浙江省东阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0783民初8970号 原告：东阳市白云刘家室内装饰设计工作室，住所地浙江省东阳市白云街道望江社区歌山路****。 经营者：刘江栋，男，1978年12月20日出生，汉族，住浙江省东阳市。 委托诉讼代理人：王云（系，男，1972年11月28日出生，汉族，住浙江省东阳市。 被告：孙鹳峰，男，1985年9月5日出生，汉族，住浙江省杭州市上城区。 原告东阳市白云刘家室内装饰设计工作室为与被告孙鹳峰装饰装修合同纠纷一案，于2020年8月28日向本院提起诉讼。本院于同日立案受理后，依法由审判员甘震适用简易程序独任审判。后因被告孙鹳峰无法以其他方式送达，本院于2020年9月11日将本案转为适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年12月14日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人王云到庭参加了诉讼。被告孙鹳峰经本院合法传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。 原告东阳市白云刘家室内装饰设计工作室向本院提起诉讼请求：一、判令被告支付原告工程尾款19622元；二、判令被告支付原告违约金99645.91元（从2018年4月1日起以施工包总价109501元为基数，每天按1%计算至2018年6月30日止）；三、本案诉讼费、律师费等由被告承担。事实与理由：原、被告在2017年10月13日签订家装e站设计服务定金协议，并支付定金5000元。原告在完成设计并获得被告认可后双方在2017年11月7日签订银泰城5-2301室室内装饰施工合同，被告支付合同首期款54950元。原告按合同约定进行施工。原、被告在2017年11月14日再次签订主材供应服务合同，主材及服务价格为57299元，被告已支付29350元。原告在2017年12月14日完成了合同约定的水电工程。被告已验收合格。被告在12月16日也按合同约定支付部分进度款合计16679元。原告继续施工，在施工期间被告增加部分主材17170元。原告在2018年2月14日前完成了瓦工工程，被告验收后按约定支付了所有主材款45819元和第三期进度款12560元。原告继续施工，并在2018年4月1日完成合同约定的所有项目并交付使用。被告入住后，原告多次向被告催要工程款，被告以各种理由推脱。从合同签订之日起到工程移交，合计结算金额为183970元，合计收款为164348元，尚欠工程款19622元。根据合同约定，被告应每天按施工包总价109501元的1%向原告支付违约金。从2018年4月1日起计算至2018年6月30日的违约金为99645.91元。原告自愿放弃2018年6月30日后的违约金主张。 被告孙鹳峰未作书面答辩，也未向本院提供证据。 本院经审理查明：2017年10月13日，原、被告签订《天猫家装ｅ站设计服务定金协议》一份，被告委托原告为其位于东阳市××室的房屋进行装修设计、施工，并支付原告定金5000元。2017年11月7日，原、被告签订《家装ｅ站施工包服务确认书》一份，约定：工程项目服务内容为“标准施工包＋个性化施工”，项目内容详见附件《工程项目报价清单》；工期为104工作日，实际开工日期以《开工通知单》为准，国家法定节假日及物业管理部门不允许施工日应顺延，在工程施工过程中因甲方原因致使工期中断、停工或增加项目致使工期延长的，遇到不可抗力因素则工程相应顺延；工程总造价为：Ａ、设计包项目（已付），Ｂ、标准施工包项目小计为￥70100元，Ｃ、个性化施工项目小计为￥39401元，合计109501元；工程款支付节点和方式：设计服务费用和管理费或远程施工费在签订合同当日全额支付。施工项目支付节点：1、甲方签订施工服务合同当日，向乙方支付施工项目造价的50%。2、水电工程验收合格之日起3个工作日内，甲方向乙方支付施工项目造价的10%。3、瓦工工程验收合格之日起3个工作日内，甲方向乙方支付施工项目造价的35%。4、油漆工程验收合格之日起3个工作日内，甲方向乙方支付施工项目造价的5%；甲方有权监督乙方施工进度，检查乙方施工质量和使用材料质量，甲方应积极配合乙方进行工程材料验收、工程分段验收及竣工验收，甲方在收到乙方验收通知2个工作日内未及时配合验收，导致工期延误等一切后果，均由甲方承担，并且工期顺延；施工期间本合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，共同签订《工程项目增（减）变更表》，同时调整相关工程费用及工期。《工程项目增（减）变更表》作为顺延工期和竣工结算的根据。甲方不得与乙方设计师或工程监理或施工人员私自确定工程变更内容，否则乙方有权拒绝承担相应责任，一切后果均由甲方承担；乙方应提前3个工作日通知甲方参加工程分段验收及竣工验收。为使甲方更准确地掌握工程质量及进度，乙方按照施工节点邀请甲方参加现场节点验收，甲方应及时予以评价或提出整改意见；违约责任：甲方无正当理由未按合同约定期限支付第2、3、4期工程款，每天按工程总造价的1%向乙方支付违约金，同时乙方有权停止施工，工期相应顺延，甲方延迟支付超过20日的，乙方有权解除合同，违约责任由甲方负全责；争议解决方式：本合同履行过程中，如发生争议的，应协商解决或向相关部门申请调解，经协商或调解未达成一致的，任意一方可向乙方注册地人民法院提起诉讼，由违约方承担守约方为主张权利而支付的一切相关费用包括律师费等。合同还约定了其他权利义务等内容。合同附件《工程项目报价清单》中载明工程最终价格为166800元。2017年11月14日，原、被告又签订《主材供应及服务合同》一份，约定被告向原告购买家装ｅ站国民包（包括所涉主材及相关服务），价格为57299元，双方在合同中约定了装修产品的种类、服务方位、验收标准等。合同还约定：双方签约之日甲方支付28650元，水电工程验收合格后甲方支付5729元，木工瓦工油工工程验收合格后甲方支付20054元及工程尾款2864元；本合同第一条规定的主材品类的安装采取分项验收、分别确认的方式，且最终工程整体竣工后，甲方再进行整体验收。合同还约定了其他权利义务等内容。 2018年3月4日，原告在施工过程中对被告部分产品升级：浴室柜1450*2=2900（新品，地，地下室样品白色橱柜（套）2600（好来屋，象牙白）、门1450*6=8700（梦天康e木门FC-2B宫廷白）、马桶（一个）1370（名品包贝朗-公卫），合计15570元。在施工联系单上，原告方技术负责人王洋签字，在业主签字一栏为被告孙鹳峰的妻子许多。庭审中，原告自认被告孙鹳峰已付工程款164348元。后经原告催讨，被告孙鹳峰未支付其余工程款。 本院认为，原、被告签订的合同系双方当事人的真实意思表示，未违反法律法规规定，合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告为被告的涉案房屋进行装饰装修，被告在原告完成装饰装修工程后应支付原告相应的工程款。原告提供的结算单虽未经被告签字确认，但在原告提供的微信聊天记录中可以看出已基本装修完毕，庭后经本院实地调查核实，案涉房屋也已实际交付使用，被告应支付原告相应的工程款。关于工程款数额，根据双方签订的合同约定，标准施工包项目及个性化施工项目造价为109501元、主材包费用为57299元、升级产品费用为15570元，合计费用为182370元。庭审中，原告自认被告已付工程款164348元。扣除该已付工程款后，被告尚欠原告工程款18022元。原告主张厨房门改双开门的费用1600元，缺乏证据证明，本院不予采信。关于违约金，原、被告双方虽在《家装e站施工包服务确认书》第十二条第二款中约定“由于甲方无正当理由未按合同约定期限支付第2、3、4期工程款，每天按工程总造价的1%向乙方支付违约金”，但根据《家装e站施工包服务确认书》第三条关于工程款支付节点的约定，第2、3、4期工程款应在工程分段验收合格之日起3个工作日内支付，原告未能提供工程分段验收报告，其在庭审中亦承认双方实际上并未签订书面验收报告等材料，故第2、3、4期工程何时完工、何时验收合格均无法确定，原告也未提供证据证明案涉房屋何时交付给被告使用，且在原告提供的微信聊天记录中显示直至2018年8月17日窗帘才挂好，故原告主张自2018年4月1日起开始计算违约金，无事实及法律依据。根据本案实际情况及相关法律法规的规定，本院确定违约金自原告起诉之日起开始计算。另因原告自愿放弃2018年6月30日后的违约金主张，故关于违约金部分的诉请，本院不予支持。关于原告主张的律师代理费的诉请，因原告并未实际产生该项费用，故本院不予支持。综上，原告的诉讼请求部分成立，本院予以支持；部分不成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告孙鹳峰应于本判决生效之日起十日内支付原告东阳市白云刘家室内装饰设计工作室工程款18022元。 二、驳回原告东阳市白云刘家室内装饰设计工作室的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2686元，由原告东阳市白云刘家室内装饰设计工作室负担2280元，被告孙鹳峰负担406元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 长  甘 震 人民陪审员  马红灯 人民陪审员  麻月英 二〇二一年二月四日 代书 记员  蒋露蓓