山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁01民终468号上诉人（原审被告）：济南旺地置业有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：肖劲，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：闫安然，北京市金杜（济南）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李云朔，北京市金杜（济南）律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：亚萨合莱天明（北京）门业有限公司，住所地北京市。法定代表人：余明生，总经理。委托诉讼代理人：薛康波，北京市鑫诺律师事务所律师。委托诉讼代理人：康娜，北京市鑫诺律师事务所实习律师。上诉人济南旺地置业有限公司（以下简称济南旺地公司）因与被上诉人亚萨合莱天明（北京）门业有限公司（以下简称天明门业公司）定作合同纠纷一案，不服济南市天桥区人民法院（2020）鲁0105民初5698号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年1月13日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任对本案进行了审理。本案现已审理终结。济南旺地公司上诉请求：1.依法撤销济南市天桥区人民法院（2020）鲁0105民初5698号民事判决，改判驳回天明门业公司的诉讼请求；2.一、二审诉讼费用全部由天明门业公司承担。事实和理由：1.济南旺地公司与天明门业公司已就工程审定结算造价达成协议，应当以审定结算造价作为双方结算的依据。2019年10月1日，济南旺地公司与天明门业公司就金色悦城一期入户门供货安装工程造价达成一致，双方共同确认：合同造价2,049,897.17元，因现场签证核减273,451.66元，最终审定结算造价为1,776,445.51元。双方盖章确认的《竣工造价结算协议》中载明，双方确认最终审定结算造价1,776,445.51元，已付工程款1,537,422.88元，其他应扣款12,134.35元，结算应付余款226,888.28元。因此，一审法院以合同造价2,049,897.17元作为双方结算依据，属于事实认定错误，应予改判。2.涉案合同付款条件尚未成就，济南旺地公司无付款义务。根据《济南万科金色悦城一期项目入户门供货及安装合同》约定，济南旺地公司在收到齐全的付款资料后向天明门业公司支付货款。但截至目前，天明门业公司并未向济南旺地公司提交剩余工程款的任何付款资料。因此，合同约定的付款条件尚未成就，天明门业公司无权要求济南旺地公司支付剩余工程款。一审法院在天明门业公司未举证证明其将付款资料提交济南旺地公司的情况下，仍判决济南旺地公司支付工程款及逾期利息，应予改判。3.《济南万科金色悦城二期项目入户门供货及安装合同》并未实际履行。《济南万科金色悦城二期项目入户门供货及安装合同》签订后，济南旺地公司即通知天明门业公司暂不履行该合同。因此，双方并未实际履行该合同，济南旺地公司不应向天明门业公司支付工程款。补充上诉意见：被上诉人交付的入户门发生多起锁芯损坏、门框下陷等质量问题，且未及时维修，根据双方签署的《工程质量保修协议书》第3.5条赔偿责任约定及4.2条维修责任及时性约定，济南旺地公司有权在工程质保期内扣除天明门业公司维修费、赔偿费、管理费（违约金，修复赔偿费用的15%）以及未按规定固定工人签到签退处罚费用，各项费用共计16,426.78元，以上费用应在天明公司工程款内扣除。一期结算应付余款186,003.66元。天明门业公司辩称，请求法院驳回上诉人提起的上诉请求。1.上诉人提到的结算事宜，我们刚刚拿到上诉人向被上诉人代理人提交的结算申请书，双方在2019年就结算事宜进行沟通，我们按照甲方的要求扣除相应的款项邮寄了付款申请表，但是甲方不认可，我们认可结算书上的公章，这个结算不是双方合议后的结算结果，天明门业公司在2018年1月2日应甲方的要求把一期的全部金额的发票和付款申请全部提交给了上诉人，甲方利用强势的合同地位不予付款，并不是被上诉人不予提交付款材料。2.关于扣款说明，被上诉人刚刚拿到上诉人的扣款说明，上诉人向法庭提交的所有扣款事项都已经扣除了。天明门业公司向一审法院起诉请求：1.济南旺地公司支付合同欠款500,606.26元；2.济南旺地公司支付自2017年7月25日起至实际支付之日止的利息，按年利率4.35%计算。一审法院认定事实：2016年11月，天明门业公司（供货安装方、乙方）与济南旺地公司（发包方、甲方）签订《济南万科金色悦城一期项目入户门供货及安装合同》（合同编号：HT-TM160154），其中约定：1、工程名称：济南万科金色悦城一期项目入户门供货及安装工程；承包范围：济南万科金色悦城一期项目钢质入户门供货及安装；工期约60天；合同固定总价为2,049,897元；本合同开工日期暂定为2016年11月30日；2、工程验收：工程具备竣工验收条件，乙方按国家竣工验收有关规定，提前15日向甲方提供完整竣工资料、竣工验收报告，甲方认为符合验收条件后组织甲方及相关单位验收；3、每批货运到指定地点，甲方验收完成后，乙方须提供齐全的付款资料，需方在收到齐全的付款资料之后于30日内支付至该批货款的80%；安装完成并验收合格后，乙方须提供齐全的付款资料，需方收到齐全的付款资料之后30日内支付至该批货款的90%；项目竣工验收完成后，乙方须提供付款资料，需方收到齐全的付款资料之后于45天内支付至乙方结算总价100%的货款。天明门业公司提交一期项目的安装确认单、发货单，主张其已履行完合同义务。天明门业公司提交济南旺地公司于2018年4月8日出具的工程联系函和扣款通知书，工程联系函载明：亚萨合莱天明（北京）门业有限公司：由贵公司施工的济南金色悦城一期标段工程，在施工期间备货占用场地，我单位多次通知你单位清运未果，故委托第三方单位外运门扇，依据《工程质量维修协议书》规定，由你单位承担门扇外运费用共计291.78元。2017年3月，天明门业公司（供货安装方、乙方）与济南旺地公司（发包方、甲方）签订《济南万科金色悦城二期项目入户门供货及安装合同》（合同编号为HT-TM170033），主要约定：1、工程名称：济南万科金色悦城二期项目入户门供货及安装工程；承包范围：济南万科金色悦城二期项目钢质入户门供货及安装；工期约60天；合同固定总价为2,282,901.88元；本合同开工日期暂定为2017年6月15日，以甲方正式通知为准；2、工程验收：工程具备竣工验收条件，乙方按国家竣工验收有关规定，提前15日向甲方提供完整竣工资料、竣工验收报告，甲方认为符合验收条件后组织甲方及相关单位验收；3、每批货运到指定地点，甲方验收完成后，乙方须提供齐全的付款资料，需方在收到齐全的付款资料之后于30日内支付至该批货款的80%；安装完成并验收合格后，乙方须提供齐全的付款资料，需方收到齐全的付款资料之后30日内支付至该批货款的90%；项目竣工验收完成后，乙方须提供付款资料，需方收到齐全的付款资料之后于45天内支付至乙方结算总价100%的货款。天明门业公司提交万科金色悦城二期项目的发货单、交底单、移交验收单，天明门业公司主张，在二期项目中，向济南旺地公司交付了8套样板间的门后，济南旺地公司通知其合同暂不履行，所以天明门业公司现在主张8套样板间的款项，即12,589.98元。天明门业公司自认，济南旺地公司共计支付合同款1,561,880.72元，已在一期工程款里扣除，现一期工程款尚欠488,016.28元，二期工程尚欠八套样板间费用12,589.98元，合计500,606.26元。另查明，天明门业公司因本次诉讼支出保全保险费1200元。一审法院认为，天明门业公司、济南旺地公司之间签订的《济南万科金色悦城一期项目入户门供货及安装合同》、《济南万科金色悦城二期项目入户门供货及安装合同》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，受法律保护。根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利。本案济南旺地公司经一审法院合法传唤，无正当理由拒不出庭应诉，视为其放弃了答辩和质证的权利，一审法院根据到庭当事人提供的证据对案件事实予以认定。结合天明门业公司提交的涉案合同、安装确认单、发货单、交底单、移交验收单等证据，对天明门业公司主张的欠款500,606.26元，一审法院予以确认。因天明门业公司提交的工程联系函中载明，由天明门业公司负责门扇外运费用共计291.78元，故该款项一审法院直接予以扣除，故对天明门业公司主张的合同款一审法院支持500,314.48元。对天明门业公司主张的逾期付款利息损失，因双方合同约定，天明门业公司须提供付款资料，济南旺地公司收到齐全的付款资料之后于45天内支付至乙方结算总价100%的货款，天明门业公司未举证证明其将付款资料交与济南旺地公司的具体日期，故对天明门业公司主张的逾期付款利息损失，一审法院酌定为：自2020年9月22日（立案之日）起至实际付清之日止，以500,314.48元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。对天明门业公司主张的保全保险费，因为双方没有明确约定，故一审法院不予支持。综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决：一、济南旺地置业有限公司于判决生效之日起十日内支付亚萨合莱天明（北京）门业有限公司合同款500,314.48元；二、济南旺地置业有限公司于判决生效之日起十日内支付亚萨合莱天明（北京）门业有限公司逾期付款利息损失：自2020年9月22日起至实际付清之日止，以500,314.48元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；三、驳回亚萨合莱天明（北京）门业有限公司其他诉讼请求。如果济南旺地置业有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计4574元，保全费3194元，由济南旺地置业有限公司负担。二审期间，济南旺地公司提交证据如下：证据1.一期工程结算文件，证明2019年10月1日，济南旺地公司与天明门业公司就金色悦城一期入户门供货安装工程造价达成一致。结算文件第四页《竣工造价结算协议》中载明，双方确认最终审定结算造价1,776,445.51元，其他应扣款12,134.35元。证据2.天明门业公司扣款文件，共计14份扣款通知书及相应的快递单13份，部分有工程联系函5份，证明涉案工程交付业主以后发生了业主投诉及索赔、委托第三方进行维修，根据工程质量维修协议书的约定，该些款项全部应该由被上诉人承担，共计16,426.78元。证据3.三份约谈记录，对应的是结算审批表中的有效扣款三份共计12,134.35元，证明罚款2500元，罚款事由是门扇摆放零乱没有及时整理等，零活分摊6250.99元，对方也是盖章确认的，水电费的分摊3383.36元。经质证，天明门业公司对证据1结算文件上的公章认可，但是被上诉人没有收到过结算文件，不认可其证明目的，这份结算书是被上诉人制作，盖好章给上诉人的，但是上诉人没有再给我方盖好章寄回；关于证据2扣款的依据，被上诉人提供的所有货物应该通知被上诉人进行维修或者更换，包括委托第三人，都应该通知被上诉人，但是被上诉人没有接到任何的通知；对于证据3，其中的2500元的扣款通知未盖我方公章所以不予认可，对另外两份盖有公章的涉及到的签名和公章庭后核实。经审查，本院对证据1的真实性予以认可，该份结算文件加盖双方公章，应视为双方就《济南万科金色悦城一期项目入户门供货及安装合同》进行了结算。关于证据2，《扣款通知书》和《工程联系函》均无天明门业公司签字盖章，对其证明目的不予认可。关于证据3，济南旺地公司庭后未提交核实情况，本院认为该三份约谈记录中，其中两份已有天明门业公司盖章确认，三份约谈记录的总额可与证据1的结算审批表中有效扣款总额相印证，本院对证据三的真实性予以确认。本院对一审法院查明的事实予以确认。本院认为，济南旺地公司与天明门业公司签订的《济南万科金色悦城一期项目入户门供货及安装合同》《济南万科金色悦城二期项目入户门供货及安装合同》系双方真实意思表示，合法有效，一审法院认定正确。关于《济南万科金色悦城一期项目入户门供货及安装合同》的最终造价问题，济南旺地公司与天明门业公司于2016年11月签订该合同，合同约定固定总价为2,049,897元，现济南旺地公司主张经双方于2019年10月1日结算认定一期项目总造价为1,776,445.51元，有效扣款12,134.35元，并提交了加盖双方公章的《结算审批单》等结算文件，天明门业公司认可该结算文件上天明门业公司公章的真实性，对该结算文件上的数额不认可，但未提出足以反驳该结算数额的证据，本院对天明门业公司的该项抗辩理由不予采信，《济南万科金色悦城一期项目入户门供货及安装合同》合同造价为1,776,445.51元，有效扣款12,134.35元。关于济南旺地公司主张的工程质量维修扣款共计16,426.78元，其提供了相应的《扣款通知书》《工程联系函》及相应的快递单予以证实，但均未有天明门业公司的签字盖章等确认行为，且该大部分扣款日期在2019年10月双方结算之前，根据双方签订的《工程质量保修协议书》，天明门业公司承担工程质量赔偿责任需满足“乙方未按合同进行保修，或维修两次（含两次）以上仍然不能解决问题等原因”，济南旺地公司未提交证据证明满足该条件，本院对其该项上诉请求不予支持。结合天明门业公司一审自认济南旺地公司已付款金额为1,561,880.72元，以及其一审提交的济南旺地公司2018年4月8日出具的《工程联系函》，其中载明的由天明门业公司负责门扇外运费用共计291.78元，济南旺地公司就《济南万科金色悦城一期项目入户门供货及安装合同》未付款金额为1,776,445.51-12,134.35-1,561,880.72-291.78=202,138.66元。关于济南旺地公司就《济南万科金色悦城二期项目入户门供货及安装合同》应向天明门业公司支付八套样板间费用共计12,589.98元，一审法院依据天明门业公司提交的发货单、交底单及移交验收单，判定济南旺地公司向天明门业公司支付12,589.98元，并无不当。综上所述，济南旺地公司总计应支付天明门业公司合同款214,728.64元。济南旺地公司的上诉请求部分成立。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，因济南旺地公司二审中提供新证据，导致裁判结果发生改变，济南旺地公司应承担二审诉讼费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销济南市天桥区人民法院（2020）鲁0105民初5698号民事判决；二、上诉人济南旺地置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付被上诉人亚萨合莱天明（北京）门业有限公司合同款214,728.64元；三、上诉人济南旺地置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付被上诉人亚萨合莱天明（北京）门业有限公司逾期付款利息损失：自2020年9月22日起至实际付清之日止，以214,728.64元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；四、驳回被上诉人亚萨合莱天明（北京）门业有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费减半收取计4574元，保全费3194元，由济南旺地置业有限公司负担3340元，亚萨合莱天明（北京）门业有限公司承担4428元。二审案件受理费9148元，由上诉人济南旺地置业有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 员 王京波二〇二一年二月五日法官助理 李 瑞书 记 员 孙培培