河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0191民初894号原告河南唐宇装饰设计工程有限公司，住河南自贸实验区郑州片区（郑东）心怡路易元国际大厦****。统一社会信用代码：91410100MA3XFA1M8Q。法定代表人陈喜强，董事长。委托代理人史佳禾，河南奕信律师事务所律师。代理权限：特别授权。被告杨飞，男，1984年11月16日出生，汉族，住，住河南省卢氏县/div>委托代理人李猛，河南功道律师事务所律师。代理权限：特别授权。原告河南唐宇装饰设计工程有限公司（以下简称“唐宇装饰”）与被告杨飞装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员崔敏适用简易程序独任审判，公开开庭进行了审理。原告委托代理人史佳禾，被告委托代理人李猛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告唐宇装饰诉称，2020年4月9日，原被告签订编号为TYGC-2004-09的《装修工程合同》，约定对位于郑州××得酒店××楼（××路××）的郑州御容悦项目进行装修，合同约定的工程总价款为1980000元，并约定“合同以外甲方要求增加和变更的项目以增加工程量为准，单价以列表为参考价，由甲方在施工时提前支付增加和变更项目费用给乙方。”2020年5月29日，原被告签订工程变更单，约定增加工程项目，增加金额6000元，增加工期3天。在合同履行过程中，被告多次提出增加项目，经双方协商核算，最终确认增加项目金额为200000元，工程项目总金额变更为2077493.8元，合同履行过程中，被告共向原告支付装修款1685000元，本项目完工后，经原告多次讨要，被告一直未支付剩余392493.8元装修款，无奈诉至法院。上述合同签订后原告按照合同的约定履行完毕，如今工程已交付使用。但被告拖欠支付剩余装修款。原告为维护其合法的权益不受侵犯，故诉至法院，请求法院判令：1、被告支付剩余装修款392493.8元及逾期付款利息3114.23元（自2020年9月21日起计算至实际付款之日按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款市场报价利率计算），共计395608元；2、本案诉讼费、保全费、财产保全保函费等由被告承担。被告杨飞辩称，一、原告起诉数额不正确，被告实际欠付的剩余装修款为362493.8元。因原告后期未完成清尾工作，被告找其他人完成，原告未完成项目的费用为30000元，应予以扣除。二、因原告没有文明施工及拖延工期给被告造成的损失，原告应当予以赔偿。包括多支出的物业费（7.9-7.26计14555元）、监理工资（7.9-7.26计4800元），物业罚款3400元，水电费5298.35元和无法开业的营业损失129689元。三、原告应当承担拖延18天工期的违约责任，向被告支付罚款380000元。双方装修工程合同约定总工期70天，自2020年4月21日被告支付首笔费用起至2020年6月28日，但被告未按期完工。2020年6月29日，双方签订补充协议，约定完工日期2020年7月8日，每延期一日，按照原合同20000元罚款执行。但直至2020年7月26日。原告仍未全部完工，逾期达18天。四、被告对原告提出反诉，要求原告承担上述第二、三项所有费用。经审理查明：原告唐宇装饰与杨飞签订《装修合同》，约定御容悦健康管理有限公司工程由唐宇装饰承包，2020年4月12日开工，2020年6月21日竣工，工程总用工时间70天，工程造价为1980000元。杨飞应于2020年4月13日、2020年4月29日、2020年5月15日、2020年6月1日、2020年6月14日、2020年9月20日向唐宇装饰分别支付495000元（25%）、495000元（25%）、495000元（25%）、297000元（15%）、158400元（8%）、39600元（2%）。甲方处杨飞签字、捺印确认，乙方处被告盖章确认。2020年6月29日，原告与被告签订《装修工程补充协议》约定，原被告双方于2020年4月签订了一份编号为2004-09的装修工程合同（以下简称:原合同）。现经过双方协商达成一致，签订补充协议：1、完工日期：2020年7月8日；2、本协议与原合同内容完工日期有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。（每延期一天，按原合同20000元罚款执行）。3本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，原被告各执一份，具有同等效力。甲方处王栋签字确认，乙方处孟庆强签字、被告盖章确认。2020年11月5日，被告方项目负责人王栋通过微信向原告确认工程款金额，在《御容悦预算修改第一次（2）（1）》中确认原合同工程款为1877493.8元，在《御容悦增减项单（1）》中确认增项按200000元结算，两项共计2077493.8元。另查明,被告杨飞于2020年4月9日、4月21日、5月19日、6月14日、6月15日、6月16日、7月5日、7月27日分别向原告支付工程款20000元、475000元、475000万元、20000元、200000元、115000万、100000元、100000元，上述合计支付工程款1685000元,尚欠工程款392493.8元。以上事实由原告提交的装修工程合同、工程变更单、装修工程补充协议、预算书、微信聊天记录、银行流水及庭审笔录在案佐证。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原、被告签订的《装修工程合同》是双方真实意思表示，且不违反法律法规的相关规定，合法有效。当事人应当按照约定行使自己的权利和履行自己的义务。原告作为承包方完成了的装饰装修义务，被告应当按照约定支付工程款。关于未付装修款金额的认定。因原告在实际施工过程中，涉案工程存在增加、变更等情形，经被告方确认原合同工程结算金额为1877493.8元，增项工程结算金额200000元，两项共计2077493.8元。原告认可收到被告支付的装修款金额为1685000元。被告辩称因原告后期未完成清尾工作，被告找他人完成，原告未完成项目的费用为30000元，但并未提供证据予以证明，本院不予认可。综上，被告未付装修款金额为：392493.8元（2077493.8元-1685000元=392493.8元）关于原告主张的利息问题，本案中，双方认可的结算时间为2020年11月5日，利息计算应自结算的第二日起。故涉案装修款利息计算时间应从2020年11月6日起按照按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。本案中，被告当庭提出反诉，要求原告赔偿因没有文明施工及拖延工期给被告造成的损失及违约金，但并未提交反诉状，本院不予受理，被告可待本案审结后另行起诉。综上，依照《中华人民共和国民法典》第一百一十九条、第五百七十七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下:一、被告杨飞于本判决生效之日起十日内支付原告河南唐宇装饰设计工程有限公司工程款392493.8元及利息（利息以392493.8元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2020年11月6日起计算至实际清偿之日止）；二、驳回原告河南唐宇装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7234元，减半收取计3617元，由被告杨飞负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  崔敏二〇二一年二月二十六日书记员  苏曌