河南省西峡县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1323民初4364号原告：汪国敏，男，汉族，1981年5月29日出生，住西峡县。委托诉讼代理人：李彦波，河南宇洋律师事务所律师。执业证号14113201710453076。特别授权。被告：西峡县梵舍室内设计装饰体验馆，系个体工商户，住所地西峡县五里桥镇葛营村。统一社会信用代码92411323MA4613AH6B。经营者：郝皛皛，男，汉族，1991年5月25日出生，住西峡县。原告汪国敏与被告西峡县梵舍室内设计装饰体验馆装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年12月1日立案后，依法适用简易程序，于2021年1月19日公开开庭进行了审理。原告汪国敏及其委托诉讼代理人李彦波到庭参加诉讼。被告西峡县梵舍室内设计装饰体验馆及其经营者郝皛皛经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告汪国敏向本院提出诉讼请求：1.要求被告支付原告欠款36800元及逾期付款利息（利息按日利率0.9‰，自2020年7月10日至2020年8月20日以43200元为基数计算，自2020年8月21日至欠款付清之日以35200元为基数计算）；2.要求被告支付原告工期延期违约金34500元（其中自2020年3月8日至2020年10月10日按100元/天的标准计算；自2020年10月11日至2020年11月23日按300元/天的标准计算）；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年10月23日，原被告双方签订了《装修定金协议书》，原告按协议约定向被告支付了10000元定金。2019年10月8日，被告员工李文平代表被告与原告签订了《合同书》，合同中约定原告将其位于西峡县荣耀龙城小区45号楼2801室商品房的室内装饰装修工程发包给被告进行施工，被告包工包料，装修工程款为129800元，原告按照被告方的装修施工进度分批支付工程款，工期自2019年10月8日起至2020年2月8日止。另外，合同还对具体的装修施工内容、工程质量及验收等进行了约定。合同签订后，原告按合同约定支付了相应的工程款后，被告开始施工，但在施工过程中由于被告施工不规范导致部分装修质量不合格，且由于被告资金问题致使工程长时间停工，工程无法按期完工。2020年6月20日，被告负责人郝皛皛代表被告与原告签订了补充协议，该协议对原合同在履行过程中存在的问题进行了补充约定，并对违约责任的承担方式进行了详细约定。另外，关于橱柜定制安装及木地板施工尾款结算问题未在补充协议中补充约定，原告又通过电话与被告负责人郝皛皛沟通协商，被告同意于2020年7月10日前另行支付原告7000元，若逾期则按照日息万分之九从2020年7月10日计付利息。其后，被告于2020年8月20日向原告支付了8000元，对其他款项和违约金，被告至今未付。被告西峡县梵舍室内设计装饰体验馆经本院传票传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。原告为支持其主张，向本院提交如下证据：1.原告身份证复印件，证明原告诉讼主体适格；2.《装修定金协议书》一份，证明原被告约定由被告负责装修，原告向其支付定金10000元；3.《合同书》及收据各一份，证明原被告之间的装饰装修合同关系，且原告已支付被告首期工程款54900元；4.借条一份，证明被告负责人郝皛皛向原告借款4000元用于购买吊顶物料；5.《补充协议》一份，证明原被告双方对合同履行过程中存在问题的整改及违约责任承担方式等进行了约定；6.2020年6月30日，原告与被告负责人郝皛皛通话录音及原告手机短信截图两份，证明双方对补充协议中未约定的关于原告已垫付的橱柜定制安装及木地板施工尾款共计7000元的问题进行了约定；7.微信截图一份，证明被告向原告支付款项8000元；8.涉案房屋装修情况的照片，证明直至原告起诉时，涉案房屋装修工程尚未完工。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月23日，原告与被告负责人郝皛皛签订了《装修定金协议书》一份，双方约定：甲方（汪国敏），乙方（西峡县梵舍室内设计装饰体验馆），甲方确认将其位于西峡县荣耀龙城澜湾公馆45#2801的商品住宅，委托乙方进行设计装修施工，甲方在本协议签订后向乙方支付10000元工程定金，甲方交纳的工程定金充入第一笔装修工程款，在甲方确认装修方案并交齐第一笔工程款后，乙方入场交底即刻施工。第一笔装修工程款为总工程款的50%，后期工程款按装修节点分三次付清（详见装修合同）。该协议签订后，原告将10000元定金支付给被告。2019年10月8日，原告与被告工作人员李文平协商涉案房屋装修的具体事宜，双方签订了合同书，合同约定：甲方（汪国敏），乙方（西峡县梵舍室内设计装饰体验馆），承包方式为乙方包工、包全部材料；装饰施工内容18项；总价款为129800元；工期为2019年10月8日开工，2020年2月8日竣工，工期约120天，如乙方未按照规定工期完工，每日需向甲方交纳100元整作为违约金，直至工程完工。协议签订完毕，甲方支付乙方总工程款的50%64900元整作为装修材料订购即人工费用；水电路、防水及地砖铺吊顶墙面处理完成后，甲方支付乙方30%即38940元整；室内基础装修工程完成定制时甲方支付乙方总工程款的15%即19470元整；整体室内装修完工后甲方付乙方工程尾款的5%即6490元整。该合同由原告及被告工作人员李文平签字确认，被告在合同上加盖了合同专用章的公司印章予以确认。该合同签订后，原告于2019年10月23日支付被告首期工程款54900元，其后被告按合同约定进驻施工，在施工过程中，2019年12月16日，被告负责人郝皛皛向原告借款4000元，郝皛皛向原告出具了借条：“借条今借汪国敏现金4000（肆仟元整），用于吊顶物料采购，待房屋装修交付后统一算账。借款人：郝皛皛2019.12.16”。合同约定的完工日期到期后，被告仅完成了部分合同内容，2020年6月20日，原告与被告负责人郝皛皛对原合同的履行情况签订了补充协议，该协议约定：“一、原合同第一条‘4.装饰施工内容中’第（1）；（2）中水电路改造、卫生间防水；（3）；（4）中壁布粘贴；（5）、（6）；（7）；（16）未完工；乙方已完成或部分完成。对于这些装修内容乙方负责不局限以下已发现的问题整改：1、公卫墙面渗水的处理；2.全屋壁布粘贴不合格的整改；3.吊顶质量不合格导致已制作衣柜顶柜尺寸不合适问题；未列出问题和后续装修质量及调试责任由乙方负责到底且不能向甲方索取任何费用，整改和装修质量符合原合同要求。本项目所列装修内容由乙方负责结清全部费用。同时，乙方同意后续将（10）项装修完成，负责踢脚线、哑口套、装修结束的保洁等琐碎事项。二、原合同第一条‘4.装饰施工内容中’除上述第一项中内容外，乙方均未实施。乙方自愿同意按共计26000元（大写贰万陆仟元整）的120%支付甲方费用31200元（大写叁万壹仟贰佰元整）。该费用应于2020年7月10日前结清，否则按照日息万分之九从2020年7月10日计息。三、由于乙方原合同确定竣工工期为2020年2月8日，考虑到疫情因素，由于乙方未按期交房按合同约定乙方从2020年3月8日起支付违约金100元/天至甲方装修完毕（甲方同意免除一个月的违约金）。四、由于乙方违约造成甲方迟迟不能搬家，乙方同意支付甲方物业费1600元（大写壹仟陆佰元）。五、甲方2020年1月份为乙方垫付的4000元买吊顶材料费用及2020年5月份为乙方垫付的木地板费用1000元，合计5000元（大写伍仟元整）费用应于2020年7月10日前结清，否则按照日息万分之九从2020年7月10日计息。上述二、四、五项全部费用合计37800元，大写叁万柒仟捌佰元整；至2020年7月10日免除一个月后共计124天应支付违约金12400元，大写壹万贰仟肆佰元整。六、原则上乙方须于2020年10月10日结清上述利息、结清全部违约金，超期甲方将上诉法院强制执行。2020年10月10日后靠上诉强制执行至结清费用前，违约金按300元/日计算，其他合计费用仍旧按日息万分之九结算。本协议一式两份，甲乙双方各持壹份，双方签订时生效。本协议书未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，与本协议原合同具有同等法律效力”。上述补充协议签订后，原告与被告负责人郝皛皛关于补充协议中未协商的原告代付的橱柜定制安装4000元及木地板3000元相关事宜再次进行了口头约定：上述7000元按照补充协议的约定于2020年7月10日前付清，若未按约支付按补充协议约定同步计息。后经原告催要，被告负责人郝皛皛于2020年8月20日支付原告8000元，之后未再支付任何款项。本院认为，依法成立的合同，受法律保护。原被告双方签订《装修定金协议书》、《合同书》、《补充协议》均系双方真实意思表示，未违反法律规定，合法有效，应受法律保护。《中华人民共和国合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……”，本案中，原被告双方在《合同书》中约定了双方的权利义务，并约定了竣工期限为2020年2月8日，该合同到期后，双方根据合同的履行情况于2020年6月20日再次签订了补充协议，该补充协议约定了由被告对已完工的部分工程进行整改，对未完工的工程于2020年7月10日前按照未完工工程款的120%进行退赔，该约定表明被告虽未完全履行原合同义务，原告也不再要求被告继续履行原合同的义务，原合同的权利义务终止于2020年7月10日。补充协议也对被告违约责任的承担进行了详细约定，现原告要求被告按照补充协议的约定退赔工程款31200元、支付物业费1600元及垫付的款项共计36800元的诉请，本院予以支持。关于原告要求被告按合同约定支付逾期利息的诉请，双方约定的逾期利率为日息万分之九高于法律规定的利率，根据公平原则，本院依法予以调整为按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍。关于工期延误违约金，2020年7月10日后，《合同书》中约定的被告的装修义务已经终止，针对未完工的工程，原告可与他人另行约定，故原告的工期误工违约金仅应计算至2020年7月10日，且补充协议中也明确约定被告应按100元/天的标准支付2020年3月8日至2020年7月10日共计124天的违约金，故原告诉请的该部分违约金，本院予以支持。补充协议的最后一条约定被告未在2020年10月10日前结清违约金，则违约金按照300元/天计算，但同时约定了逾期支付的利率，考虑到2020年10月10日之后原告的损失就是未付款项的利息损失，故原告要求被告按300元/天自2020年10月11日起支付工期延误违约金至2020年11月23日诉请，本院不予以支持。被告西峡县梵舍室内设计装饰体验馆及其经营者郝皛皛经本院传票传唤未到庭参加诉讼，视为其对诉讼权利的放弃。故依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告西峡县梵舍室内设计装饰体验馆及其经营者郝皛皛于本判决生效之日起十日内支付原告汪国敏应付款项共计36800元及逾期利息（以43200元为基数，自2020年7月10日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算至2020年8月20日；以35200元为基数，自2020年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算至付清之日止）；并支付工期延误违约金12400元（自2020年3月8日起按100元/天的标准计算至2020年7月10日）。二、驳回原告汪国敏的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1582元，减半收取791元，其中546元由被告西峡县梵舍室内设计装饰体验馆负担，245元由原告汪国敏负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于南阳市中级人民法院。审判员  陈浩二〇二一年二月二十四日法官助理彭彩书记员金彩凤附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。