文书内容广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0113民初3345号原告：魏俊，男，1975年5月24日出生，汉族，身份证住址江西省。委托诉讼代理人：苏熳娜，广东广信君达律师事务所律师。被告：广州聚轩装饰工程有限公司，住所广东省广州市番禺区沙头街桥兴大道**工业综合楼**。法定代表人：王天平，职务总经理。委托诉讼代理人：XXX，男，系该公司职员。委托诉讼代理人：梁家集，广东宝慧（顺德）律师事务所律师。第三人：上海齐煜信息科技有限公司，住所上海，住所上海市嘉定区真新街道金沙江路********v>法定代表人：高魏，职务总经理。委托诉讼代理人：杨旺，上海国域达律师事务所律师。原告魏俊与被告广州聚轩装饰工程有限公司（以下简称“聚轩装饰公司”）、第三人上海齐煜信息科技有限公司（以下简称“齐煜科技公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月6日立案后，依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，适用普通程序，由审判员独任审理，于2020年6月29日、同年12月28日公开开庭进行了审理。2020年6月29日的庭审，原告魏俊及其委托诉讼代理人苏熳娜，被告聚轩装饰公司的委托诉讼代理人XXX、梁家集到庭参加诉讼，第三人齐煜科技公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭；同年12月28日的庭审，原告魏俊到庭参加诉讼，被告被告聚轩装饰公司、第三人齐煜科技公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告魏俊向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付违约金43359.6元；2.判令被告承担本案的全部诉讼费。事实与理由：2018年8月22日，原告与被告签订了《装饰装修服务合同》，合同约定：原告委托被告装修广州XXXXX，装修工期65个工作日，总价款92300元。2018年9月11日，原、被告又与上海齐煜信息科技有限公司签订《齐家保三方协议》，共同委托第三人上海齐煜信息科技有限公司担任工程监理及部分合同款项托管。合同签订后，原告按合同约定履行付款义务，但被告中途退场擅自解除合同，并导致装修工期延误了104日，给原告造成较大的损失。一、被告严重违反诚实信用原则，严重违约。1.被告以工程没有利润为由，擅自解除合同。2018年12月17日，魏俊在与被告的装修工程负责人XXX的微信沟通过程中，XXX一言不合则表示要退场并终止装修工程，主要是关于阳台的4平方的墙面的泥沙批荡是否包括在工程预算里面，双方有不同意见，正在沟通和核对，而被告在这种情况下则立即表示解除合同，严重违约。实际上是被告在施工过程中认为这个装修工程没有利润，不愿意继续施工，则以阳台一小块地方需要增加费用为由，单方解除合同。被告中途退场，导致原告在临近春节需要耗费时间和精力重新寻找装修公司，并延误了装修家具的安装时间和原告的入住时间。2.被告在卫生间施工过程中沉箱盖板企图以次充好，也是不守信用，职业道德低下，损害原告的合法权益。被告在卫生间施工过程中沉箱盖板企图以次充好，使用原有的沉箱盖板代替新制作的沉箱盖板，原告发现后制止了上述行为，并返工，导致项目进度延期三天，行为虽被制止没有造大的损失，但这种不守信用的行为令原告的对被告信任归零。上述两点，均可以看出被告完全不守信用，严重违约。即使工程量、工程款有变更，按照双方约定也是协商之后书面确定，而被告则拒绝协商，单方解除合同，非常蛮横，损害了原告的合法权益。二、被告严重延误工期，延误了104日。1.被告原定在2018年9月10日进场，10月27日泥木施工验收，但实际上，被告在2018年9月8日进场，2018年12月5日泥木施工才验收。从2018年10月28日计算到2018年12月5日，延误了39日。2.被告没有提前通知原告拆除窗户，导致窗户拆除、测量之后才能采购窗户（2018年11月15日下单），最终需等门窗发货（2019年1月2日）、安装之后才能进行后续的墙面施工阶段。并且被告在施工过程中擅自退场（2019年12月17日），导致原告需要另寻装修公司，从泥木验收后的2018年12月6日计算到2019年1月7日（新装修公司开始施工），又延误了32日。3.整个装修工期原定65个工作日，除去休息日、法定节假日是预算最迟2018年12月13日即可完成工程的，然后原告可利用春节前和春节期间的一个半月让房屋通风散味，春节后即可入住。由于被告的延误，导致新的装修公司在2019年1月7日开始扇灰和油漆施工,2019年1月25日才竣工，此时已经临近春节（2019年2月5日），年底工人很难找，很多装修工序只能简单处理，并且装修费用还更高；同时由于快递已经停运，装修的家具无法运输，需等到春节后才运输和安装，最终2019年2月23日到2019年2月27日期间才安装定制的家具。从2019年1月26日计算至2019年2月27日，又延误了33天。实际上，原告还得再等家具通风挥发气味之后才能入住，最终2019年5月份才入住。上述共计延误了104日。三、被告应向原告支付违约金43359.6元。1.根据双方在《装饰装修服务合同》第十二条的约定，被告擅自解除合同，被告应当支付合同总价款（92300元）的20%作为违约金，即18460元；2.被告使工期延误了104日，按照约定每天应按照总工程款的万分之五计算延误的违约金，即4799.6元；3.双方在《装饰装修服务合同》的第十四条补充约定了工期延误，被告需按照房租每天150元的损失支付违约金，按104日计算则为15600元；4.双方在《装饰装修服务合同》的第十二条约定了，因乙方违约给对方造成的损失均由责任方承担。因被告的违约导致原告支付了一审的律师费4500元，该经济损失也应由被告承担。上述违约金共计43359.6元。综上，原告为维护自身合法权益，根据相关法律法规的规定，特向人民法院提起诉讼，请求法院依法判决支持原告的全部诉讼请求。被告聚轩装饰公司辩称，一、涉案《装饰装修服务合同》已于2018年12月17日解除，解除方式为双方协商解除，而非被告擅自解除。在合同解除前，被告不存在工期逾期的情形；合同解除后，原告自行处理其装修工程，是原告的自主行为，已与被告无关，被告无须对原告自身行为承担任何法律责任。理由如下：1.该项装修工程是原告方自行设计并提供施工图纸的。被告施工过程中。铲掉旧墙灰后，才发现原告房屋有许多部位墙面凹凸不平超过5厘米，对这种严重不平的墙面需要用水泥沙批荡找平后才能重新扇灰。出现这种墙面严重不平的情况是被告在签订合同时无法遇见的，原告也没有向被告交底，铲掉旧墙灰后才发现，所以在《工程预算表》当中并不包含用水泥沙批荡找平原不平墙面的项目。被告建议原告增加项目，对这样不平的墙面先用水泥荡平后才能扇灰，但原告不同意增加用水泥沙批荡不平墙面的费用，还无理要求被告对这种不平墙面扇灰后的平整度误差不能超过5毫米，这是不可能实现的，故被告提议原告另找人扇灰，原告也表示同意，被告才退场。原告的如此行为，实际上就是解除合同的意思表示，而且原告的妻子于2018年12月27日也要求与被告一起对已做完的项目进行核算结算；原告也另外聘请了新的施工队于2018年12月中下旬进场施工；到此，原、被告之间的《装饰装修服务合同》已协商一致解除。2.关于工期：合同约定总工期为65个工作日，并约定了延迟审批、逾期支付进度款、逾期提供材料、增加项目变更施工要求等情形可顺延工期。本装修工程是在2018年9月11日开工的，加上原告逾期12天支付进度款，再加上其中有39天法定休息日，即65个工作日工期应计至2019年1月5日止。在约定的工期届满前的2018年12月17日，《装饰装修合同》就已解除，且被告仅剩扇灰一项工程未完成，根本不存在工期逾期一说。3.合同约定总工期为65个工作日，是对整个工程项目而定的，双方并没有对其中某单个项目约定工期，因此，不存在某个单项施工项目工期延误的说法。原告关于泥木施工项目工期延误的说法，并没有事实和约定或法定依据。4.关于通知拆除窗户问题：拆除旧窗和安装新窗并不属于被告承包的施工项目，是由原告自行拆除和安装，因此，何时拆除旧门窗和何时定制新门窗，完全由原告根据情况自行决定安排，被告对原告自身行为无须承担任何法律责任。二、并没有合同约定或法定必须新制作沉箱盖板，原告怀疑原有沉箱盖板因年久可能有质量问题，那是原告对建筑原理的误解，也是原告单方面主观猜测，不代表是客观事实。而且，被告事实上也已重新制作了沉箱盖板，并未使用原有沉箱盖板，被告不存施工质量问题，没有违约，无须承担违约责任。三、如前所述，涉案《装饰装修服务合同》是双方协商解除的，并非被告擅自解除合同，被告无须支付解除违约金给原告；被告亦不存在工期延误的违约情形，无须承担工期延误的违约责任。退一步说，假如有延误情形，原告主张工期延误违约金的计算也重复了，首先，延误天数重叠计算，且对同一违约行为重复计算两次违约金，既适用了每天0.5%的标准，又适用了按房租每天150元的标准，这是错误的。被告不存在违约行为，而且合同中并无关于由违约方承担守约方律师费的合同约定，被告的此项请求没有事实和法律依据。综上，原告的请求没有事实和法律依据，请依法予以驳回。第三人齐煜科技公司述称，1.原告诉讼请求要求被告承担违约责任，并不涉及第三人齐煜公司，故齐煜公司不就原、被告谁是谁非等实体部分发表意见。2.原、被告签订并履行装饰装修服务合同过程中，齐煜公司主要从事免费监理、工程款结算、节点验收等第三方工作。在提供第三方服务过程中，了解到原被告因装修质量问题、装修工期延期、工程款未按时结算等问题产生纠纷，齐煜公司也介入调解，但未果。3.若法院在审理过程中需要向第三人齐煜公司核实或者进一步提供说明或证据的，齐煜公司再根据要求提供。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2018年8月22日，魏俊（发包人、甲方）与聚轩装饰公司（承包人、乙方）签订《装饰装修服务合同》及附件《工程预算表》。合同约定，工程地址为广州市番禺区广州XXXXX。包工方式为乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。工程总工期为65个工作日（节假日及物业管理部门不允许施工日应顺延；因甲方提供材料拖延，或甲方增加项目，或未按时支付进度款，或不可抗拒因素导致的,工期相应顺延）。工程造价为92300元，增、减项目经甲、乙双方签字同意后，按实际工程量结算。工程项目如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。因甲方原因提出变更设计、停止施工或增、减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减的原因，工程部位、时间和材料等。因变更所造成的停工、工期延误、和无法再利用而造成的材料损耗等损失由甲方补偿，乙方5天内根据变更内容向甲方提出因变更而产生的相关费用清单。对工程量变化及设计变更、不可抗力、不能保证双方约定的作业时间及甲方同意工期顺延的其他情况造成竣工工期延误，工期相应顺延。因甲方未按约定完成其相应负责的工作影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而耽误工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期顺延。双方同意以《装修工程报价单》以本工程单价及数量的基础约定，结算时以双方确认的实际工程量为准。双方约定按齐家网付款方式支付工程款。合同双方当事人中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。合同生效后，一方当事人擅自解除合同的，应当及时的通知另一方，并承担本合同第一条所列合同总价款20%作为违约金，同时承担因合同解除而给对方造成的损失。乙方未按照合同的工程时间完工的，每延误一日，乙方应当向甲方支付总工程款的0.05%为一天的违约金。工期为65个工作日，超过工期赔偿租房费用150元一天（若业主主材拖延或更改另计）【在相对应主材需要时，需提前1星期通知】。2018年9月11日，魏俊（甲方、用户）、聚轩装饰公司（乙方、装修公司）和齐煜科技公司（丙方、监管方）签订《齐家保三方协议》。该协议约定，对整体装修工程，全部工程款应通过丙方或丙方指定的统一结算平台结算、支付，丙方提供资金监管，具体按如下方式执行：1.甲方应在本协议签订当日向丙方支付合同总价的40%，丙方收款后将其中的20%支付给乙方，作为乙方施工的启动资金；剩余20%作为履约保证金（担保金），由丙方代为托管，履约保证金按本协议约定处理。2.甲方应分别在水电、泥木、油漆节点工程验收合格后3日内向丙方支付下一工程节点对应的工程款，丙方收款且甲方确认各节点验收合格后将所收款项相应支付给乙方。甲方可以通过在线确认或提交书面验收报告的方式确认节点验收、工程整体竣工验收合格。整体装修工程工程款结算支付详见下表：            支付时间              甲方支付丙方的金额（占合同总价比例）              丙方支付乙方的金额（占合同总价比例）                  在本协议签订当日              36920元（40%）              18460元（20%）                  水电工验收合格后              18460元（20%）              18460元（20%）                  泥木工程验收合格后              27690元（30%）              27690元（30%）                  油漆工程验收合格后              9230元（10%）              9230元（10%）                  履约保证金      支付条件满足后                            18460元（20%）      本协议涉及工程价款支付、结算的内容，在甲乙方之间产生对主合同的补充、变更效力，其他条款内容独立于主合同，本协议自三方书面签署或在线点击确认（接受）且甲方向丙方足额支付首期工程款之日生效。本协议条款为丙方平台文本为准，任何人为添加、修改或删除均无效。本协议主文由丙方平台系统自动生成，其中有关工程概况及主合同约定的基本条款由乙方通过其账户填写，乙方应当对其填写内容的真实性、完整性负责。本协议甲乙方签署方式为通过注册账户（PC端或移动客户端）在线点击确认（接受）或操作，丙方的签署方式为系统自动生成并加盖电子印章。甲乙方在操作账户或点击确认（接受）前应仔细阅读本协议全部内容，充分理解并认可协议所有条款，甲乙方一经操作或点击确认（接受）本协议，即视为其接受本协议的全部内容，并自愿受本协议约束。关于款项支付，魏俊提交招商银行信用卡对账单，记载2018年8月22日魏俊通过支付宝向齐煜科技公司支付开工首期款36920元；齐家网APP显示2018年9月14日付款；2018年11月5日，魏俊支付齐煜科技公司水电-二期款18460元。关于开工时间，魏俊主张案涉工程开工日期为2018年9月8日，并提交APP“装小蜜”的监理记录，记载2018年9月8日开工交底，现场客户两人、项目经理、设计师、监理。由于打拆工作还没有进行，隐蔽工程无法检查，现场发现问题：“1.房间和客餐厅区域均有不同程度的空鼓，建议铲除后挂钢丝网重新批荡；2.对于开裂未空鼓，建议做挂纤维网处理；3.主卫地面未找好坡度，无法顺利排水。”现场技术交底：“1.新批墙体，要求小砖打底，植筋，挂网；2.厨房砌墙需要做混凝土止水带打底，高度为150-200毫米”。聚轩装饰公司主张开工日期为2018年9月11日，提交微信聊天记录，其中聚轩装饰公司XXX在2018年9月11日称：“亲，上午好，以上图片是您雅居今日施工情况，您留下的物品已经保护好，杂工正在施工，明天继续打拆请您查阅，今天是我来为您服务第1天，欧工现场给您发来播报，24小时为您家装修保驾护航，聚轩装饰祝您生活愉快，家庭幸福。”魏俊配偶：“谢谢XX。”关于工程节点，齐家网APP显示2018年10月27日，水电阶段性验收，仍有“热水器插座需下移”等问题需解决。2018年12月2日，泥木阶段验收完成；2018年12月5日，泥木阶段确认验收通过。此外，魏俊提交案涉工程微信沟通群组，2018年12月4日，魏俊配偶：“那就下个月就继续吧，反正已经拖了很多时间，一直都延期了，不在乎这几天了，我们不想有遗憾。门窗装好后，欧工那边能每天派人到场，也可以的吧，下周五才14号，门窗应该早一点通知我们的，太迟说了。”聚轩装饰公司XXX：“那好吧，尽量配合你们。”2018年12月17日，晚上19时10分，魏俊：“还有阳台这个批荡，你去看一下报价，再去问一下XX吧”。聚轩装饰公司XXX：“水泥沙补那些挖墙危险系数高，相信你也不会愿意冒险，所有的窗户外墙都是打玻璃胶处理。”魏俊：“修复的报价预算里面就包括了打发泡胶。”聚轩装饰公司XXX：“发泡胶只是从里面把缝隙大的打满外面要打玻璃胶才能防水，而且要打的很好，不然会渗水进来。”魏俊：“我问了一下装窗的，他说打玻璃胶是他们负责。但是如果是外面墙砖的洞太大了，还是要用水泥沙补的，明天再自己看看外面的是洞，是不是太大了？等到时候他们来看了再说。”聚轩装饰公司XXX：“报价里面的9个多平方是餐厅的，像阳台那些基本上打外墙砖都不会批荡，只是修补以下就可以扇灰，都不会去报批荡的，因为这样会增加客户的预算，而且质量一点都不会影响扇灰师傅在施工的时候会把高出来的水泥部分敲了。”魏俊：“计得是算过的每平米都量过的，你要不就是在重新量一遍，是不是对不上这个数？让XX来。”聚轩装饰公司XXX：“这个问题不大，如果补的到的，帮你处理好。”魏俊：“当然要处理好，合同里面规定了，而且你们上次质检来检查也是说了这个问题，你要不去问一下你们的质检？”聚轩装饰公司XXX：“我们做事也不会斤斤计较，像那些顶上补不了的就不要勉强，我也要对师傅的安全负责。外面修补是不可能报价的，因为设计师都知道外墙不是从里面能够修补得到的。”魏俊：“现在那里不是外墙啊。”聚轩装饰公司XXX：“阳台位置可以做，但是没有报价，你问一下设计师吧。”魏俊：“那个阳台作为客厅的一部分，下面是已经进行了批荡，为什么上面没有进行批荡，下面能批，上面不能批。”聚轩装饰公司XXX：“下面是打拆的打掉了，肯定会帮你批好。”魏俊：“我就是要上下一样了。我去问XX了，我是说了，你去问XX，当初做了这个预算的，我记得很清楚，你可以去问一下嘛。”聚轩装饰公司XXX：“报价表在这里，事实是这样的……批荡没有说不做，只是报价没有包含阳台，做完按实际数量算就行了，可以吗。”魏俊：“这本来就应该你们出，确定你们之间沟通出问题了啊，你觉得没有他们说好像已经做了预算，那你们去算清楚一下这事情啊。那给我一个明确的答复，为什么当初没有做这个预算？然后呢？这个现在客餐厅的批荡是不是指包括了餐厅的那面墙？”聚轩装饰公司XXX：“那就等她回复了再谈吧，工人反正就是做一个平方要一个平方的钱，总不能要我掏钱帮你做事。”魏俊：“我没有说你要掏钱帮我做事情，按合同来，合同里面没规定再来说这个怎么办……之前你这个凹凸不平，超出5毫米，用水泥沙抹平找平也是你们邓经理发过来的施工流程中规定的。”聚轩装饰公司XX：“我明天看看公式，看看有没有报价。”魏俊：“严格意义上说那个不叫批荡，只是泥沙重新找平一下，是抹灰之前必须做的手续，所以说这个是无论如何都应该做。”聚轩装饰公司XXX：“问题是水泥沙找平是要出费用的，你不出钱谁免费帮你做，有这个好的事我也想。”魏俊：“这样的墙面，腻子粉是批不上去的，这是你们质检自己说的，必须是要批一遍薄薄的水泥沙，找平一下。”聚轩装饰公司XX：“我先看看那个是怎样的一个预算吧。”魏俊：“或者是把这个墙体清理干净，你就是基层清理，正式抹灰尘，必须要做的工作。”聚轩装饰公司XXX：“是说免费做墙面找平吗？有这个工艺，有这个费用才行吧。”魏俊：“这一块的预算就是包括这样了，抹灰的，工作预算中。这个梁，你不会也说不需要重新批吧？”聚轩装饰公司XXX：“看样子我们是没办法达成共识，实在不行，您另外找人吧，我这两天安排清场，然后把数目对一下。”另查明，聚轩装饰公司与魏俊装饰装修合同纠纷一案，聚轩装饰公司2019年7月22日诉至本院，请求本院判令：1、魏俊支付合同内工程款尾款40351.98元；2、撤销魏俊在网络平台上对聚轩装饰工程有限公司的不符合事实的不良言论。本院于2020年1月2日作出（2019）粤0113民初9281号民事判决，查明2007年3月17日，魏俊与XXX登记结婚。涉讼物业位于广州市番禺区洛浦街XXXXX，房地产权属人为XXX，建筑面积102.5平方米，登记日期为2009年2月5日。认定：聚轩装饰公司提起该案诉讼称涉讼工程经魏俊验收确认已完成除扇灰、美缝及鞋柜后贴板的其他施工项目，已完工的工程造价为79971.98元，剩余40351.98元未付。而魏俊在诉讼中确认双方曾进行结算，对聚轩装饰公司主张的工程尾款也未提出异议，甚至认为其实际欠付的工程余款大于聚轩装饰公司主张的金额。判决：一、魏俊应于本判决生效之日起十日内向广州聚轩装饰工程有限公司支付工程款40351.98元；二、驳回广州聚轩装饰工程有限公司的其余诉讼请求。魏俊不服，提起上诉。广州市中级人民法院2020年9月25日作出（2020）粤01民终13410号判决，驳回上诉，维持原判。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。魏俊将涉讼物业装修工程发包给聚轩装饰公司施工，双方并于2018年8月22日签订《装饰装修服务合同》，该合同系双方的真实意思表示，内容不违反法律和行政法规的规定，依法成立并生效。合同签订后，双方当事人应全面、善意地履行合同义务。本案争议焦点之一，案涉合同的解除是否违约。《中华人民共和国合同法》第八条第一款规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”本案中，魏俊主张聚轩装饰公司在2018年12月17日单方解除合同，违反合同约定；聚轩装饰公司抗辩2018年12月17日双方协商解除合同。结合聚轩装饰公司XXX、聚轩装饰公司XX及魏俊当日的微信聊天记录，双方因部分墙面铲除后发现凹凸不平，聚轩装饰公司建议批荡找平，双方因该部分的批荡工程费用承担问题产生争议，魏俊认为应当包含在预算中无需另行支付费用，聚轩装饰公司认为不包含在预算中应当另行计费。其后，聚轩装饰公司提出“看样子我们是没办法达成共识，实在不行，您另外找人吧，我这两天安排清场，然后把数目对一下。”上述陈述应理解为聚轩装饰公司提出解除合同、退场清算的意思表示。本院认为，聚轩装饰公司在与魏俊签订《装饰装修服务合同》前，有义务对装修现场进行勘察后出具预算清单确定合同价款，阳台部分墙面的装修前状况及打拆后可能出现的状况均应当予以合理考虑，即便双方对阳台部分墙面批荡工程约定不清晰，聚轩装饰公司作为《装饰装修服务合同》即格式合同的提供方，也应当根据《中华人民共和国合同法》第四十一条“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”的规定，作出对出聚轩装饰公司一方不利的解释，上述费用应当由聚轩装饰公司承担，故聚轩装饰公司以拒绝承担合同义务为由解除合同，违反合同约定，应当承担违约责任。聚轩装饰公司抗辩，魏俊工程开工前未对聚轩装饰公司履行交底义务，但是魏俊已提交APP“装小蜜”的监理记录，足以证实已与聚轩装饰公司进行开工交底，聚轩装饰公司的抗辩意见本院不予采纳；聚轩装饰公司仍抗辩，魏俊其后配合聚轩装饰公司退场、结算应当视为协商一致解除合同，本院认为魏俊上述行为实为合同解除后的清算结算义务，不足以认定双方协商一致解除合同。本案争议焦点之二，聚轩装饰公司的违约责任。第一部分，双方约定，合同生效后，一方当事人擅自解除合同的，应当及时的通知另一方，并承担本合同第一条所列合同总价款20%作为违约金，同时承担因合同解除而给对方造成的损失。如上所述，聚轩装饰公司擅自解除合同，应承担违约责任，魏俊请求聚轩装饰公司承担合同总价20%的违约金18460元符合合同约定，本院予以支持。第二部分，魏俊仍主张聚轩装饰公司延误工期104日，请求按照总工程款万分之五计算延误104日的违约金；请求按照合同手写备注的内容按照每天150元房租计算104日的违约金。第一，关于工期的约定。合同仅约定装修工期为65个工作日，未明确约定开工时间。根据聚轩装饰公司提交的微信聊天记录，聚轩装饰公司XXX2018年9月11日称“今天是我来为您服务第1天”，并汇报当日工作主要为打拆，再行结合《齐家保三方协议》签订的时间同为2018年9月11日，足以认定聚轩装饰公司进场施工的时间为2018年9月11日。魏俊主张APP“装小蜜”监理开工交底之日2018年9月8日为开工之日，经审查“开工交底”与“开工”并非同一含义，“开工交底”指向的是开工前业主、施工人员、设计人员、监理人员共同完成的准备工作，而非“开工”，故魏俊主张“开工交底”之日为开工之日，不符合事实，本院不予采纳。合同约定工期65个工作日，从开工之日2018年9月11日开始计算65个工作日，完工之日应为2018年12月14日。魏俊提交《进度表》照片，记载“9月10日进场打拆，9月15日打拆完；9月17日，水泥沙砖进场；9月18日，泥水进场砌墙批荡至9月21日；9月22日至9月24日中秋休息；9月25日水电定位；9月26日，水电材料进场；9月27日水电工进场施工；9月30日中途墙地砖送货到场；10月1日至7日休息；10月8日水电施工，10月10日，申请验收；10月11日水电验收；10月12日泥水进场铺贴，10月26日中途木工可同时做天花；10月27日泥木验收；10月29日扇灰材料进场。”魏俊主张应当按照上述里程碑节点计算工期。本院认为，首先，上述《进度表》聚轩装饰公司不予认可；其次，即便上述《进度表》为真实，合同约定的工期计算方式为总工期计算方式，即65个工作日，而非里程碑工期计算方式，魏俊主张按照《进度表》计算工期，既无事实依据，又无合同约定，本院不予采纳。第二，关于工期的实际履行情况。截至约定的完工之日2018年12月14日，聚轩装饰公司仍未完成全部工程，并于2018年12月17日（第66个工作日）工程尚未完工时单方解除合同，逾期完工的事实清楚，聚轩公司应当承担违约责任。合同关于逾期完工的违约责任或者损害赔偿包括两个条款，其一为“乙方未按照合同的工程时间完工的，每延误一日，乙方应当向甲方支付总工程款的0.05%为一天的违约金。”其二为“工期为65个工作日，超过工期赔偿租房费用150元一天（若业主主材拖延或更改另计）【在相对应主材需要时，需提前1星期通知】。”《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”上述两个条款的约定，指向的为同一性质的逾期违约责任，鉴于上述第二项违约责任为手写条款，且约定的违约责任重于第一项违约责任，聚轩装饰公司也提出违约金过高的抗辩，本院酌情仅计算第二项违约责任，不再支持第一项违约责任。因案涉工程截至实际解除之日尚未完工，关于逾期完工的时间本院酌情参照工程量占比的方式予以计算。据聚轩装饰公司与魏俊工程款纠纷一案【（2019）粤0113民初9281号】，截止至2018年12月17日，聚轩装饰公司已完成工程量79971.98元，占合同总价92300元比例86.64%，也可以理解为聚轩装饰公司应当在56个工作日（65个工作日×86.64%）的节点，即2018年12月3日完成2018年12月17日的工程量。聚轩装饰公司在2018年12月17日已逾期完工14个自然日。综上，本院酌情认定聚轩装饰公司应当按照150元/日的租金标准赔偿魏俊逾期完工的损失2100元（150元/日×14日）。魏俊主张104日的逾期完工时间，将其后进场装修的时间一并计入，显属不公，且双方约定的解除合同违约金已可覆盖魏俊因聚轩装饰公司单方解除合同后，魏俊另行组织装修的相关损失，故该请求本院不予支持。聚轩装饰公司抗辩魏俊逾期支付工程款，经审查，魏俊实际于2018年8月22日魏俊通过支付宝向齐煜科技公司支付开工首期款36920元，不存在逾期事实；2018年11月5日向齐煜科技公司支付水电-二期工程款18460元，聚轩装饰公司未举证证实水电阶段验收通过的时间，根据现有证据截止至2018年10月27日水电阶段之日验收时仍有“热水器插座需下移”等问题尚未解决，魏俊2018年11月5日支付该节点的工程款，未超出合理期限，聚轩装饰公司主张逾期付款，本院不予采纳。本案争议焦点之三，律师费是否应由聚轩装饰公司承担。案涉合同并未约定律师费用的分担问题，故魏俊请求聚轩装饰工程承担律师费4500元，无合同依据，本院不予支持。魏俊仍在诉讼中提交《关于哪些装修项目没做的补充说明及证据》，主张聚轩装饰公司多收了2437.50元，并要求聚轩装饰公司支付2437.50元。魏俊未将上述主张明确列入诉讼请求，本院不作处理。第三人齐煜科技公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃诉讼权利，本院依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十一条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告广州聚轩装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告魏俊支付违约金18460元及逾期完工损失2100元，共计20560元；二、驳回原告魏俊的其余诉讼请求。如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费884元（原告魏俊已预交），由原告魏俊负担465元，由被告广州聚轩装饰工程有限公司负担419元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员 姚 琳二〇二一年二月四日书记员 叶嘉莹