河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终2748号上诉人（原审被告）：河南省大胡子石材建筑装饰工程有限公司，住所地郑州航空港区云港路华夏大道蓝天商务花园**楼****。法定代表人：郑清河，该公司总经理。委托诉讼代理人：王晓蒙，河南豫龙律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王见贺，男，1976年7月23日出生，汉族，住所，住所地河南省新乡县div>原审被告：唐家谦，男，1976年6月15日出生，汉族，住所，住所地福建省晋江市div>委托诉讼代理人：王晓蒙，河南豫龙律师事务所律师。上诉人河南省大胡子石材建筑装饰工程有限公司（以下简称大胡子石材公司）因与被上诉人王见贺及原审被告唐家谦建设工程施工合同纠纷一案，不服河南省中牟县人民法院（2020）豫0122民初9489号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年2月8日立案受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任审理，于2021年2月20日开庭审理了本案。上诉人大胡子石材公司的委托诉讼代理人王晓蒙，被上诉人王见贺，原审被告唐家谦的委托诉讼代理人王晓蒙参加诉讼。本案现已审理终结。大胡子石材公司上诉请求：1、撤销一审判决第一项，改判驳回被上诉人诉讼请求；2、本案诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：一审法院认定事实不清、适用法律错误，导致判决错误，请二审法院查清事实，依法改判。一、应付工程款项中未扣除维修整改费用存在错误。依据《施工协议》第八条第3款“乙方施工问题导致验收不合格，乙方应当负责返工直至验收达到合同要求的质量标准为止，所用工料费用由乙方自行负责”本案中，被上诉人施工的工程存在质量问题且拒不维修。自2020年1月21日后上诉人对该工程进行了多次维修整改，维修整改的费用应当由被上诉人承担。原审判决未在工程款内扣除维修整改的费用，存在错误。二、支付工程款的时间节点未达成。依据《施工协议》第六条第3款“竣工验收合格并报送项目结算完成后，甲方支付乙方已完成工作款的95%”。上诉人支付95％的工程款应当在该项目竣工验收合格并报送项目结算完成后。《结算明细表》系2020年1月21日被上诉人计算后提交给上诉人，2020年1月21日该项目未通过竣工验收，该明细表未扣除2020年1月21日后的维修整改费用。《结算明细表》仅证明被上诉人在1月份前施工的工程量的工程款金额，1月份后，上诉人因工程质量、维修问题曾多次与被上诉人联系通知其进行维修，但是被上诉人始终拒绝进行维修整改。且上诉人该项目与发包方的验收时间2020年7月31日，但是截至目前没有与上诉人进行结算工程承包价款，为此，上诉人与被上诉人之间的协议未达到支付节点。故被上诉人诉请不应当得到法院支持，一审判决明显存在错误。三、由于未到付款节点，上诉人没有支付相应工程款项。但是，被上诉人组织施工人员多次无理到上诉人公司闹事，并绑架威胁上诉人股东，其恶劣行为给上诉人公司造成名誉损失且给上诉人股东造成人身、财产损害。被上诉人应当承担相应责任，给上诉人造成的相应损失应当从工程款项中扣除，并向上诉人及股东赔礼道歉。综上，请求二审法院查明事买，撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人的一审所有诉讼请求，以维护上诉人的合法权益。王见贺辩称：一审法院认定事实清楚，适用法律正确，判决公平公正，请二审法院依法驳回上诉人的上诉请求，维持原判。1、一审时上诉人提供的维修整改费用白条，纯属于上诉人凭空捏造的，没有任何证据相印证，被上诉人从不知道有维修费用。工程结束后，被上诉人因为工程款的事情，一直在工地居住，维修都是被上诉人方维修的，直到双方结算。结算就是对工程质量的认可。再者说，上诉人即便是进行维修，也应当通知被上诉人或者被上诉人进行确认，最起码被上诉人知道维修这回事，要不是起诉到法院，被上诉人不知道有这笔费用，总之上诉人造白条就是在推卸责任，不想给付工程款找借口，一审法院未认定这笔费用，判决公平公正。2、支付工程款的节点就是结算日期。3、被上诉人从未绑架股东，绑架罪是刑事犯罪，法律也没制裁被上诉人，上诉人认为被上诉人绑架了股东就报案，让法律制裁。被上诉人给公司造成财产损失，上诉人应该去法院起诉。唐家谦述称：该项目与发包方的验收时间为2020年7月21日，在验收后存在质量问题应当由王见贺承担相应责任，故应当扣除维修的费用。王见贺向一审法院起诉请求：1、判令被告立即结清欠款57331元及利息500元（利息按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，利息计算至结清欠款）；2、本案的诉讼费用依法由被告承担。一审法院认定事实，2019年3月1日，唐家谦代表大胡子石材公司（甲方）与王见贺（乙方）签订《外墙干挂铝单板施工协议》，协议约定乙方承包中牟县大孟镇香溪郡二号院外墙铝单板干挂安装工程，甲方提供电脚手架、生活区房外，乙方负责其余所有的工料和工序。本合同实行不含税固定单价，工程量按甲方与开发商结算量为准，挂铝单板单价105元/平方米。外墙干挂面积暂估量为4300平方米，工程价款预计451500元。付款方式1、进度款，按甲方进度付款，钢架完成经甲方验收合格后支付给乙方工程款的40%作为工程进度款。2、所有工作面全部安装施工完成并经甲方验收合格，外墙脚手架拆除、墙面清理与地面垃圾清理后，甲方支付乙方完成工程款至80%（工程量经甲方与开发商结算审核确认）3、竣工验收合格并报送项目结算完成后，甲方支付乙方已完成量工程款的95%。4、尾款：剩余结算总价的5%作为质量保证金，在乙方完成保修任务后无息结款。（质保期从工程竣工验收之日起算为期两年）。同日，王见贺与大胡子石材公司签订《安全生产及文明施工协议》。2020年1月21日，王见贺与大胡子石材公司进行了结算，签订《香溪郡二号院铝板王见贺班组结算明细表》，明细表显示总费用为348231元，已付款290900元，扣款3690元，还应付款=总费用×95%-已付款-扣款=330819元-290900元-3690元=36229元。被告大胡子石材公司对该结算明细表予以认可。王见贺向大胡子石材公司出具《维修承诺书》，承诺书显示：本人王见贺承接河南省大胡子石材建筑装饰工程有限公司《香溪郡二号院铝板干挂工程》劳务分包，截止今天工程结算双方已确认，且工程款已结清95%，剩余5%作为质保金，质保期按河南省大胡子石材建筑装饰工程有限公司要求执行。我王见贺承诺将所收到的河南省大胡子石材建筑装饰工程有限公司的该项目的工程款全部足额发给本班组工人。若因工资未发放导致工人闹事的，我王见贺承担所有一切经济、法律责任。与河南省大胡子石材建筑装饰有限公司无关。质修期间保证电话畅通，在接到公司维修通知后两日内派人维修，若无法前去维修，则委托公司派工人维修，费用从质保金中扣除。一审法院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，王见贺承包中牟县大孟镇香溪郡二号院外墙铝单板干挂安装工程，双方已就该项目进行结算，被告大胡子石材公司应当按照结算单向王见贺支付应付工程款36229元（按工程总价的95%计算）。下余5%的工程款作为质保金依照《外墙干挂铝单板施工协议》约定应在王见贺完成保修任务后无息结款，质保期从工程竣工验收之日起算为期两年。目前该工程尚在质保期中，原告要求支付质保金的条件尚不成就，故对于该部分诉讼请求不予支持。关于原告要求被告支付利息。因被告未及时足额支付欠款，给原告造成损失，故被告应支付自2020年1月21日起至实际付款之日止的利息，利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，以500元为限。关于原告要求被告唐家谦承担责任。唐家谦系代表大胡子石材公司与原告签订施工合同，是职务行为，且在维修承诺书中原告也认可同大胡子石材公司之前存在合同关系，故原告要求唐家谦承担责任无事实及法律依据，不予支持。原告过高部分诉讼请求不予支持。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告河南省大胡子石材建筑装饰工程有限公司与判决生效之日起十日内支付原告王见贺工程款36229元及利息（利息自2020年1月21日起至实际付款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算，以500元为限）；二、驳回原告的其他诉讼请求。二审期间，各方当事人均未向法庭提交新的证据。本院二审经审理确认的事实同一审法院认定的事实。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，王见贺承包中牟县大孟镇香溪郡二号院外墙铝单板干挂安装工程，并与大胡子石材公司就该项目进行了结算，一审法院根据双方结算内容，判决大胡子石材公司支付王见贺工程款36229元，处理并无不当。大胡子石材公司主张未达到付款节点，该款项不应支付的上诉理由不成立，本院不予采纳。关于王见贺是否承担维修费用问题，大胡子石材公司并未提供证据证明其通知王见贺进行维修，且一审中其所提交的证据不足以证明其主张的维修费用，故本院不予认定。综上所述，大胡子石材公司的上诉请求不成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1246元，由上诉人河南省大胡子石材建筑装饰工程有限公司负担。本判决为终审判决。审判员 周 金二〇二一年二月二十二日书记员 田宇恒