宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0104民初14348号 原告（反诉被告）：宁夏精筑装饰设计工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川德胜工业园区中房天鹅湖小镇**楼**房。 法定代表人：李弈铄，该公司总经理。 委托诉讼代理人：叶冰莹、刘梦瑶，北京天驰君泰（银川）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：张小丽，女，1982年7月16日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。 原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司与被告张小丽装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月18日立案受理后，被告张小丽在答辩期内向本院提起反诉，本院予以准许并适用简易程序进行合并审理。原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司的委托诉讼代理人叶冰莹、刘梦瑶，被告张小丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告房屋装修尾款40587元，其中工程款6038元的利息按照市场报价利率自2019年10月12日起算至本判决确定给付之日；34549元的工程款利息按照市场报价利率自2019年8月12日起算至本判决确定给付之日止（截止2020年9月4日，暂计1626.5元）；2.被告支付原告装饰工程合同违约金3961元，主材代购合同违约金22074元；3.本案诉讼费由被告负担。事实与理由：宁夏精筑装饰设计工程有限公司原名称为宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司。2019年4月28日、6月26日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订《家庭居室装饰工程施工合同》《主材代购合同》，约定宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司为被告位于银川市兴庆区某号房屋提供装饰装修，工程价款为120763元，主材代购合同的总金额为124000元，同时约定了被告逾期付款的违约金、滞纳金计算标准。现工程已经竣工并交付使用，被告合计尚欠原告工程款40587元，故原告诉至法院，请求依法判如所请。 张小丽辩称，双方缔结装饰装修合同属实，但是原告在施工工程中存在诸多问题，至今都存在尚未完成的工程内容，所以未及时支付工程款。问题主要包括：1、原告未按照合同约定开工、竣工，存在工程工期迟延的情形；2、装修主体材料存在迟延定制，迟延交货情形；3、客厅、主卧、次卧的不锈钢吊顶费用按照原告公司负责人的安排将费用直接结算给劳务工人，该款应当从欠付工程款中抵扣；4、屋内所需安装的踢脚线长度为35米，但是原告按照54米计算费用，明显与客观事实不符，多计算的费用应当从欠付工程款中扣除；5、合同内约定的客厅背景墙面基础找平（木龙骨+单层石膏板）及儿童房背景墙打底（单层12mmOSB板）未施工，属于工程减项，该部分费用应当欠付工程款中抵扣；6、原告在施工过程中频繁更换负责人，工程交工至今，原负责案涉工程的负责人都联系不上。原告供货安装的马桶存在质量问题，因原告未向我交付保修单等手续导致至今无法享受售后维修服务。针对上述问题，被告向本院提出反诉请求：1.反诉被告支付反诉原告装修迟延交工违约金23456.9元；2.已经给劳务工人支付的费用4190元和未施工的工程款3808元应当从应付工程款中予以抵扣。 宁夏精筑装饰设计工程有限公司针对张小丽的反诉请求辩称，张小丽于2019年10月12日入住案涉房屋，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。案涉工程于2019年10月12日竣工。合同履行过程中，张小丽未按照合同约定的时间付款，所以导致工期顺延，被告不应承担逾期交工的违约责任。综上请求法庭驳回反诉原告张小丽的反诉请求。 根据双方当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年4月28日、6月26日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司（乙方）与被告（甲方）签订《家庭居室装饰工程施工合同》《主材代购合同》各一份。其中《家庭居室装饰工程施工合同》约定，乙方以包工包料的方式为甲方位于银川市兴庆区某号房屋提供基础装修。工程期限为110天，自2019年5月6日至2019年8月24日，工程预算造价为120763元，本合同生效后，被告预交全部工程预算款的60%计72458元，工程进度过半（木工完成），需油工进场时则视为工程进度过半再付工程预算款的35%计42267元，最后工程验收完毕后一次性付清尾款5%计6038元。工程验收合格后，乙方在两日内及时向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后两日内如未有异议，即视为同意，甲方应在工程验收完毕三日内直接向乙方支付决算后的余款。否则甲方须向乙方缴纳工程总额每日万分之以的滞纳金（从验收合格后第四日起计算）。因甲方未按照合同条款约定履行义务（如未按照合同约定付款等）而影响工期的，工期顺延，“且每日需承担合同总金额万分之一的违约金，违约金最高不超过合同总金额的百分之十”。因甲方未按合同规定执行，造成乙方施工人员停工、窝工，每停工、窝工一天，则甲方赔偿乙方工程合同决算总造价的万分之一，工期顺延。因乙方责任不能按期开工或无故中途停工或出现因工程质量问题不能交付而影响工期的，由乙方负责，总工程日外每迟延一日需承担合同总金额万分之一的违约金，违约金最高不超过合同总金额的百分之十。特别约定：甲方应当将所有工程款项（工程款、主材成品款等）付至到乙方指定的财务部门，并由乙方财务部门收款后向甲方出具加盖财务章的收款收据，视为甲方履行了相应的付款义务，如甲方将所有工程款项交于其他人或者未有公司收款收据的视为未支付。本合同签订时，甲方已明确知晓此特别约定，且明确知晓除上述收款方式外，乙方不会再本合同履行过程中委托任何员工或者他人向甲方收取任何工程款。因此，如果甲方未按照本条约定方式支付工程款的，视为甲方未支付，由此产生的一切后果均由甲方自行承担，乙方不承担任何责任，并有权依照合同追究甲方的逾期付款责任。合同附件：工程预（决）算单，载明了工程项目、工程量、单价、总价等内容。被告在甲方落款处签名，在乙方落款处加盖“宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司合同专用章”及工作人员吴某签名。合同签订后，被告于2019年4月28日、9月16日向宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司支付工程首期款72458元，工程中期款42267元。《主材代购合同》约定，主材合同金额为124000元。签订合同当天，交清非定制类50%，定制类80%的货款，剩余尾款须按照甲乙双方签订的《家庭居室装饰工程施工合同》中工程款35%的付款条件成就时，与该款项一并交齐。甲方应当将所有主材款打入乙方指定账户。本合同签订时，甲方已明确知晓此特别约定，且明确知晓除乙方指定收款方式外，乙方不会再本合同履行过程中委托任何员工或者他人向甲方收取任何款项。因此，如甲方未按照本条约定方式支付款项的，视为甲方未支付，由此产生的一切后果均由甲方自行承担，乙方不承担任何责任，并有权依照本合同追究甲方的逾期付款责任。附《主材代购清单》载明了主材品类、品牌，并注明实测实量方式计算价格。被告在甲方落款处签名，在乙方落款处加盖“宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司合同专用章”且工作人员（注：字迹潦草无法辨识）签名。同日，被告支付了主材首期款78942元。合同履行过程中，双方重新签订《主材结算清单》确认非定制类合计58705元，定制类合计52621元，主材代购费5566元，合计113806元，已付78942元，尚欠34864元（扣减公司优惠3086元）。故原告诉至法院，请求依法判如所请。 另查明，2015年4月24日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司成立。2019年5月23日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司名称变更为宁夏精筑装饰设计工程有限公司。2020年12月2日，公司法定代表人由李海涛变更为李弈铄。 本案在审理过程中，原、被告对开工、竣工时间发生争议，原告主张开工时间为2019年5月6日，竣工时间为2019年10月12日。被告主张开工时间为2019年6月15日，未办理竣工手续，被告入住时间为2019年12月28日。庭审中，被告提交微信聊天截图打印件，欲证实：被告于2019年11月18日给不锈钢吊顶工人支付材料费1340元、安装费1200元；2019年12月2日给电工支付劳务费1000元；2019年12月8日支付纱窗费用600元。上述费用合计4140元均包括在《主材结算清单》中，应当从应付工程款中予以扣减。另，踢脚线实际长度为35米，被告按照54米结算，应当扣减超出部分费用760元[（54米-35米）×40元]。原告对微信聊天截图真实性无异议，但是按照合同约定，被告支付给甲方以外其他工人的费用不能视为支付给甲方的工程款，不应从应付款项中抵扣。对于踢脚线的单价认可，但是原告没有证实实际所需踢脚线长度为35米。被告申请宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司原工作人员吴某出庭作证，吴某证实《工程预决算》中的三项工程未施工，其中包括：1、客厅背景墙墙面水泥砂浆找平层铲除项目，金额为217.69元；2、客厅背景墙基础找平（木龙骨+单层石膏板）项目，金额为449.19元；3、儿童房背景墙打底（单层12mmOSB板），金额为1796.02元，以上合计工程款2462.9元。因公司主材负责人频繁更换，导致材料未及时供应，存在逾期交工的情形。原告对证人身份认可，但对证人所述内容与客观事实不符，吴某仅为设计师，对工程施工内容进度不知情。被告对证人身份及证人证言三性均予以认可。 本院认为，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司于2015年4月24日注册成立。公司经营期间发生的公司名称变更、法定代表人的变更均属于公司登记事项的变更，变更后的公司对变更前的公司债权债务应予以承继。本案中，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司名称变更为宁夏精筑装饰设计工程有限公司，宁夏精筑装饰设计工程有限公司有权继受宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订的合同项下的所有权利义务并承担民事责任。宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》《主材代购合同》系双方当事人真实意思表示，内容合法有效，本院予以确认。合同签订后，原告履行了施工义务，被告已经入住使用案涉房屋。截止起诉时止，被告尚欠原告装修费40902元（施工工程款6038元+主材材料款34864元）未付。 关于未施工部分的工程款是否应当从应付工程款中抵扣的争议。被告申请的证人吴某原系宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司工作人员，亦系案涉工程项目负责人，其所陈述的内容具备客观性及证明力，吴某当庭陈述有三项工程未施工，原告虽然对证人证言不予认可，但未提交证据予以反驳，应当承担举证不利的后果，故本院对证人证言予以采信，未施工部分的工程款2462.9元应当从应付工程款中予以抵扣。关于踢脚线结算价格的争议，原告与被告工作人员的微信聊天截图中能够反映宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司工作人员并未否认踢脚线实际长度35米，只是认为踢脚线为定制产品不能按照实际尺寸结算。双方签字确认的《主材结算清单》明确载明计价方式为实测实量，故本院对被告的质证意见不予采纳，确认踢脚线应当按照实际长度35米计算，踢脚线价格应当为1400元（35米×40元），被告按照2160元结算不符合合同约定，超出实际施工部分760元款项应当从应付工程款中扣减。关于张小丽直接向劳务工人支付的材料款、劳务费是否应当从应付工程款中抵扣的争议。根据双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》《主材代购合同》约定：“甲方应当将所有工程款项（工程款、主材成品款等）付至乙方指定的财务部门，并由乙方财务部门收款后向甲方出具加盖财务章的收款收据，视为甲方履行了相应的付款义务，如甲方将所有工程款项交于其他人或者未有公司收款收据的视为未支付。”本案中，被告并未举证证明其向劳务工人支付的材料款、劳务费系经原告公司同意而进行的指示交付，且无法确认给付款项内容是原告应当负担的工程施工范围，故对张小丽垫付工人的劳务费、材料费4140元不应当从应付工程款中抵扣。张小丽就上述三项争议提出反诉请求的目的在于否定原告支付工程款的诉讼请求，抗辩的内容没有超越原告诉讼请求所涉及的争议范围，没有在原告的诉讼请求之外提出新的争议焦点，因此张小丽的该项反诉请求实质是对原告请求权的防御，本院确认张小丽提出的反诉请求应认定抗辩意见。综合以上分析认定，抵扣完毕后，被告还应支付原告装修费37679.1元（应付装修费40902元-未施工部分工程款2462.9元-超付踢脚线费用760元）。 关于合同履行过程中违约情形的认定。本案中，原告负有证明开工、竣工时间的举证义务，因原告未提交证据予以证明，故本院按照被告自认实际进场施工的时间2019年6月15日确定为开工时间。因案涉工程尚未竣工验收，本院根据被告自认的入住使用时间2019年12月28日为竣工时间。据此，本院确认原告存在迟延开工、逾期交工的违约情形。按照合同约定，被告理应在工程验收合格后第四日一次性付清尾款，即应当自2020年1月1日前支付剩余工程施工费；剩余主材款应当按照双方签订《家庭居室装饰工程施工合同》中工程款35%的付款条件成就时，与该款项一并交齐，即应当自2019年的9月16日支付剩余主材款，但被告至今未履行付款义务，被告存在逾期付款的违约情形。本案中，双方当事人就迟延支付工程款、迟延开工、交工的违约情况均约定支付守约方一定数额的违约金。违约金主要功能是弥补原告损失，兼顾一定的惩罚作用。被告迟延支付工程款给原告造成的损失主要为资金占用期间的利息损失，原告已经按照合同约定的标准主张违约金，且该标准高于实际损失，结合双方履行情况、预期利益等情况，违约金的计算方式足以弥补原告的利息损失兼具有一定的惩罚性质，违约金的计算已经涵盖了利息损失，故对原告主张的逾期利息损失，本院不予支持。鉴于双方都存在违约事由，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定：“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”故对原告主张的逾期付款违约金及反诉原告主张的逾期交工违约金均不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条、第五百九十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项、第十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第五条的规定，判决如下： 一、被告张小丽于本判决生效之日起五日内支付原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司装修费37679.1元； 二、驳回原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求； 三、驳回反诉原告张小丽的其他反诉请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费753元，由被告张小丽负担；反诉案件受理费241元，由原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 员  张 慧 二〇二一年二月五日 法官助理  郑 莹 书 记 员  孙燕燕 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 第五百九十二条当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间； （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付的，工程价款也为结算的，为当事人起诉之日。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》 第五条当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： （一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。 （二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。 （三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 履行告知书 负有履行义务的当事人必须依法按期履行本法律文书确定的义务。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。