山东省济南市章丘区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0181民初4619号 原告：山东不夜城电影放映有限公司，住所地济南市章丘区明水街道汇泉路**。 法定代表人：王明月职务：总经理 委托诉讼代理人：王晓东，北京市京师（德州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王启龙，山东邦源律师事务所律师。 被告：济南恒安装饰工程有限公司，住所，住所地济南市章丘区明水街道唐人中心**写字楼**div> 法定代表人：解国栋职务：董事长 被告：解国栋，男，1982年9月21日出生，汉族，住济南市章丘区。 被告：刘洪艳，女，1976年1月9日出生，汉族，住济宁市市中区。 上列三被告委托诉讼代理人：王恩义，山东清照律师事务所律师。 原告山东不夜城电影放映有限公司（以下简称不夜城电影公司）与被告济南恒安装饰工程有限公司（以下简称恒安装饰公司）、解国栋、刘洪艳装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月14日立案后，依法适用简易程序，并公开开庭进行了审理。后因案情复杂，本案依法转为普通程序，再次公开开庭进行了审理。原告不夜城电影公司及其委托诉讼代理人王晓东、王启龙，被告恒安装饰公司、解国栋、刘洪艳的共同委托诉讼代理人王恩义均到庭参加诉讼。现已审理终结。 不夜城电影公司的诉讼请求：1、请求依法判决解除原告与被告签订的《装饰装修工程合同书》；2、请求依法判决被告退还原告工程款862900元；3、请求依法判决被告向原告支付逾期交工的违约金150万元；4、请求依法判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失60万元（对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额）；5、涉诉费用由被告承担。事实与理由：原告与被告济南恒安装饰工程有限公司于2019年10月10日签订了《装饰装修工程合同书》，合同约定原告将位于山东省济南市章丘区××街道××路××号的章丘不夜城影城装修工程承包给被告，并对工程期限、工程造价、支付方式、违约责任等做了约定。由于被告济南恒安装饰工程有限公司没有达到合同约定的第一次付款的条件，被告于2019年11月2日向原告申请提前拨款，并承诺后续工程定按照合同约定和原告代表的现场要求及时准确准时完成（如有冲突以原告代表要求为准）且后续拨款将严格按照合同约定进行申请，否则自愿无条件承担所有违约责任与赔偿责任且无条件退还已经收到的原告的所有工程款项。后来在合同履行过程中被告严重逾期且至今都没有竣工，另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建、使用劣质材料以及内在的严重质量问题，给原告造成重大的经济损失。被告济南恒安装饰工程有限公司为自然人独资的一人有限责任公司，被告解国栋系该公司的自然人股东，被告解国栋的个人财产与被告济南恒安装饰工程有限公司的公司财产混同，被告解国栋应当依法承担连带责任。另，被告刘洪艳受被告济南恒安装饰工程有限公司委派作为该工程的项目负责人，根据合同约定被告刘洪艳也应承担连带责任。综上，因被告的严重违约行为致使合同目的已无法实现，同时也给原告造成了重大经济损失，为维护原告的合法权益，现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律之规定，原告特向贵院提起上述诉讼请求，望判如所请。 不夜城电影公司提供的证据： 1、合同书一份； 2、甲方代表授权委托书一份，不夜城影城竣工验收表3页，2020年4月21日不夜城施工现场部分照片一组； 3、黄东华辞职报告及批准一份，张宝剑辞职报告及批准一份； 4、工程款申请拨款说明一份，收据一份； 5、关于装修漏水问题及损失赔偿的催告函及中国邮政速递物流快递信息； 6、影院消防工程合同书一份、建筑消防设施安装质量检验委托合同书一份、建筑消防设施安装质量检验报告一份、工行转账单据一份； 7、历城公证处出具的公证书两份； 8、鉴定报告1份，工程造价结算报告一份； 9、卫生许可证一份。 恒安装饰公司辩称，原告所诉无事实和法律依据，（2020）鲁0181民初1535号判决书已对双方所签的合同效力进行了认定，工程质量验收合格，对于工程款如何支付，法院作出判决。原告对此判决不服提起上诉，二审法院予以驳回上诉维持原判。 解国栋辩称：个人财产与公司财产并未混同，公司账目记账清楚，不应承担连带责任。 刘洪艳辩称：系济南恒安装饰工程有限公司职工，不应列为本案被告。 恒安装饰公司、解国栋、刘洪艳共同提交的证据： 1、（2020）鲁0181民初1535号民事判决书一份，（2020）鲁0181民初1535号民事庭审笔录一份，（2020）鲁01民终10198号民事判决书一份； 2、建设工程消防验收申请受理凭证一份； 3、竣工验收报告一份； 4、消防安全检查合格证一份。 双方当事人围绕其请求向本院提供了证据，本院庭审中进行了质证。对经质证后双方无异议的证据之真实性本院予以认定，并在卷佐证。现结合原、被告的陈述，本院确认以下事实： 1、2019年10月10日，不夜城电影公司（甲方）与恒安装饰公司（乙方）签订《装饰装修工程合同书》一份，约定甲方将位于明水街道汇泉路4566号的章丘不夜城影视装修工程发包给乙方，乙方对甲方影院整体包工包料，含机械、设备、水电、灯具、强弱电、地面墙面顶面、地面墙面顶面装饰台等各功能区建设、各处造型建设、各处背景建设、安全生产、安全设施和图纸设计包含平面图、装修效果图、装修施工图、水电图、强弱电图及消防专业设计（含空调与通风风口的位置标注及消防改造相关位置的标注）审核盖章制作施工及其他甲方要求完成的施工内容等大包干方式进行施工并建设完成而能正常使用。工程总造价2157250.59元，第一次付款为本项目内水电布线改造完成且材料上料完成经甲方书面确认后三天内，支付工程总造价的40%；第二次付款为全部放映厅内施工完成经甲方书面确认后三天内，支付工程总造价的20%；第三次付款为整体影城竣工验收合格经甲方书面确认后三天内，支付工程总造价20%；第四次付款为验收合格后无质量问题满2个月后经甲方书面确认后三天内，支付工程总造价15%；第五次付款为验收合格后无质量问题满24个月后经甲方书面确认后三天内，支付工程总造价5%（为质保金）。工程期限为60天，自2019年10月10日至2019年12月9日。工程质量应达到设计施工图纸要求及发包方要求的质量标准，乙方所有工程内容必须符合消防规范，满足防火等消防要求，能通过消防部门及住建部门的消防验收。本合同附件包括甲乙双方营业执照复印件、影院整体工程施工概算表、乙方施工资质证明、乙方授权方（人）身份证复印件、甲方意向效果图。双方附件中的影院整体工程施工概算表包括章丘不夜城电影院三层、四层概算及电影院增改方案报价，其中三层概算包括基础部分、影厅部分及其他，工程款合计1890647.39元；四层概算包括基础部分、放映厅、空调机房及其他，工程款合计143378.2元；电影院增改方案工程款合计123225元，以上三项工程概算共计2157250.59元，双方均盖章确认。 2019年10月10日，不夜城电影公司（甲方）与恒安装饰公司（乙方）签订上述合同的《补充协议》一份，约定主合同中的承包内容与形式中的含机械为施工用机械，设备为施工用设备，强弱电为强电；合同签订备忘，本合同签订的基础依据为甲方提供的不含税的报价清单，所有的后续的成本的核算和施工的基础依据为清单项及清单项的描述，后续施工中严格按照清单项进行施工，并保证施工质量符合国家的施工质量验收标准；本工程施工任务紧，为了保证工期，采用边设计边施工，为了满足甲方的使用需要，甲方有权利对签订合同的施工项的做法进行修改，乙方不得拒绝，有大的方案调整变更发生后，双方就新方案进行价格确定，签字确认后计入最后的结算。 2、恒安装饰公司对上述工程依约进行施工，不夜城电影公司于2019年11月6日支付工程款862900元，于2019年12月7日支付工程款431450元。上述工程施工完毕后，不夜城电影公司提交章丘区住房和城乡建设局的竣工验收报告显示，章丘不夜城影院装修设计项目由不夜城电影公司认定竣工验收合格，并加盖不夜城电影的单位公章，认定合格时间为2019年12月23日。2020年1月20日，章丘市公安消防大队为不夜城电影公司发放《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》，场所所在层数为地上第三层，场所建筑面积5041.33平方米，场所名称山东不夜城电影放映有限公司，地址山东省济南市章丘区××街道××路××号。 3、2020年3月8日，不夜城电影公司工作人员张宝剑在恒安装饰公司提交的2张电影院增加项明细表中签名捺印，并标注工程量确认无误，该电影院增加项明细表系恒安装饰公司施工中的新增工程量的具体项目和金额，总计新增工程量工程款为579076.5元。同日，不夜城电影公司工作人员张宝剑、黄东华以验收人员名义在恒安装饰公司提交的验收报告上签名捺印，认可工程验收合格。该验收报告载明，由济南恒安装饰工程有限公司施工的章丘不夜城S6商业三楼的电影装修工程，已经于2019年12月完工，达到验收标准，交付甲方，甲方已经投入使用，现提交纸质版验收报告，请确认。 4、2020年3月11日，恒安装饰公司至本院起诉不夜城电影公司，主张装饰装修款1441977.09元，本院经审理后于2020年7月20日作出（2020）鲁0181民初1535号民事判决书，判决在扣除涉案工程四层工程款143378.2元，扣除已付工程款及5%的质保金后，确认恒安装饰公司施工工程款总计2592948.89元，不夜城电影公司应支付工程款为1168951.45元。不夜城电影公司不服一审判决提起上诉，二审予以驳回上诉维持原判。且二审法院还予确认涉案工程已经实际投入使用。 5、庭审过程中，原告提交山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司出具的鉴定报告一份，可证实原告在本案中所施工工程存在质量问题，原告还提交山东立正工程造价咨询有限公司出具的“章丘不夜城影视装修工程工程造价结算报告”一份，可证实涉案工程施工质量不合格部分的返工维修费用为249803.86元。 本院认为，原告不夜城电影公司与被告恒安装饰公司所签订的《装饰装修工程合同书》及《补充协议》，系双方真实意思表示，且不违背相关法律、行政法规的强制性规定，应认定为有效。恒安装饰公司依据双方所签合同进行了施工，涉案工程已经交付且早已投入使用，不夜城电影公司应将相应工程款支付给恒安装饰公司，一、二审法院也已就恒安装饰公司主张工程款的案件进行了判决。并且，在双方所签《补充协议》中也约定“本工程施工任务紧，为了保证工期，采用边设计边施工，为了满足甲方的使用需要，甲方有权利对签订合同的施工项的做法进行修改，乙方不得拒绝，有大的方案调整变更发生后，双方就新方案进行价格确定，签字确认后计入最后的结算。”故本院认为，在目前原告已接收工程，并投入使用的情况下，双方签订装修工程合同的目的已经实现，不管合同中约定的涉案工程中的四层施工工程恒安装饰公司是否已施工完毕、或是否是由恒安装饰公司施工完毕，可视为双方已以实际行为更改了合同约定的工程量，恒安装饰公司最终完成的施工量就是双方最终确认的工程量。故原告再以涉案工程恒安装饰公司未施工完毕为由主张解除双方所签合同，本院不予支持。 原告主张被告退还工程款862900元，没有任何事实与法律依据，且与已生效的（2020）鲁0181民初1535号民事判决书相悖，本院不予支持。 原告主张被告向原告支付逾期交工的违约金150万元，首先，双方在合同中约定的涉案工程的施工期限自2019年10月10日至2019年12月9日，但因涉案工程有增项，且又系边施工边设计。而不夜城电影公司提交章丘区住房和城乡建设局的竣工验收报告显示，章丘不夜城影院装修设计项目由不夜城电影公司认定竣工验收合格，并加盖不夜城电影的单位公章，认定合格时间为2019年12月23日。2020年1月20日，章丘市公安消防大队为不夜城电影公司发放《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》。以上可以证明，2019年12月下旬涉案工程已经施工完毕。恒安装饰公司系在相对合理的期限内完成工程施工，不应再向原告支付逾期交工违约金。 涉案工程中存在质量问题，此可由原告提交的鉴定报告予以证实，该鉴定报告被告虽不认可，但并未提出重新鉴定申请。且涉案工程已交付达一年，恒安装饰公司亦未予以维修。本院对造价报告作出的涉案工程维修费用为249803.86元予以确认，该维修费用应由恒安装饰公司支付原告。 关于解国栋是否承担本案民事责任问题。我国公司法第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。本案中，恒安装饰公司只有一个自然人股东，即解国栋。对于两被告之间有无财产混同，按公司法的规定采举证责任倒置原则，即解国栋应对其与恒安装饰公司财产有无混同予以举证证明。本案中，解国栋并未提交证据对此予以证明，故解国栋应对公司债务承担连带清偿责任。刘洪艳系恒安装饰公司职工，系职务行为，不应承担本案的民事责任。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百八十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、济南恒安装饰工程有限公司于本判决生效之日起10日内支付山东不夜城电影放映有限公司工程维修费249803.86元； 二、解国栋对上述款项负连带清偿责任； 三、驳回山东不夜城电影放映有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费30503元，由山东不夜城电影放映有限公司负担28103元，由济南恒安装饰工程有限公司、解国栋负担2400元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 员 刘焕敏 二〇二一年二月七日 法官助理 朱玉静 书 记 员 李 丽