四川省宜宾市翠屏区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1502民初380号 原告:宜宾市翠屏区馨星机械加工有限公司，住所地：四川省宜宾市翠屏区宗场镇鱼台村光明组5号，统一社会信用代码：91511502MA6711DLQ9E。 法定代表人：龙柏林。 委托诉讼代理人：吴越勤，四川丰宜律师事务所律师，执业证号：××。 委托诉讼代理人：罗朝军，四川丰宜律师事务所律师，执业证号：××。 被告：正一集团钢结构有限公司，住所地：四川省宜宾市南溪区罗龙工业园区罗龙产业园启航西路24号，统一社会信用代码：91511500MA64XR689D。 法定代表人：陈磊，董事长。 委托诉讼代理人：姜启伟，公司员工。 原告宜宾市翠屏区馨星机械加工有限公司（以下简称馨星机械加工公司）诉被告正一集团钢结构有限公司（以下简称正一集团）劳务合同纠纷一案，本院于2021年1月13日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年2月4日公开开庭进行了审理，原告馨星机械加工公司的法定代表人龙柏林、委托诉讼代理人吴越勤、罗朝军，被告正一集团的委托诉讼代理人姜启伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告馨星机械加工公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告劳务费共计107511.34元及资金占用利息（计算方式：以拖欠本金42149.14元为基数，从2020年10月22日起按全国银行间同业拆借利率支付资金利息至实际付款之日止，暂计算至2020年12月21日为305.58元；以拖欠本金65362.2元为基数，从2020年11月20日起按全国银行间同业拆借利率支付资金利息至实际付款之日止）；2.诉讼费、保全费由被告承担。 事实与理由：原告与被告于2020年6月29日签订《钢结构制作劳务分包合同》，合同主要约定：原告承包被告位于冠英街鼓楼钢结构生产加工；承包范围为：由被告提供钢结构图纸所含的所有钢结构加工生产所有劳务；加工地点在被告盐坪坝厂内；承包方式为：按综合单价包干的方式；合同价款为：合同钢结构总重600吨左右，固定单价480元/吨，最终总价按被告与原告的结算方式依合同约定条款计算；合同价款支付时间：原告完成工程总量70%以上且经被告验收合格，被告支付合同总额50%给原告，产品全部完工并经被告验收，被告支付至结算金额的95%给原告。剩余5%的尾款作为质量保证金，自产品全部出厂一个月后无质量问题，无息支付给原告。合同签订后，原告依照合同约定向被告提供了相应钢材和所有劳务。原告与被告于2020年10月15日对账，原告合计送货514.7482吨。2020年10月21日，经原、被告结算，劳务费总价247078.14元，扣除被告借调工人工资4930元和被告支付借支20万元，尚余42149.14元未支付。 2020年10月20日，双方又签订一份《钢结构制作劳务分包合同》，约定原告承包被告位于丽雅3.6万吨水刺无纺布项目钢结构加工，加工地点、承包范围、方式、价款等与此前签订的合同一致。合同签订后，原告依照合同约定向被告提供了相应钢材和所有劳务。原告与被告于2020年11月21日统计确认，原告向被告送货317.14吨。双方2020年11月19日结算，劳务费总价152227.20元，扣除剪板机械故障扣款和玻璃破碎扣款600元和被告已支付的部分工人工资，尚余65362.2元未支付。原告多次找到被告要求支付拖欠款项，被告均以各种理由拖欠。特提起诉讼，请求人民法院依法支持。 被告正一集团辩称：原告在合同履行过程中严重违约，逾期交货59天，生产加工的钢构件误差大，导致钢结构公司被宜宾市三鼎建设工程有限公司主张违约金及损失赔偿合计1878365元，被告为了维护自身的合法权益，暂扣原告剩余款项弥补损失符合法律规定。请求驳回原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方无异议的当事人身份信息证明、营业执照、钢结构制作劳务分包合同、对账明细表、结算单、出库统计表、付款申请表、增值税专用发票、转账凭证、相关工人工资表等证据材料，本院予以确认并在卷佐证。 对原告提交的冠英街项目工资表，被告不予认可，该工资表系原告自行制作，无其他证据佐证，本院不予采信。 对被告提交的2020年11月20日的转账凭证，原告质证认为与本案无关，被告未说明或举证该证据材料与本案的关联性，本院不予采信。 对被告提交的《钢结构购销合同》、宜宾市三鼎建设工程有限责任公司文件，原告质证认为系复印件，与本案无关，不予认可，上述材料虽为复印件，但原告未举证予以否定，且被告向三鼎公司供应钢构件的事实原告亦知晓，三鼎公司与被告之间的关系客观存在，故上述材料能作为证据，与本案具有关联性，本院予以采信。 根据审查确认的证据和当事人陈述，本院经审理认定事实如下：被告正一集团与宜宾市三鼎建设工程有限责任公司签订《钢结构购销合同》，向冠英街鼓楼钢结构工程供应钢构件。2020年6月29日，原告馨星机械加工公司与被告签订《钢结构制作劳务分包合同》，其中约定：原告承包被告提供的钢构件图纸所包含的所有钢结构加工生产所有劳务；钢结构总重600吨左右，固定单价480元/吨，暂定合同总价为288000元；总工期40天，从2020年7月5日开始计算，除因原告原因及不可抗力因素外，延期一天原告赔偿被告违约金2000元，累计不超过合同暂定总额的10%；原告完成工程总量的70%以上且经被告验收合格，支付原告50%劳务款，产品全部完工并经被告验收合格（出厂），支付原告结算金额的95%，剩余5%作为质量保证金，自产品全部从出厂一个月后无质量问题，无息支付给原告。合同签订后，原告进驻被告盐坪坝厂区开展加工工作，原告完成的钢构件出厂日期自2020年7月16日起至2020年10月12日止。2020年10月21日，经双方结算并制作结算单，扣除劳务派遣扣款，应付原告劳务总款为242149.14元，原告已向被告借支200000元。 2020年10月20日，双方再次签订《钢结构制作劳务分包合同》，被告将丽雅3.6万吨水刺无纺布项目钢结构加工劳务承包给原告，合同总价153600元，工期30天，其余内容与前一份合同基本相同。2020年11月19日，经双方计算并制作结算单，原告劳务总款为151627.2元。其中被告代表在结算单中注明：原告制作的B车间钢构，已全部出货且由被告安装完毕，期间业主的质量投诉，已由原告自行处理完毕。被告以发放工资方式支付了大部分劳务款，尚余65362.2元未支付。 2020年10月28日，宜宾市三鼎建设工程有限责任公司向被告发出关于“冠英街鼓楼钢结构工程”的复函，认为被告延期交货及生产的钢构件误差过大，要求被告支付违约金、赔偿损失或限期结算。 诉讼中，原告申请对被告财产进行保全，支付保全费1070元。 本院认为，本案原、被告双方对劳务总款及剩余未付劳务款均无异议，本院予以确认。争议在于在冠英街钢构件加工项目中，延期交货及钢构件质量问题应否由原告承担。关于延期交货问题，原告最终交货时间虽超过双方合同约定，但导致延期交货的责任在于何方，在案证据并不能确定，且本案加工方式为被告提供钢材，原告进行加工，被告并未举证证明延期交货系原告导致，故被告的该意见，本院不予采纳。关于质量问题，被告认为原告加工的钢构件存在质量问题导致其被买方追究违约责任，双方签订的合同约定原告依照被告提供的图纸进行加工，被告并未举证证明钢构件存在质量问题系原告导致，且被告在明知原告加工钢构件存在质量问题的情况下，仍然与原告进行了结算，并再次与原告签订钢构件劳务分包合同，显然不符合常理，故被告的该意见，本院不予采纳。因被告原因未按时足额支付劳务款，应当支付资金占用利息，对原告的该主张，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 被告正一集团钢结构有限公司自本判决生效后十日内支付原告宜宾市翠屏区馨星机械加工有限公司劳务款共计107511.34元及资金占用利息（计算方式：其中41149.14元，自2020年10月22日起，剩余65362.2元，自2020年11月20日起，均按全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率计算至实际履行完毕时止）。 如果被告正一集团钢结构有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2450元，减半收取计1225元，保全费1070元，共计2295元，由被告正一集团钢结构有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省宜宾市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员 申伯英 二〇二一年二月九日 法官助理 刘 莉 书 记 员 甘碧媛 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。