广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤01民终1017号上诉人（原审原告）：广东缤纷丽舍装饰工程设计有限公司，住所地广东省广州市番禺区番禺大道**番禺节能科技园内番山创业中心**楼**102、104之一、201号房。法定代表人：迟克胜，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：陈宇，国信信扬律师事务所律师。委托诉讼代理人：王前，国信信扬律师事务所实习人员。上诉人（原审被告）：臻美未来科技（广东）有限公司，住所，住所地广东省广州市番禺区番禺大道**番山超能创业园**楼406之一div>法定代表人：任雪，该公司总经理。委托诉讼代理人：范丽娜，女，该公司员工。原审被告：范丽娜，女，1982年8月25日出生，汉族，住辽宁省大连市甘井子区。上诉人广东缤纷丽舍装饰工程设计有限公司（以下简称缤纷丽舍公司）因与上诉人臻美未来科技（广东）有限公司（以下简称臻美公司）及原审被告范丽娜合同纠纷一案，均不服广东省广州市番禺区人民法院（2020）粤0113民初10876号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年1月4日立案后，依法组成合议庭进行了审理。上诉人缤纷丽舍公司委托诉讼代理人陈宇、王前，上诉人臻美公司委托诉讼代理人范丽娜（同时作为原审被告）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。缤纷丽舍公司上诉请求：1.维持一审判决第一、二项；2.撤销一审判决第三项，改判为臻美公司向缤纷丽舍公司支付违约金（违约金以32007.95元为本金，每逾期一天，按合同价款千分之一的标准，自2019年12月19日起计算至臻美公司实际偿还之日止），截止至2020年11月9日，违约金为10434.59元；3.由臻美公司承担全部案件受理费。事实与理由：一审以本案事实不符合涉案合同关于违约金条款的适用情形及缤纷丽舍公司与案外人周保东签署的《智能项目合同书》的相关约定，认为缤纷丽舍公司并未因臻美公司的违约而遭受损害，反而少支付了费用为由，不支持缤纷丽舍公司关于违约金的请求，属于认定错误。首先，《智能家居项目销售服务合同》第8.5条明确约定，臻美公司逾期交货，则每逾期一天，应向缤纷丽舍公司支付合同价款千分之一的违约金。只要臻美公司逾期交货，便需要依约支付违约金，并不需要符合双方未解除合同的情形，并且缤纷丽舍公司请求解除合同的原因也在于臻美公司逾期交货的违约行为，缤纷丽舍公司有权向臻美公司主张违约金。其次，缤纷丽舍公司与案外人周保东签署的《智能项目合同书》仅作为缤纷丽舍公司启动项目的合同，约定的收费也并非最终缤纷丽舍公司的支出，缤纷丽舍公司因后续项目的增项及各种人工支出等结算款已超出合同约定价格，并非一审认定的缤纷丽舍公司反而少支付费用的情形。臻美公司、范丽娜针对缤纷丽舍公司的上诉请求共同辩称，答辩意见与一审意见一致，不同意缤纷丽舍公司的上诉请求。臻美公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判缤纷丽舍公司继续履行合同，或改判扣减9624元已完工部分款项后退还19183元；2.判令缤纷丽舍公司退还音响功放设备；3.判令案件受理费由缤纷丽舍公司承担。事实与理由：（一）一审认定事实错误。1.2020年4月14日臻美公司收到缤纷丽舍公司寄发的解除合同的律师函，不能证明双方签订的合同解除。2.缤纷丽舍公司将涉案合同内容发包给周保东继续完成臻美公司未完成的施工部分，仅凭合同即认定周保东的合同及缤纷丽舍公司陈述就认定了施工的范围，缺乏事实基础。3.关于已完成部分的价款，缤纷丽舍公司自述已不能退还，且已送至工地现场的设备也拒绝退还，应当折价。一审简单以臻美公司没有证据支持而将设备折价8473.15元计算。（二）一审适用法律错误。1.合同的解除需合同双方一致同意或经法院、仲裁等部门审理确定，一审仅以收到解除合同的律师函既认定合同解除，属于适用法律错误。2.臻美公司在一审庭审中已将发货至施工现场设备的物流信息提供，按照合同附件可以计算出安装完毕及未安装的设备款为9624元，一审仅根据民诉法解释将8473.15元设备款减半。缤纷丽舍公司针对臻美公司的上诉请求辩称，涉案项目已经由缤纷丽舍公司另行委托给案外人周保东负责完成，涉案合同已合法解除，并且无法继续履行，臻美公司要求退还19183元以及要求退还音响功放设备没有事实和法律依据。范丽娜针对臻美公司的上诉请求述称，同意臻美公司的上诉请求。缤纷丽舍公司向一审法院起诉请求：1.判决解除缤纷丽舍公司、臻美公司双方签订的《智能家居项目销售服务合同》；2.判决臻美公司、范丽娜共同返还28807元货款并支付违约金（违约金以32007.95元为本金，每逾期一天，按合同价款千分之一的标准，自2019年12月19日起计算至臻美公司、范丽娜实际偿还之日止)，截止至2020年6月15日，违约金为5729.42元；3.判决臻美公司承担本案全部诉讼费用。一审法院认定事实：2019年9月26日，范丽娜代表臻美公司与缤纷丽舍公司签订一份《智能家居项目销售服务合同》，合同编号为ZMSS-20190926B。该合同主要约定：1.臻美公司为缤纷丽舍公司位于东莞市××东坑办公室智能家居项目（以下简称涉案智能家居项目或涉案项目）供应并安装全屋智能家居，合同总价款29366元。2.臻美公司负责出具智能家居项目所需布线施工图纸，根据图纸对该项目布线施工人员进行指导；并负责对项目最终所需产品、功能等进行安装、调试及售后服务。3.付款方式：签定合同3个工作日内支付首付款人民币26429元；所有项目安装调试验收结束5个工作日内付清尾款人民币2937元；若在合作过程中，因缤纷丽舍公司的需求而增减项目，以补充协议的方式进行合作。4.臻美公司自收到缤纷丽舍公司首笔款项30个工作日内备齐全部货物，并在全部设备到齐后发货至缤纷丽舍公司项目所在地，总交付时间不含物流运输时间；缤纷丽舍公司应自收到货物之日起2个工作日内，对所收到的货物进行全面验收，如发现产品的数量、质量、品种、型号、规格与订单之约定不符时，缤纷丽舍公司应妥善保管物品（此期间货物的一切丢失等情况由缤纷丽舍公司负责），并应立即向臻美公司进行口头通知，且自发现之日起1个工作日内向臻美公司提出书面异议。缤纷丽舍公司应在臻美公司安装、调试完毕后2个工作日内，根据附件设备清单对系统进行全面验收。如未能满足附件设备清单内的功能描述，缤纷丽舍公司应立即向臻美公司进行口头通知，并自发现之日起2个工作日内向臻美公司提出书面异议，如无异议或逾期提出异议，均视为系统验收合格。验收不合格时，若缤纷丽舍公司未按规定及时通知臻美公司，所造成的一切损失及责任，均由缤纷丽舍公司自行承担。若臻美公司未按规定及时维修更换产品和系统调试，所造成的一切损失及责任，均由臻美公司承担。5.项目设计、安装、调试期限：在现场具备安装调试条件后，臻美公司于3个工作日内进场安装调试。臻美公司安装调试周期为7个工作日。6.缤纷丽舍公司支付预付款后，若因故需要撤单，应在支付预付款后3个工作日内以书面形式向臻美公司提出撤单申请，经臻美公司确认后方可撤单，否则视为违约，预付款将作为违约金不予返还，乙方将同价值的货品交予缤纷丽舍公司后，终止合同。缤纷丽舍公司如擅自解除合同，则无权请求返还定金。臻美公司在缤纷丽舍公司支付定金或全款后，如不能按约定履行合同责任，缤纷丽舍公司有权终止合同，臻美公司需退还缤纷丽舍公司定金或全款。如臻美公司逾期交货，则每逾期一天，应向甲方支付合同价款千分之一的违约金。7.项目所需产品名称、品种、规格、数量及可实现功能等明细，详见附件1《智能家居系统报价》。根据附件1《智能家居系统报价》表，臻美公司需完成的全屋智能家居系统包括了灯光控制系统、中控系统、窗帘控制系统、背景音乐系统、全屋WIFI覆盖、会议系统等六大部分。该附件还详细列明了各智能家居系统详细所包含的产品项目名称、产品与功能描述、数量、单价等。总价款为29366元，总价包含了产品费（或设备费）和安装调试费，并注明安装调试费为设备费的15%。2019年11月5日，缤纷丽舍公司与臻美公司签订《智能家居项目销售服务合同补充协议书》，补充约定新增一套空调协议对接系统，单价1500/套，合计1500元，且最终的报价清单以补充协议报价清单附件为主。该补充协议后也附了一份《智能家居系统报价》附件，根据该附件，臻美公司需完成的全屋智能家居系统依然包括灯光控制系统、中控系统、窗帘控制系统、背景音乐系统、全屋WIFI覆盖、会议系统等六大部分，但灯光控制系统、中控系统、窗帘控制系统的单价较《智能家居项目销售服务合同》附件1的《智能家居系统报价》有所增加，增加后全部项目的总合同价变更为32007.95元，该价款包括设备费和安装调试费，其中安装调试费为设备费的15%。上述合同和补充协议签订后，缤纷丽舍公司于2019年11月6日向臻美公司支付了首期款28807元，该款支付转入了臻美公司指定的范丽娜名下的银行账户内。2019年12月，臻美公司分多次将项目所需的部分产品等运往涉案项目所在地。2020年1月2日，臻美公司工作人员入场安装。庭审中，臻美公司称由于项目所在房屋的其他装修工作尚未完成，导致臻美公司只安装了部分项目后就于2020年1月11日离场。缤纷丽舍公司确认在2020年1月10日前确存在因现场墙面还没有安装木饰面而无法安装插座等情况。但1月10日-15日，影响涉案智能家居系统安装的现场因素全部解决，臻美公司完全可以在春节假期前继续进行安装。臻美公司称，由于接近春节，当时现场其他负责装修的工人告知其司现场安装人员，他们将于1月15日全部撤场。其司工作人员当时认为若他们1月15日离场，那么春节前肯定无法完成涉案智能家居系统的安装，故于1月11日离场，欲待春节后继续完成安装。但由于突如其来的疫情，导致一直无法按预期复工。一审法院询问臻美公司，决定离场时有无征得缤纷丽舍公司同意？臻美公司回答：跟缤纷丽舍公司法定代表人迟克胜沟通了，但缤纷丽舍公司法定代表人迟克胜不同意臻美公司工作人员离场，要求臻美公司的工作人员坚持做到春节前的农历十二月二十九（即除夕前一天）。但臻美公司工作人员要回家过春节，无法做到那个时候。春节后，由于疫情影响，涉案项目未能在正常的春节假期结束后如期开工。缤纷丽舍公司的法定代表人迟克胜与臻美公司的范丽娜就涉案项目进行了多次微信沟通。其中，2月11日时，迟克胜跟范丽娜说：我现在这边有三个智能项目都不敢接了，你赶紧盘活吧，要不然这个业务板块没法运转的。范丽娜回复：好的。3月2日，范丽娜跟迟克胜说：我们下周一开始复工，会安排安装，不是周一过去安装，东莞、贵阳两个项目同时发货，先安装东莞，再去贵阳。有物流信息了，我就安排东莞准确的安装时间，安排东莞的再定贵阳的。迟克胜3月17日回复：好的。3月19日迟克胜又问：发货了吗？范丽娜回复：明天给你消息。因臻美公司未能继续安装涉案项目，4月15日，迟克胜通过微信向范丽娜发送了两份律师函电子文件，其中一份即为关于本案的律师函。范丽娜回复：迟总，对于东坑和乐湾的项目迟迟没有交付，我深表歉意，但真的不是我本意，真的是太难了，我这边也是刚刚复工，想和你好好聊聊，看看能不能和解呢，为了表示诚意，我马上可以先八东坑的项目完成。迟克胜回复：谢谢，我们已经走法律程序。东坑的项目已经完成，贵阳的技术人员今天下午已经到现场开始工作。你现在需要考虑的是尽快退款给我。另外，缤纷丽舍公司还于4月13日委托律师向臻美公司寄送了一份《律师函》，臻美公司于4月14日签收。该律师函函告臻美公司，因臻美公司未能按约完成涉案项目，已构成违约，自该律师函送达之日起，双方之间的《智能家居项目销售服务合同》解除，并要求臻美公司返还缤纷丽舍公司已支付的全部货款并支付违约金。庭审中，一审法院询问臻美公司，既然3月2日已经复工，且缤纷丽舍公司的法定代表人迟克胜在3月17日时还同意继续由臻美公司继续安装，为何臻美公司没有继续完成安装？臻美公司回答：因为那时负责安装的技术人员还没有复工。一审法院询问技术人员是否是湖北籍的？臻美公司回复：不是，但是较远地方的，家里父母不同意他们复工。由于臻美公司未能完成涉案智能家居系统安装，缤纷丽舍公司将涉案项目另行发包给了案外人周保东。根据缤纷丽舍公司提交的其公司与周保东签订的《智能项目合同》，涉案项目的合同价款为7495元。庭审中，一审法院询问缤纷丽舍公司，就涉案项目，周保东负责完成的具体安装内容是否与臻美公司按合同约定应完成的内容一致？缤纷丽舍公司回复：一致。缤纷丽舍公司还称，涉案项目是缤纷丽舍公司从上一手发包方处承接而来，现涉案项目已完工交付给上一手发包方。另外，对于臻美公司已完成的工程量和对应工程款（含设备费和安装调试费），双方存在较大争议。臻美公司称，就涉案项目，已完成了以下工程：1、背景音乐系统全部安装完毕，对应工程款为4114.70元；2、全屋WIFI覆盖：已安装完毕，对应工程款为4949.60元；3、会议系统：线路已校验，相关设备已生产完成，音箱安装完毕，对应工程款为560元。中控系统、灯光控制系统和窗帘控制系统：线路均已校验，相关设备均已生产完成，但设备均未安装，故对应工程款均为0元。缤纷丽舍公司否认臻美公司对会议系统完成安装内容的抗辩，称会议系统整项均未安装，确认背景音乐系统和全屋WIFI覆盖全部安装完毕，但称由于臻美公司未调试，无法使用，已经全部拆卸。故不同意扣减合同款。臻美公司回应称，对于背景音乐系统和全屋WIFI系统，其公司完成安装后，就已完成了调试，而且即使没有调试，也无需任何特别代码，缤纷丽舍公司完全可以自己或请人完成调试，无须拆卸，且据所知，其公司安装的全部设备均被缤纷丽舍公司保留使用，根本未拆卸。一审法院询问缤纷丽舍公司，拆除下来的设备是否能返还给臻美公司，缤纷丽舍公司回复：只有两个音乐功放可以返还，其他已无法返还。对于要求范丽娜承担责任的理由，缤纷丽舍公司称是因为其支付的合同款是按要求转入到范丽娜名下的银行账户，而且范丽娜是臻美公司的代理人，故应该与臻美公司一起承担责任。一审法院认为，根据庭审查明的事实，可以确认涉案《智能家居项目销售服务合同》和《智能家居项目销售服务合同补充协议书》的双方分别为缤纷丽舍公司和臻美公司。该合同主体适格，内容是合同双方的真实意思表示，也未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应遵约履行。但臻美公司未能按约完成全部涉案项目。虽臻美公司辩称是由于春节和疫情的原因导致。但按照合同约定，臻美公司应该在收到缤纷丽舍公司首笔款项30个工作日内备齐全部货物，并在全部设备到齐后发货至缤纷丽舍公司项目所在地现场，在具备安装调试条件后3个工作日内进场安装调试，安装调试周期为7个工作日。国务院规定，2020年1月24日才开始春节假期，而臻美公司的工作人员在1月11日即已离场。而据缤纷丽舍公司陈述，1月15日装修工人离场时，现场已经符合涉案项目安装条件。也就是说若臻美公司不退场，完全可以在春节假期放假前即完成涉案项目的安装调试，而不至于被疫情影响。且缤纷丽舍公司当时并不同意臻美公司退场，要求臻美公司继续安装至春节放假前一日。再则，2020年3月份时，除重灾区外，很多地方都基本复工。从臻美公司员工范丽娜与缤纷丽舍公司法定代表人迟克胜的微信聊天中也可以看到，缤纷丽舍公司在3月份时已经多次催促开工，而臻美公司也在3月2日时已经复工，并承诺准备安排安装，然而至4月仍未为缤纷丽舍公司安装。故臻美公司以春节和疫情影响为由抗辩迟延履行，没有依据，一审法院不予采纳。臻美公司迟延履行主要义务，经缤纷丽舍公司方多次催促仍未在合理期限内履行，缤纷丽舍公司有权解除合同。《中华人民共和国合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。缤纷丽舍公司已于2020年4月13日向臻美公司寄发解除合同的《律师函》，该律师函臻美公司已在4月14日收到，因此，双方之间的合同已于2020年4月14日解除。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。据此，臻美公司应将未有效履行部分的合同款退还给缤纷丽舍公司。对于臻美公司已经安装，且符合缤纷丽舍公司使用要求，被缤纷丽舍公司保留使用的，应在臻美公司应退回的合同款中予以扣减。现缤纷丽舍公司和臻美公司间的争议焦点为臻美公司已经完成安装并被缤纷丽舍公司保留使用的项目有哪些，所对应的合同款为多少？《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提交证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第九十二条第一款规定，一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。现缤纷丽舍公司确认臻美公司有安装完合同约定的背景音乐系统和全屋WIFI系统，虽缤纷丽舍公司称由于臻美公司未调试，导致无法使用，已拆除。一审法院认为，从减少损失的角度考虑，缤纷丽舍公司完全可以通知臻美公司完成调试，如臻美公司拒绝调试，缤纷丽舍公司自行又无法调试使用，拆除才是必须之选。缤纷丽舍公司在未通知臻美公司完成调试的情况下，即因无法调试而擅自拆除，故该损失是缤纷丽舍公司所导致，应由缤纷丽舍公司承担相应责任。根据《智能家居项目销售服务合同补充协议书》附件《智能家居系统报价》，背景音乐系统和全屋WIFI系统的设备费共为7882元，安装调试费为设备费的15%，即1182.3元。臻美公司已经安装完毕，仅未调试，因双方未约定安装和调试各占比重，一审法院酌情认定各占50%，即安装费和调试费各为591.15元。即臻美公司安装的背景音乐系统和全屋WIFI系统，折价款为8473.15元（设备费7882元+安装费591.15元）。臻美公司已收取缤纷丽舍公司支付的合同款28807元，故臻美公司应退还缤纷丽舍公司合同款20333.85元。关于违约金。《智能家居项目销售服务合同》约定，若臻美公司在缤纷丽舍公司支付定金或全款后，不能按约定履行合同责任，缤纷丽舍公司有权终止合同，臻美公司需退还缤纷丽舍公司定金或全款。如臻美公司逾期交货，则每逾期一天，应向甲方支付合同价款千分之一的违约金。显然，双方约定的逾期一天支付合同价款千分之一的违约金的情形是臻美公司有交货但交货逾期，双方未解除合同的情形。本案显然不属于这种情形，因此，缤纷丽舍公司依据此条约定向臻美公司主张违约金，与本案事实不符，一审法院不予支持。且根据缤纷丽舍公司提交的与案外人周保东签署的《智能项目合同书》的约定，因臻美公司未能完成涉案项目，缤纷丽舍公司将涉案项目另行发包给了周保东，约定的合同款仅为7495元，加上臻美公司扣减的8473.15元，实际完成涉案项目，缤纷丽舍公司一共仅支付了15968.15元。而若臻美公司如约履行完毕，则缤纷丽舍公司应支付32007.95元合同款。因此，缤纷丽舍公司并未因臻美公司违约而遭受损害，反而少支付了一万六千多费用。且从范丽娜与迟克胜的沟通中看出，臻美公司未能按时履行合同主要义务，不诚信的成分不大，其公司只是没有尽力克服一些本可以克服的困难而导致，主观恶性较小。因此，对缤纷丽舍公司要求臻美公司支付违约金的请求，一审法院不予支持。根据合同相对性原则，与缤纷丽舍公司签订的涉案合同的是臻美公司，范丽娜仅是臻美公司的员工，代表臻美公司签约和沟通协调合同履行过程中的事务，缤纷丽舍公司要求范丽娜与臻美公司共同返还合同款项，缺乏理据。一审法院不予支持。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（三）项、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十二条第一款的规定，判决：一、确认缤纷丽舍公司与臻美公司签订的合同编号为ZMSS-20190926B的《智能家居项目销售服务合同》于2020年4月14日解除；二、臻美公司于判决发生法律效力之日起五日内向缤纷丽舍公司退还合同款20333.85元；三、驳回缤纷丽舍公司的其余诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费664元，由缤纷丽舍公司负担273元，臻美公司负担391元。经审查，本院对一审判决查明的事实予以确认。二审期间，各方当事人均未提交新证据。本院认为，根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理”的规定，二审案件的审理应当围绕当事人上诉请求的范围进行。综合各方的诉辩意见，本案二审争议焦点问题为：（一）涉案合同是否已经解除；（二）臻美公司应退还款项的数额如何认定；（三）臻美未来公司是否应支付违约金，以及违约金的计算。就本案争议的焦点问题，本院分析认定如下：关于第一个争议焦点问题。在涉案合同履行过程中，臻美公司未能按约完成全部涉案项目，且其以春节和疫情影响为由抗辩迟延履行，理由并不充分。臻美公司迟延履行主要义务，经缤纷丽舍公司方多次催促仍未在合理期限内履行，缤纷丽舍公司有权解除合同。《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。臻美公司已于2020年4月14日收到缤纷丽舍公司寄发解除合同的《律师函》，依照上述法律规定，双方之间的合同已于2020年4月14日解除。臻美公司上诉主张继续履行合同，缺乏依据，本院不予支持。关于第二个争议焦点问题。合同解除后，根据履行情况，臻美公司应将未有效履行部分的合同款退还给缤纷丽舍公司。对于臻美公司已经安装，且符合缤纷丽舍公司使用要求，被缤纷丽舍公司保留使用的，应在臻美公司应退回的合同款中予以扣减，但臻美公司对此应承担举证责任。对于未举证证明且缤纷丽舍公司又不认可的项目，臻美公司应承担举证不能的不利后果。臻美公司一审时确认设备进场和安装时，并无缤纷丽舍公司签收，一审法院结合缤纷丽舍公司确认已安装的项目，以及调试情况、安装调试费用，认定臻美公司可抵扣的合同款共为8473.15元，并无不当。臻美公司已收取缤纷丽舍公司支付的合同款28807元，故臻美公司应退还缤纷丽舍公司合同款20333.85元。臻美公司以发货物流信息，上诉要求扣减9624元，主张只应退还19183元，证据不足，本院不予支持。至于臻美公司上诉请求退还音响功放设备问题，因该设备属于背景音乐系统，一审已计入设备费7882元中，缤纷丽舍公司无需退还该设备，本院对臻美公司该项上诉请求予以驳回。关于第三个争议焦点问题。涉案合同约定，若臻美公司在缤纷丽舍公司支付定金或全款后，不能按约定履行合同责任，缤纷丽舍公司有权终止合同，臻美公司需退还缤纷丽舍公司定金或全款。如臻美公司逾期交货，则每逾期一天，应向甲方支付合同价款千分之一的违约金。上述条款表明，臻美公司未依约履行合同时，缤纷丽舍公司享有合同解除权，且有权追究臻美公司逾期交货的违约责任。本案正是由于臻美公司迟延履行，缤纷丽舍公司要求解除合同。合同解除后，违约金条款可继续适用。缤纷丽舍公司作为守约方主张解除合同，并不免除违约方臻美公司应承担的违约责任。一审认定双方约定的违约金条款只适用于双方未解除合同的情形，属于适用法律错误，应予纠正。虽然缤纷丽舍公司未举证证明因臻美公司违约给其造成的实际损失数额，但涉案合同约定的违约金具有惩罚性违约金性质，通常不以实际损失的发生为前提，因合同约定的违约金计算标准明显过高，臻美公司一审答辩也认为即使应支付违约金，合同约定的违约金标准过高，应予调整，鉴于臻美公司未能按时履行合同主要义务，确有部分客观原因，本院综合合同履行情况、当事人过错程度以及诚实信用原则，将臻美公司应支付的违约金调整为以应退还款项20333.85元为基数，从合同解除之日即2020年4月14日起至实际退还款项之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。缤纷丽舍公司超过上述标准部分的请求，本院予以驳回。综上所述，缤纷丽舍公司的上诉请求部分成立，应予支持；臻美公司的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（三）项、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持广东省广州市番禺区人民法院（2020）粤0113民初10876号民事判决第一项、第二项；二、撤销广东省广州市番禺区人民法院（2020）粤0113民初10876号民事判决第三项；三、上诉人臻美未来科技（广东）有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向上诉人广东缤纷丽舍装饰工程设计有限公司支付违约金（以20333.85元为基数，从2020年4月14日起至实际退还款项之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；四、驳回上诉人广东缤纷丽舍装饰工程设计有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决确定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费664元，由上诉人广东缤纷丽舍装饰工程设计有限公司负担260元，上诉人臻美未来科技（广东）有限公司负担404元。二审案件受理费341元，由上诉人广东缤纷丽舍装饰工程设计有限公司负担57元、上诉人臻美未来科技（广东）有限公司负担284元。本判决为终审判决。审判长 陈 丹审判员 练长仁审判员 杨 凡二〇二一年二月二十三日书记员 郭炜丹黄树钿