广东省广州市天河区人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤0106民初34179号原告：赵丕业，男，1993年6月22日出生，汉族，住陕西省西安市碑林区。委托诉讼代理人：王志勇，系广东合邦律师事务所律师。被告：广州天禧房地产开发有限公司，住所地广东省广州市天河区。法定代表人：陈小芳，系该司董事长。委托诉讼代理人：李瑾、冯聪，分别系广东正大联合律师事务所律师、实习律师。原告赵丕业诉被告广州天禧房地产开发有限公司（以下简称“天禧公司”）商品房预售合同纠纷一案，本案现已审理终结。原告赵丕业向本院提出诉讼请求：1、被告立即向原告支付逾期交房违约金（以总房价款2783038元为本金，按每日0.02%的利率标准计算，从2017年7月31日计至实际交付之日止，经扣除已支付的逾期交房补偿239491.14元）；2、被告承担本案全部的诉讼费用。事实和理由：2015年11月12日，我方与天禧公司签订《广州市商品房预售合同》，约定我方向天禧公司购买广州市天河区云启街（住宅楼自编2栋）2402房，总房价款为2783038元，天禧公司应于2017年7月30前交付房屋，若延期交房，天禧公司应自合同约定的交房日期的次日起至实际支付之日止，每日按已付房款的0.02%的标准支付违约金。合同签订后，我方支付完毕购房款，但天禧公司仍未向我方交付房屋及通知收楼。后经我方核查发现，天禧公司在规划报建过程中，由于项目位于空军岑村机场控高范围，在未获得空军控高审批同意的专业意见情况下，未调整建筑设计方案而强行开工并导致空军限高广州高程80米以上建筑部分（23层及以上）无法办理建设工程规划验收手续，导致无法办理竣工验收。交付及办理产权证。我方经核查发现，2015年8月空军已书面告知天禧公司，因该项目在未征求其控高导致项目工程存在无法竣工验收的风险为明知。天禧公司未能按照合同约定按时交房后，因忌惮于涉案楼盘购房者的群体上访压力，提出补偿方案并给予原告逾期交房补偿金，但仍不符合合同约定的逾期交付违约金标准。我方认为，天禧公司明知项目工程未取得空军限高审批同意情况下具有无法办理竣工验收的风险，但依然向我方出售房屋，其行为恶意违约，天禧公司未按合同约定的期限交房房屋，该行为严重侵害我方权益，应按合同约定的每日0.02%的标准向我方支付违约金。本院经审查查明：2014年9月28日，原广州市规划局向天禧公司核发《建设工程规划许可证》，载明：建设单位为天禧公司，建设项目名称为商业、办公、住宅楼工程4幢；建设位置为天河××××文明路；建设规模为商业、住宅楼工程（自编号1#）1幢，地上39层（部分1、2层，另设地下室2层）21517平方米；住宅楼工程（自编号2#）1幢，地上39层（部分1、2层）20199平方米；等。该许可证附件《建设工程审核书》第八条载明“涉及建筑控高等专业管理问题，应征求相应管理部门意见，并按照其要求办理，若相关专业管理部门提出修改意见的，应及时到我分局办理调整建筑设计的有关手续”。2015年8月7日，天禧公司取得《广东省广州市商品房预售许可证》，载明：项目坐落天河区车陂街道××北街东侧，项目名称云启家园，预售房屋栋号及层数1-2栋/39层，发证机关广州市国土资源和房屋管理局。预售许可证发证时已建层数为1-2栋/26层。2015年8月8日，案外人中国人民解放军九五一七一部队（以下简称“九五一七一部队”）向天禧公司发出《关于富力万科云启项目超高事》：我部在检查巡视时发现贵公司富力万科云启项目超高，其中2栋39层住宅用房，经测算该项目建成后总广州高程可达130多米，处在我部机场南端净空区域内，严重超出军用机场控高规定，影响我部飞行安全，经沟通查实，贵公司在未征求我部控高建议和相关控高审批的情况下开工建设，我部要求贵公司立即停工整改、调整建设方案报我部，按照机场控高审批高度要求处理解决。2015年11月12日，赵丕业与天禧公司签订《广州市商品房买卖合同（预售）》及补充协议，约定由赵丕业购买天河区云启街5号（住宅楼自编2栋）2402房（以下简称“涉案房屋”）。合同签订后，赵丕业依约支付了全部购房款。2017年7月5日，天河区国土资源和规划局先行办理了涉案房屋所在楼盘22层及以下（即广州高程80米以下）的建设工程规划验收，并核发《建设工程规划验收合格证》。据已发生效力的（2018）粤0106民初2954号民事裁定书查明：一、2015年6月10日，天禧公司取得《广东省广州市商品房预售许可证》，载明：项目坐落天河区车陂街道××北街东侧，项目名称云启家园，预售房屋栋号及层数1-2栋/39层，发证机关广州市国土资源和房屋管理局。预售许可证发证时已建层数为1-2栋/26层。二、2015年8月13日，原广州市规划局向天禧公司发出《关于尽快办理调整建筑设计方案手续的函》：我局在《建设工程规划许可证》附件《建设工程审核书》中明确，涉及建筑控高等专业管理问题，应征求相应管理部门意见，并按照其要求办理，若相关专业管理部门提出修改意见的，你单位应及时到我分局办理调整建筑设计的有关手续；现九五一七一部队向我局反映你单位位于天河××××文明路建设商业、办公、住宅楼4幢（以裙楼连体）的工程目前仍未征求控高意见，导致已严重影响该部队飞行安全，你单位应按规定，尽快就控高问题征求该专业管理部门意见，并依意见尽快到我局办理调整建筑设计方案的有关手续。三、2015年10月28日，九五一七一部队向原广州天河区规划局发出《关于超高建筑物处理意见》：2015年9月24日，我部向广州市规划局反映天禧公司富力万科云启项目超高事宜；2015年9月27日，我部向天河区规划局发函关于办理《建设工程规划许可证》须征求军用机场控高意见等内容。四、我院向广州市国土资源和规划委员会（以下简称“市国规委”）发函调查。该委函复我院称：一、《建设工程规划许可证》附件2为《建设工程审核书》；二、《建设工程审核书》第八条所指的建筑控高管理部门包括但不限于九五一七一部队；三、经核查，我局建设工程规划许可证许可建设单位建设商业、住宅楼工程（自编号1#）1幢，地上39层（部分1、2层，另设地下室2层），商业、住宅楼工程（自编号2#）1幢，地上39层（部分1、2层），《广东省广州市商品房预售许可证》【穗房预（网）字第××号】载明预售房屋层数为39层，故云启家园80米以上建筑部分（23-39层）已取得建设工程规划许可。我局2014年9月28日核发的《建设工程规划许可证》附件2《建设工程审核书》第八条明确“涉及人防工程、环境保护、卫生防疫、园林绿化、建筑控高、轨道交通、文物保护、国家安全等专业管理问题，应征求相应管理部门意见，并按其要求办理。若相关专业管理部门提出修改意见的，你单位应及时到我分局办理调整建筑设计的有关手续”；建设单位在建设期间已收到九五一七一部队的整改意见，我局也于2015年8月11日获悉该情况后于2015年8月13日以《关于尽快办理调整建筑设计方案手续的函》提醒建设单位尽快申请调整建筑设计。天禧公司确认涉案房屋所在部分（23-39层）未通过规划验收，无法交付。本院经审查认为：原广州市规划局核发的穗规建证【2014】xxxx号《建设工程规划许可证》中所附的《建设工程审核书》明确如楼宇建设涉及建筑控高等专业管理问题，应按相应管理部门意见办理，若相关管理部门提出修改意见的，需天禧公司办理调整建筑设计的有关手续后方可生效，可见规划部门许可天禧公司对富力万科云启家园进行住宅楼39层的建设是附条件的。根据本案查明的事实，首先，市国规委向本院出具的复函内容显示，该委确认上述《建设工程审核书》中所指的“建筑控高管理部门”包括但不限于九五一七一部队，但并未明确“建筑控高管理部门”的具体管理部门，本案中亦未有证据显示相关主管部门曾向天禧公司明确指明应向何方征求建筑控高意见。其次，九五一七一部队并非行政管理部门，其要求天禧公司对超高建筑部分予以拆除的意见并非行政决定，对于超高建筑部分应如何处理，最终仍应由相应的主管部门作出认定处理。再次，九五一七一部队作为《建设工程审核书》中所指的“建筑控高管理部门”之一，在其作出要求天禧公司拆除超高建筑部分的意见后，对于其核定的超高部分的建筑具体应如何处理，相关主管部门并未作出明确的处理决定，天禧公司在原广州市规划局向其发函明确要求其至该局办理调整建筑设计方案的有关手续的情况下至今亦尚未办理。综上，穗规建证【2014】xxxx号《建设工程规划许可证》中所涉及的住宅楼23-39层的部分（即九五一七一部队核定的建筑超高部分）的效力尚未确定，富力万科云启家园内两幢住宅楼的23-39层部分的建筑性质尚未明确，从而导致赵丕业与天禧公司签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》的合同效力无法确定，对于合同相对方的履约行为如何定性亦无法确定。因此，本院认为本案应由相关主管部门先予处理为宜，在相关主管部门对穗规建证【2014】1810号《建设工程规划许可证》中所涉住宅楼23-39层部分的建筑规划性质作出明确界定及处理后，再行提起民事诉讼。故对本案原告赵丕业提起的诉讼，依法予以驳回。综上所述，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项的规定，裁定如下：驳回原告赵丕业的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员 符 慧二〇二一年二月二日书记员 谢丽军