四川省宜宾市叙州区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1521民初243号 原告：陈金勇，男，1975年10月18日出生，汉族，住四川省宜宾市翠屏区 职工宿舍附1号。 委托诉讼代理人：王伦，高县庆符法律服务所法律服务工作者，执业证号××。 被告：宜宾四鑫商贸有限公司，统一社会信用代码91511521MA67M8H47X，住所地四川省宜宾市叙州区城北新区仁和路鼎仁国际商贸城内的****负******。 法定代表人：严忠。 原告陈金勇与被告宜宾四鑫商贸有限公司（简称四鑫公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈金勇及其诉讼代理人王伦，被告四鑫公司的法定代表人严忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告陈金勇向本院提出诉讼请求：1.依法解除原被告签订的四川省家庭装饰工程施工合同；2.由被告返还原告已支付的工程款44662.3元；3.由被告向原告支付违约金8147.7元；4.该案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2019年5月2日，被告开展宜宾四鑫奥派全屋整装开业宣传活动，原告听取后与被告项目经理何任（被告公司监事）就原告的住房全屋整装装修协商达成装修意向，并按被告开业当天交付合同定金10000元可享受被告原价1388元/㎡的装修套餐按888元/㎡执行优惠的承诺，当场通过微信向被告财务人员王琳转账支付合同定金10000元，被告出具了加盖被告公司财务专用章的收款收据，同时被告向原告提供了奥派新材整装承诺的材料清单和主材确认单。2020年5月20日，双方签订《四川省家庭装饰工程施工合同》，约定：工程地点为原告位于建中新区小区4幢20楼6号的住房，施工面积95.84㎡，工程总造价81487.05元，工程有效期限90-120天，开工日期2020年5月20日，约定了双方各自义务、工期延误、工程款支付方式，违约责任等，并提供四鑫奥派装饰设计的图纸及其套餐包含内容等作为合同的附件。同时原告按照合同约定的工程款支付方式，签订合同之日支付总价款的50%计40743元，向被告财务人员王琳刷卡和微信转账支付了签订合同之日应付工程款40743元的余下工程款30743元，被告出具了加盖被告公司财务专用章的收据。2020年5月31日，被告的施工人员开始对原告的住房开展全屋装修施工，在施工过程中被告经常拖延工期，原告多次催促被告加快工程施工进度，但始终施工进度缓慢。2020年9月2日，眼看施工工期将要到期，原告再次催促被告加快施工进度时，何任要求原告按照合同工程款支付方式支付总价款的40%计32594元，并代表被告与原告签订了家庭装修合同补充协议，原告当即以微信转账方式支付何任2594元，何任要求原告将余款支付给装修工长黄波。2020年9月3日，被告的装修工长黄波向原告出具了加盖被告公司财务专用章的收据，原告通过微信向黄波转账支付了工程款30000元。2020年10月12日晚，何任通过微信告知原告，不再履行合同义务，自此以后未再开展工程施工。2020年10月16日，何任在房屋装修施工现场与原告共同确认了被告已完成和未完成的工程量。被告未完成的工程量经原告咨询工匠测算，完成该工程量还需要费用52810元，按照双方约定原告在该工程完工验收后应向被告支付8147.7元工程尾款，因此被告已收工程款73337元中还有44662.3元价款的工程量未完成，如果被告对该价款及未完工程量有异议，可以申请由人民法院委托有资质的评估机构进行评估。综上所述，被告在合同履行期内明确表示和以自己的行为不履行全屋装修施工的主要义务，导致合同已无法继续履行，原告为保护自己的合法权益不受侵犯，特依法起诉。 庭审中，原告陈金勇变更违约金数额为16423.7元，构成是：1.合同约定按照总价款的10%支付违约金；2.按补充协议约定延误违约金损失每天80元，支从2020年9月14日之付到开庭当日共106天。 被告四鑫公司辩称，1.原告起诉中提到的项目经理何任是被告公司股东，并且也是公司的管理者，是何任以公司名义与原告签的合同，具体价款等公司不知情；2.对于原告的诉讼请求被告不认可，是何任具体经办，被告不知情；3.原告所起诉的事实都是公司实际控制人何任以公司的名义进行的，实际装修也是何任在负责，收取的款项、装修的工程量都只有何任才清楚，所有的责任都应该由何任承担，被告开庭前都在联系何任，但无法联系。 原告陈金勇围绕诉讼请求依法提交了以下证据：1.原、被告身份证和工商登记信息；2.《奥派新材整装1388及主材确认单》；3.《四川省家庭装饰工程施工合同》《清单预算报价表》《平面施工图》《收款收据》《家庭装修合同补充协议》、微信转账电子凭证、收据；4.宜宾四鑫商贸奥派装饰建中新区4-2006家装工程完工情况统计；6.宜宾四鑫商贸有限公司城建装修工程（建中新区小区4幢20楼6号）未完成装修工程量工程造价估算表。 被告四鑫公司的质证意见是：1.对双方的身份和工商登记信息无异议；2.对合同以及其他证据公司不知情，虽合同加盖了公司印章，但当时公司印章是公司实际控制人何任在管理，装修的事也是何任经办的，何任具体收了多少钱公司也不清楚；收到应诉材料后公司也在联系何任，但是何任不接电话不配合解决问题；3、未完工工程造价估算表等内容只有何任才清楚，应该由何任出面解决这些问题。 对双方无争议的的证据本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下：被告四鑫公司工商登记信息载明，何任为被告公司股东、职务监事。2019年5月2日，因听取被告“奥派全屋整装”业务宣传，原告就即将接收的宜宾市叙州区“建中新区”小区4幢20楼6号住宅由被告整体装修与何任达成意向性口头协议，并按何任“支付10000元定金享受原价1388元/㎡装修套餐按888元/㎡执行优惠”的承诺，通过微信向被告财务人员王琳账户支付定金10000元，被告出具了加盖四鑫公司财务专用章的收款收据，双方现场签署了关于装修的主材及其他材料确认单，并加盖四鑫公司印章和财务专用章，其中何任在《奥派新材整装1388》材料单中备注“按1388元套餐执行，实收888套餐金额”。2020年5月20日，原告（发包方、甲方）收房后与四鑫公司（承包方、乙方）签订《四川省家庭装饰工程施工合同》（下称合同），约定甲方承包乙方的“建中新区”小区4幢20楼6号住宅装饰装修，承包方式包工、部分包料，施工面积95.84㎡，工程造价81487.05元，工程有效期90-120天；签订合同之日付款50%即40743元，木工完工漆工进场之日付款40%即32594元，竣工验收3日内付款10%即8148.7元；“……任何一方提出解除合同或无论任何原因造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付合同总价10%违约金，为此造成损失的，违约方应予赔偿”。该合同“承包方”处打印内容是“四川奥派装饰设计有限公司”（经查询无该公司工商登记信息），加盖的是四鑫公司印章，打印的“办公地址”是被告工商登记地址，合同尾部“乙方”处加盖四鑫公司印章，“委托代理人”处署名“李顺利”。同时，双方还签署了《清单预算报价表》，该表详尽载明了案涉房屋装修的内容、材料、费用构成以及赠送项目等。当日，抵扣定金10000元后，原告刷卡和通过微信向被告财务人员王琳支付30743元履行第一期付款义务，被告出具了加盖四鑫公司财务专用章的收据。2020年5月30日，被告进场施工。2020年9月2日，何任代表被告与原告签订《家庭装修合同补充协议》，双方对装修套餐内容和赠品再次确认，并约定“……7.关于工程竣工时间的确定：原合同约定乙方应在规定的时间内保质保量完工并交付甲方，现经双方商定，甲方作出让步，乙方必须在原约定竣工日期后十五日内完成并交付甲方。如乙方未完成则按80元/天（即2400/月）给甲方赔偿。甲方并有权单方解除合同及追究乙方赔偿责任……”，当日，原告微信支付何任2594元。2020年9月3日，原告向何任指定的施工人员黄波微信支付30000元履行了第二期付款义务，被告出具了加盖财务专用章的收据。2020年9月12日，在未完成施工情况下被告施工人员离场。2020年10月12日，何任告知原告不能完成施工。2020年10月16日，何任与原告签署《工程完成情况统计》，双方确认被告已完成的施工部分，并载明“因乙方不能按时间节点履行合同，于2020年10月11日主动提出终止合同实施……”。后因原告要求被告退款未果，致原告起诉本案。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护，合同内容对合同当事人具有法律约束力。本案中，何任系被告股东并系公司监事，原告完全有理由相信何任能代表被告与之商谈案涉房屋装修事宜，而案涉合同也加盖了被告公司印章，符合合同成立要件，且施工过程中何任和其他施工人员均以被告名义出具收据收款并实际施工，故本院确认原、被告的装饰装修合同关系依法成立且合法有效，案涉合同当事人一方为被告四鑫公司，该合同义务依法应由被告四鑫公司承担。何任是否是被告公司实际控制人以及被告公司日常事务和经营管理是否是何任个人负责是被告的公司内部事务，被告未证明承接案涉房屋装修是何任个人行为且原告明知，故被告对原告起诉的本案事由及诉讼请求应由何任承担的抗辩不能成立，何任在案涉工程施工过程中的行为所产生的法律后果均应由被告承担，被告承担责任后可根据内部约定向何任主张权利。 关于原告的各项诉讼请求，本院认为，一、被告施工人员离场且何任明确告知原告不能完成施工后，原告未提出异议，并于2020年10月16日与何任对已完成和未完成的施工内容进行了统计确认，并明确终止合同，双方的行为符合《中华人民共和国民法典》（下称民法典）第五百六十二条第一款“当事人协商一致，可以解除合同。”规定的情形，故案涉合同实际已于2020年10月16日经双方协议解除，无需判决解除。二、基于上述合同解除的认定，依照民法典第五百六十六条第一款“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。”、第二款“合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。”的规定，被告应当退还原告未完成的工程价款并承担因单方面解除合同的违约责任。原告对未完成施工内容的测算是根据经双方确认的已完成和未完成情况统计以及被告应提供的材料、人工费用等作出，具有客观性，且被告未对此提出相反证据予以反驳，故本院认可未完工部分造价为52810元，结合原告已付和应付款数额，被告应退还原告已付款44662.3元。关于违约金和损失，按照合同及补充协议对违约的约定，原告请求的违约金8147.7元未超出约定，被告作为违约方应支付原告；被告于2020年5月30日入场施工，合同约定工期120天，则被告应于2020年9月28日完工，补充协议约定完工后十五日内日交付，否则逾期损失每天80元，以此计算，被告应自2020年10月14日起至2020年10月16日解除合同之日止按每天80元标准赔偿原告损失，计240元，合同解除后不应继续计算。 依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百六十二条第一款、第五百六十六条、第五百八十五条第一款规定，判决如下： 一、被告宜宾四鑫商贸有限公司于本判决生效后五日内退还原告陈金勇装修款44662.3元，并支付和赔偿原告陈金勇违约金8147.7元、损失240元，共计53050元； 二、驳回原告陈金勇的其他请求。 案件受理费1120元，减半收取为560元，由被告宜宾四鑫商贸有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉 于四川省宜宾市中级人民法院。 审判员  何江涛 二〇二一年二月三日 书记员  唐 千