通知甲方验收截止之日起计算。第6.1条约定：甲方按下表约定付清工程款项:合同签订后,工人进场开工起7日内支付25%即200971.82元，隐蔽工程结束起3日内支付25%即200971.82元，油漆工进场3日内支付25%即200971.82元，工程竣工验收完毕之日起3日内支付23%即184894.08元，保修期一年结束起3日内支付2%即16077.75元；第6.2条约定：若因甲方没有按时支付工程款，造成停工、延误工期的，其责任应由甲方承担；第6.3条约定：工程竣工验收后，原告提出工程结算并将变更量和追减预算书等资料送交被告，被告自接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意；第9.1条约定：由于被告原因导致延期开工或中途停工，被告应补偿巨峰公司因停工、窝工造成的损失，每停工或窝工一天，被告支付原告1000元，工期相应顺延，被告不按合同约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金，工期予以顺延；第9.2条约定：由于原告原因，逾期竣工，每逾期一天，原告支付被告1000元违约金。甲方要求提前竣工的，需支付给乙方赶工费用。第11.2条约定，保修期为一年，保修起始日从甲方代表最终在竣工验收单上签字之日起算。保修期内，乙方应在接到维修通知后5日（水、点、暖24小时）之内派人维修。非乙方原因造成返修的经济支出，由甲方承担。   合同签订后，原告按照合同约定进场开始施工，2017年10月10日左右撤离施工场地。对于原告撤离施工场地原因，原、被告各执一词，原告称因工程完工撤场，被告则称原告在未完工的情况下擅自撤场，但双方均未提供证据佐证。原告撤场后，被告主张对原告施工的部分工程进行拆除并重新装修。原告提交《沣惠南路牙科装饰工程变更项》，其中第一项变更项目增量（增项）显示增项合计231987.43元，第二项高新牙科项目（减项部分）显示减项合计94625.84元。2017年10月16日，被告以签订15份《工程签证单》的形式对原告施工中增项工程的工程量和工程价款予以确认，其中001号签证单增加工程款6070元，002号签证单增加工程款4290元，003号签证单增加工程款25990元，004号签证单增加工程款62252.8元，005号签证单增加工程款2940元，006号签证单增加工程款3140元，007号签证单增加工程款3285元，008号签证单增加工程款1800元，009号签证单增加工程款1960元，010号签证单增加工程款5334.3元，011号签证单增加工程款2200元，012号签证单增加工程款4189.4元，013号签证单增加工程款3240元，014号签证单增加工程款3397.22元，015号签证单增加工程款2000元，增项工程款共计132089元。   关于工程款支付情况，2017年7月13日，被告按照合同约定向巨峰公司支付第一笔工程款200971.82元，后分别于2017年8月21日、2017年9月4日、2017年9月27日和2018年6月4日各支付100000元，合计支付原告工程款600971.82元。   原告提交2018年1月18日形成的工程量清单，以证明原告与被告委托的赵姓人员共同对所有装饰工程进行了测量。2018年1月19日，原告根据工程量清单出具《决算书》，决算书确定涉案项目含税造价合计957893.99元。2018年1月27日，2019年1月9日，原告法定代表人通过微信将该决算书发送给被告方副总经理高建龙。2018年4月4日，原告法定代表人向高催要工程款。2018年1月27日，原告法定代表人通过微信将该决算书发送给被告方工作人员燕舞。   本案在审理中，因被告提出鉴定申请，本院通过西安市中级人民法院委托陕西兵器建设监理咨询有限公司，对原告装修案涉工程中诊室二、诊室三和诊室四的房间地面是否存在施工质量问题，以及如存在施工质量问题所需返工修复费用进行鉴定。陕西兵器建设监理咨询有限公司鉴定后，出具陕兵监鉴字（2020）-JGS-20-7号《工程质量司法鉴定意见书》，鉴定意见为：1、诊室二、诊室三和诊室四地面平整度不符合规范要求，存在施工质量问题，需进行返工修复；2、修复费用估算为18496.80元。经双方质证，原告以涉案工程质量合格、鉴定人片面依靠现场数据草率做出错误鉴定意见、原告不应承担装修施工质量不合格的责任为由提出异议。被告以鉴定人宋远士和曹军不具备鉴定资格、鉴定人作出的鉴定意见明显依据不足、鉴定的修复费用远远低于正常修复费用为由提出异议，并申请对修复费用重新鉴定。鉴定人陕西兵器建设监理咨询有限公司针对原、被告双方提出的异议分别作出书面回复。被告收到鉴定人的书面回复后仍有异议，并申请鉴定人员出庭作证，鉴定人也指派从事鉴定的宋远世、曹军两名人员出庭接受质询。鉴定人就庭审中鉴定人员未能回答的问题，庭后统一进行了书面答复，认为其公司已按照西安市中级人民法院司法技术对外委托书完成鉴定事项，参与鉴定的鉴定人员具备鉴定资格，故未改变鉴定意见。被告已预交鉴定费15000元和鉴定人员出庭费1500元。   上述事实，有《装饰工程施工合同》《工程签证单》《工程质量司法鉴定意见书》、书面答复材料、司法鉴定费发票，银行转账凭证、微信聊天记录、决算书等证据及庭审笔录、现场勘查笔录在卷佐证，并经当庭核实无误。   本院认为，原、被告签订的《装饰工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效，双方当事人应当按照合同约定履行各自义务。本案中，双方签订的《装饰工程施工合同》约定工程暂定价为803887.29元（含税造价，税率11%），工程最终价格以竣工验收结算价为结算依据。双方虽未就工程价款达成一致的书面决算意见，但原告法定代表人已通过微信方式将工程决算书多次送达给被告方副总经理，被告知悉工程竣工的事实及决算结果，但被告未以任何形式提出异议，依据双方合同第6.3条约定“工程竣工验收后，原告提出工程结算并将变更量和追减预算书等资料送交被告，被告自接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意”，故原告主张工程决算价款（含增项部分）为957893.99元的事实，应视为被告同意，对原告主张工程决算价款（含增项部分）为957893.99元的诉请，本院依法予以确认。被告已支付原告工程款600971.82元，仍欠付原告工程款356922.17元，对原告主张被告支付工程款356922.17元的诉请，本院予以支持。关于原告要求被告支付停工损失33000元的诉讼请求，因原告未提供证据证明由于被告原因导致其停工并产生经济损失，故本院依法不予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(一)建设工程已实际交付的，为交付之日;(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。本案中，因双方未就逾期支付工程款的违约金的计算方法进行约定，依据法律规定，对于逾期支付工程款的利息，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。关于利息的起算时间点，因原告未就每期工程款付款时间节点举证，亦未提供证据证明已向被告交接工程，依据法律规定，应以原告向被告提交决算书之日起算，故对原告主张被告支付逾期付款利息的主张，本院部分予以支持。   关于本案反诉部分。反诉原告与反诉被告签订《装饰工程施工合同》后，在合同履行期间，既然双方已确认确实存在工程增项的情况，那么就有可能导致工期延长，且双方亦未就增项工程重新约定工期，故对于反诉原告按照合同约定要求反诉被告支付延误工期违约金33000元的反诉请求，缺乏事实依据，本院依法不予支持。对于反诉被告装修案涉工程中诊室二、诊室三和诊室四的房间地面是否存在施工质量问题及所需返工修复费用事宜，陕西兵器建设监理咨询有限公司鉴定后，出具陕兵监鉴字（2020）-JGS-20-7号《工程质量司法鉴定意见书》。双方当事人虽均对本鉴定意见提出异议，但其质疑均不足以推翻该鉴定意见书，故对该鉴定意见书，本院予以确认。经鉴定，反诉被告施工的案涉诊室二、诊室三和诊室四地面确实存在施工质量问题，需进行返工修复，故反诉被告应按照鉴定意见向反诉原告承担修复费用18496.80元。综上所述，兹根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告陕西壹唯医疗美容服务有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告陕西巨峰建筑装饰有限公司工程款356922.17元及逾期付款利息（利息分段计算：以356922.17元为基数，按中国人民银行发布的金融机构同期同类贷款基准利率自2018年1月28日起计算至2019年8月19日止；以356922.17元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至实际给付之日止）。二、反诉被告陕西巨峰建筑装饰有限公司应于本判决生效之日起十日内支付反诉原告陕西壹唯医疗美容服务有限公司修复费用18496.80元。三、驳回原告陕西巨峰建筑装饰有限公司其余诉讼请求。四、驳回反诉原告陕西壹唯医疗美容服务有限公司其余反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费8663元，由原告承担780元，被告承担7883元，因原告已预付，被告在偿付上述款项时一并向原告支付。反诉费313元，由反诉原告承担200元，反诉被告承担113元，因反诉原告已预交，反诉被告在偿付上述款项时一并向反诉原告支付。鉴定费15000元和鉴定人员出庭费1500元，由反诉被告承担，因反诉原告已预交，反诉被告在偿付上述款项时一并向反诉原告支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。     审  判  长  刘    洁人民陪审员  雷 红 武人民陪审员  周 世 安 二〇二一 年 二月三日                               书  记  员  祁    鑫     打印：相丽华         校对：庞敏      2021年  月  日送达 1