四川省简阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川0180民初727号 原告：郭桃，女，1987年10月1日出生，汉族，住四川省简阳市。 委托诉讼代理人：汪旭，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 被告：四川怡合置业有限公司，住所地四川省成都市武侯区武科东二路460号7栋8层820号，统一社会信用代码91510000680411902G。 法定代表人：罗维军，经理。 被告：四川怡合置业有限公司简阳分公司，住所地四川省简阳市简城镇建设西路（京龙阳峰嘉苑1单元803），统一社会信用代码91512081073952424Y。 负责人：唐中华，经理。 委托诉讼代理人：谢应书，男，系公司员工。 委托诉讼代理人：张建国，男，系公司员工。 原告郭桃与被告四川怡合置业有限公司（以下简称：怡合置业公司）、四川怡合置业有限公司简阳分公司（以下简称：怡合置业简阳分公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2021年2月4日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告郭桃的委托诉讼代理人汪旭，被告怡合置业简阳分公司的委托诉讼代理人谢应书、张建国到庭参加诉讼，被告怡合置业公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 郭桃向本院提出诉讼请求：判令怡合置业公司、怡合置业简阳分公司向郭桃支付房屋转移登记违约损失10,618元。诉讼过程中，郭桃明确违约损失的计算方法为：以购房款351,000元为基数，从实际交房日二年后的次日起按每日万分之0.5的标准计算至2021年1月31日止。事实和理由：郭桃与怡合置业简阳分公司于2016年8月24日签订了《四川省商品房买卖合同（预售）》（以下简称：《商品房买卖合同》）及《商品房买卖合同补充协议》（以下简称：《补充协议》），约定怡合置业简阳分公司将简阳简城镇广场路夜月风光·上城二期2号楼2-22-1号住房出售给郭桃，总价351,000元；出卖人在2016年12月31日前交付商品房；买卖双方在商品房交付使用之日起730日内，共同向房屋登记机构申请办理房屋所有权转移登记；因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起730日内取得该商品房的房屋所有权证书，买受人不退房，合同继续履行；买受人全权委托出卖人至产权监理机关办理房产转移登记，出卖人不收取任何代办费；出卖人在买受人办理完毕所有交房手续后的二年内，为买受人办理房屋所有权证和国有土地使用证。合同签订后，郭桃按约定履行了支付房款、交纳办证税费等合同义务，但开发商于2017年6月5日交付案涉商品房，至今未履行办证义务，给郭桃造成损失，应当承担相应的违约责任。怡合置业简阳分公司作为怡合置业公司的分支机构，不能独立承担民事责任，怡合置业公司与怡合置业简阳分公司应当承担连带责任。为维护合法权益，郭桃诉讼来院。 怡合置业简阳分公司辩称，对郭桃主张的签订《商品房买卖合同》《补充协议》、已交纳合同约定的购房款和办证税费无异议。但认为，1.案涉楼盘的1、4号楼的初始登记于2020年7月30日办理，2、3号楼楼栋未办理初始登记，未办理原因是因简阳划归成都代管后，位于绛溪河旁的案涉小区相关设施无法完善，小区3户业主未及时缴纳专项维修基金，无法按期办理初始登记及转移登记，责任不能归责于怡合置业简阳分公司；2.2018年3月7日，该楼盘经简阳市蜀阳房产测绘有限责任公司测绘后出具了测算统计表，载明2、3号楼的房屋均存在面积增加的情况，怡合置业简阳分公司以公示方式告知业主尽快补交，郭桃至今未交纳房屋面积补差款1,560元，业主向怡合置业简阳分公司主张违约损失的起算期限应从业主补交房屋面积补差款之日起的一个合理期限内计算；3.2017年9月18日,郭桃曾与怡合置业简阳分公司签订《协议书》，约定因市政道路未完善，待完善相应手续后两年内办理房屋产权，并不得因此事向任何部门主张权利；现手续尚未完善，郭桃无权现在主张违约损失。综上，请求法院驳回其诉讼请求。 怡合置业公司未作答辩。 本院认为，怡合置业简阳分公司承认郭桃在本案中所主张的事实，郭桃认可怡合置业简阳分公司辩称的所在楼栋初始登记办理、签订《协议书》的事实，故对上述事实本院予以确认。郭桃与怡合置业简阳分公司签订的《商品房买卖合同》和《补充协议》，系双方真实的意思表示，不违反法律、行政法规的规定，合法有效，双方应按合同约定行使权利、履行义务。郭桃按照合同约定交纳了购房款351,000元，于2017年6月5日接房。对于郭桃主张的转移登记违约损失，本院评述如下： 《商品房买卖合同》和《补充协议》约定出卖人在买受人办理完毕所有交房手续后的二年内，为买受人办理房屋所有权证和国有土地使用证。2016年11月14日起，简阳市相关部门停止受理各类房屋登记业务，开始实行不动产统一登记，即执行“两证合一”制度。基于不动产登记制度的变化，怡合置业简阳分公司已经不能单独为购房人办理房屋所有权证书及国有土地使用权证书，但仍然负有向郭桃办理不动产登记证的合同义务。而不动产权证系对原房屋所有权证书、国有土地使用权证书的合并，不动产权证的办证时间应当以国有土地使用权的办证时间为准，即怡合置业简阳分公司应当在2019年6月5日前办理不动产权证书。怡合置业简阳分公司抗辩系案外人原因及规划调整导致不能办证，但未提交充分证据予以证明，故对该抗辩意见，本院不予支持。怡合置业简阳分公司提出郭桃未补交房屋面积补差款，应在其补交后合理期限内办理不动产权证的抗辩意见，但《补充协议》约定购房者应当在房屋交付前向开发商交纳房屋补差款，如未交纳，开发商可以拒绝向购房者交房。案涉楼栋于2018年才完成房屋面积测绘，晚于案涉房产交付时间，怡合置业简阳分公司未提交相应证据证明在房屋面积测绘后，其已通知购房者在合理的期限内交纳购房款的相应证据，应承担举证不利的法律后果，其以此为由主张延期办证的理由不成立，本院不予支持。怡合置业简阳分公司抗辩接房时与业主签订《协议书》，业主同意待完善相应手续后两年内办理房屋产权的意见。本院认为，《商品房买卖合同》和《补充协议》有办理产权证的明确条款，《协议书》系怡合置业简阳分公司提供的格式版本，关于“由于市政道路尚未完善，导致本项目验收手续暂时不能如期完善，乙方同意在甲方完善相应手续后两年内办理房屋产权。”的约定，不能准确界定开发商将完善何种手续，以及对应的是不动产权证还是初始登记证，故该条款约定不明，应适用原合同约定；且该《协议书》中约定的“本协议一经签订，乙方不得再因此事向任何部门主张权利。”，明显限制一方当事人的权利，该条款约定无效。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定，郭桃主张怡合置业简阳分公司按照日万分之0.5的标准支付从2019年6月5日至2021年1月31日逾期办理不动产权证违约损失，符合法律规定，本院依法予以支持，即怡合置业简阳分公司应当支付郭桃逾期办理不动产权证违约损失351,000元×0.05‰×605天=10,618元。对于怡合置业公司是否承担责任。因怡合置业简阳分公司属于怡合置业公司的分支机构，根据《中华人民共和国民法典》第七十四条第二款“分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。”的规定，在怡合置业简阳分公司的财产不足以支付郭桃的违约损失时，由怡合置业公司承担给付责任。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第七十四条、第五百零二条、第五百七十七条、第五百八十二条、第五百九十三条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 被告四川怡合置业有限公司简阳分公司以其经营管理的财产承担违约责任，于本判决生效后十日内支付原告郭桃逾期办理不动产权证的违约损失共计10,618元；若被告四川怡合置业有限公司简阳分公司经营管理的财产不足以承担前述责任的，由被告四川怡合置业有限公司承担责任； 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计33元，由被告四川怡合置业有限公司简阳分公司、四川怡合置业有限公司共同负担。 本判决为终审判决。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  税旭东 二〇二一年二月二十五日 书记员  李瀚森