湖北省武汉市东西湖区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0112民初5572号原告佛山市美隽家具有限公司。法定代表人吴松茂，总经理。委托诉讼代理人王志佳，广东顺龙律师事务所律师。特别授权。被告湖北可可西里建筑装饰工程有限公司。法定代表人焦霆，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人胡杰祥，系公司员工。特别授权。原告佛山市美隽家具有限公司（以下简称佛山美隽公司）与被告湖北可可西里建筑装饰工程有限公司（以下简称湖北可可西里公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月26日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告佛山美隽公司的委托诉讼代理人王志佳，被告湖北可可西里公司的委托诉讼代理人胡杰祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告佛山美隽公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付302,480元（其中质保金28,740元），并自2020年10月10日起，按总货款的千分之二向原告支付违约金；2、判令被告承担本案的诉讼费、担保费、保全费。事实与理由：原告与被告于2019年9月30日在佛山市顺德区签订材料采购合同，双方约定由原告向被告供应酒店家具到被告指定的地点并安装，被告向原告支付货款。合同签订后，原告依约向被告提供了货物并安装，但被告却没有依约向原告支付货款。2019年12月初，原告的所有家具全部安装完毕，在原告的要求下，被告于2019年12日28日签字确认。原告的家具安装完毕后，按照双方约定，被告理应付款到97%以上，但被告迟迟拖延不付款，经原告多次催要，至2020年10月10日，被告仍拖欠原告货款302,480元。基于以上事实，为了维护原告的利益，特向人民法院提出起诉，希望人民法院判如所请。被告湖北可可西里公司辩称，1、双方于2019年12月28日签订安装确认书，被告确认原告到现场的家具材料已经安装完成，但未验收；2、对原告请求支付的金额有异议，被告于2020年1月3日向原告施工队负责人林先保支付20,000元，施工队在被告工地10月至12月生活费共11,725元，应当在货款中扣减；3、原告提出的合同违约金被告有异议，合同约定了交付周期，被告支付定金30日内，原告交货并安装交付，原告方未按时送货并安装，并未按合同约定履行，交货期限内第一批货物要求2019年10月15日前送达收货地点并安装，但原告的施工队伍2019年10月25日到达施工现场，第一批货物也是施工队到达后第三天才送到；4、被告安装质量存在问题，有色差及其他瑕疵，要求原告进行维修整改或扣减货款。本院经审理认定事实如下：被告湖北可可西里公司承接了位于湖北省××市万亩茶园的俄罗斯主题酒店的装修工作。2019年9月30日，被告湖北可可西里公司（甲方）与原告佛山美隽公司（乙方）签订《材料采购合同》，约定乙方按照双方约定的供货清单供应定制家具并安装。合同总金额固定为958,000元。付款时间：预付款为287,400元，合同签订生效后1个工作日内支付。进度款（含该批货物相应比例的预付款），乙方全部交付货物并安装完成后3个工作日内付清至合同金额的97%。留结算总金额的3%作为质保金。付款条件：1、项目总体验收合格后，乙方将供货清单与项目部负责人核对并报甲方审核，甲方有权对错误或不实之处进行修改（修改处应由甲方审核人签字）。双方确认以甲方最终确认的金额为准。乙方保证其纳税主体为增值税一般纳税人，并依据现行国家税务相关法规及政策要求，在收款前向甲方提供真实合法有效的专用增值税发票。2、乙方的每批货物必须开具相应的正式发票（13%的增值税专票）及货物清单，甲方在乙方交付合同货物并经检验合格后凭发票支付货款。如甲方收到发票日期（或因乙方发票填写错误等原因造成逾期）晚于本合同约定的各期付款期限的，甲方有权相应顺延合同货物的付款期限。货物保用期限为甲方验收合格之日起24个月。合同中还约定了产品的质量标准和保证，质量检验以及违约责任等内容。合同签订当日，被告湖北可可西里公司向原告佛山美隽公司支付预付款287,400元。之后，原告佛山美隽公司向被告湖北可可西里公司指定的地点送货并派员进行安装。2019年12月22日，被告湖北可可西里公司确认项目中增加了地脚线1520米、大堂接待台1件、一层接待台1件，总金额共计92,140元。2019年12月28日，被告湖北可可西里公司对安装情况进行确认，确认安装工程完成，部分调试修补工作需要完成后再进行验收。2020年1月13日，被告湖北可可西里公司对室内门、门套、窗套、墙板木饰面等进行安装验收，除部分需要局部调整、不合格之处外，其他均为合格。在此期间，被告湖北可可西里公司向原告佛山美隽公司的施工队预支20,000元，垫付工人伙食费11,725元。2020年4月11日，被告湖北可可西里公司向原告佛山美隽公司工作人员提供复工复产证明后，原告佛山美隽公司工作人员对项目中需要调整和不合格处进行了维修和调整。2020年4月24日，被告湖北可可西里公司对上述项目的外观油漆验收，全部合格。项目施工过程中，被告湖北可可西里公司累计向原告佛山美隽公司支付779,385元（包含预付款、预支费用和垫付伙食费）。2020年8月31日，被告可可西里公司向原告佛山美隽公司发送《工程联系函》，告知原告没有完全按照被告施工前提供的整体设计图纸进行施工，现酒店方要求被告整改，要求原告对相应施工情况进行整改并三天内回复。同年9月2日，原告佛山美隽公司向被告可可西里公司发送《催款告知函》，要求被告支付拖欠的302,480元货款。2020年11月26日，原告佛山美隽公司诉至本院，请求如诉称。以上事实，有当事人陈述及如下证据予以证实：材料采购合同、安装情况确认单、节点验收单、万亩酒店制作工程外观油漆验收单、报价明细单、微信聊天记录等。本院认为，原告佛山美隽公司与被告湖北可可西里公司之间的买卖合同关系成立，本院予以确认。原告佛山美隽公司与被告湖北可可西里公司对于货款总计1,050,140元（958,000元+92,140元），已支付货款总计779,385元均无异议。货物已经安装完毕，按照双方约定的付款期限，被告湖北可可西里公司应当支付97%的货款，即1,018,635.8元（1,050,140元×97%）。预留3%的质保金后，被告湖北可可西里公司应当向原告佛山美隽公司支付货款239,250.8元（1,018,635.8元-779,385元）。因双方对于货款金额并无异议，而原告佛山美隽公司仅提供了部分合法有效的专用增值税发票，付款条件尚未成就。为减少当事人诉累，原告佛山美隽公司在本判决生效后十日内向被告湖北可可西里公司提供总计1,018,635.8元（包含前期已提供的增值税发票金额）货款合法有效的增值税发票后，被告湖北可可西里公司在3个工作日内支付应付货款239,250.8元，否则被告湖北可可西里公司有权依据合同约定顺延付款期限。至于原告佛山美隽公司要求支付逾期付款的违约金，因合同约定的付款条件尚未成就，被告湖北可可西里公司未付款并不构成违约，故对原告的该项请求，本院不予支持。被告湖北可可西里公司辩称项目尚未验收合格，且原告未按照设计图纸施工、产品质量存在问题等，因双方已在2020年4月24日前多次对项目进行验收，最终总体验收合格，而在合理的期限内，被告亦未提出质量问题，故对被告湖北可可西里公司的上述辩称意见本院不予采纳。对于质保期内的质量问题，被告提供的证据不足以证明其损失情况，故本院不予支持。对于被告湖北可可西里公司还辩称原告佛山美隽公司存在延期供货的违约行为，因原告延期供货，被告亦存在延期支付货款的行为，现工程已经完工并验收，故双方上述行为均未构成实质性违约。至于原告佛山美隽公司主张的诉讼财产保全责任保险费，合同中未约定，亦无法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、原告佛山市美隽家具有限公司于本判决生效后十日内向被告湖北可可西里建筑装饰工程有限公司提供总计为1,018,635.8元（包含前期已出具的增值税发票金额）货款合法有效的增值税发票后，被告湖北可可西里公司在3个工作日内支付应付剩余货款239,250.8元。二、驳回原告佛山市美隽家具有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2919元（已减半收取，原告佛山市美隽家具有限公司已预交），保全费2032元，合计4951元，由被告湖北可可西里建筑装饰工程有限公司负担3916元，原告佛山市美隽家具有限公司负担1035元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  张邹二〇二一年二月二日书记员  董幻