浙江省金华市金东区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0703民初4855号 原告：金华市婺城区海仙装饰材料经营部，住所地浙江省金华市婺城区西关街道婺州街**，统一社会信用代码：92330701MA2FL36B57。 经营者：陈根明，男，1969年12月7日出生，汉族，个体工商户，住兰溪市，现住金华市婺城区西关街道婺州街**。 委托诉讼代理人：陈建学,浙江大名律师事务所律师。 被告：盛国君，男，1975年11月14日出生，汉族，住金华市金**。 被告：夏苏杭，女，1980年10月5日出生，汉族，住金华市金**。 两被告共同委托诉讼代理人：胡国炎，浙江金元律师事务所律师。 原告金华市婺城区海仙装饰材料经营部与被告盛国君、夏苏杭承揽合同纠纷一案，本院于2020年11月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告金华市婺城区海仙装饰材料经营部的经营者陈根明及其委托诉讼代理人陈建学、被告盛国君及两被告共同委托诉讼代理人胡国炎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告金华市婺城区海仙装饰材料经营部向本院提出诉讼请求：1、判令两被告共同支付货款8万元及逾期利息（逾期利息从2020年1月25日按每日万分之二点一计算至实际支付之日止）；2、本案诉讼费用由两被告承担。 事实和理由：原告金华市婺城区海仙装饰材料经营部系个体工商户，由陈根明个人经营（主营吊顶、地、地板柜等批发零售2019年1月25日，原告与浙江德莱宝卫厨科技有限公司签订德莱宝经销商加盟协议书，由该公司授权陈根明在金华市区独家销售德莱宝品牌所有产品，作为原告经销（浙江德莱宝卫厨科技有限公司）专卖店。双方同时约定双方的权利、义务、违约责任及期限与终止等事项。该协议开始时间自2019年1月1日至2019年12月31日，同时由该公司出具品牌授权书，授权陈根明为德莱宝产品（全屋定制吊顶）销售服务商，负责该地区德莱宝产品的销售、安装和售后服务。授权期限自2019年1月1日至2019年12月31日。2019年11月12日被告盛国君、夏苏杭夫妻因家中新房一层、二层吊顶（包括客厅、餐厅、过道）的需要，而向原告就吊顶事宜要求全屋定制，并于当日签订销售合同。合同双方确认订购全屋定制款项总价为8万元。被告确认安装尺寸之后，原告做出设计图后依约施工。当时双方口头约过年前付清8万元。合同签订后，原告于2019年11月25日开始到被告处新房施工，并于2019年12月15日完工。完工后，被告早已投入使用。之后原告多次上门催讨，被告均以种种理由拖而不付。另本案债务系夫妻关系存续期间共同装修房屋所负债务，应依法共同偿还。2020年8月21日依法向金东区人民法院起诉，贵院以诉讼主体不适格为由驳回起诉。现为了维护原告合法权益，根据《合同法》等相关法律规定，今特向贵院提起诉讼，请求贵院依法支持原告各项诉讼请求。 被告盛国君、夏苏杭辩称，原告主张的部分事实与客观事实不符。一、本案双方的交易往来均发生在原告和盛国君之间，与夏苏杭无关，夏苏杭非本案适格主体；二、双方从来没有约定过年前付清8万元；三、原告至今未按约完成供货及施工，被告无需支付货款。理由：1、原告没有按照其提供的设计图进行施工，随意更改施工方案，现在安装的几个地方跟设计图完全不符。2、原告未按照集成吊顶施工规范操作，已安装的众多铝合金扣板出现偏差、高低不平整、脏污严重等。3、原告随意施工，技术把关不够，造成多个点位安装严重不合格。4、原告提供的铝合金板存在严重色差，无法达到简明、美观。以上情形，被告多次要求原告予以更换、整改，至今未果。只要原告完全履行双方的约定及其义务，被告会及时支付货款。四、集成吊顶是安装在顶部的，是为了整体美观、总体上是为了欣赏，只要吊顶及其安装符合要求即可，不存在使用不使用之说。五、正因为原告迟迟未履行其合同义务，造成被告租赁使用的脚手架至今未归还、已订购的沙发、灯具等家具不能按时入室等无法及时使用新房的困扰及一定的经济损失，被告保留对原告追究其赔偿责任的权利。六、原告诉请主张的逾期利息，无法定依据。因此，原告的主张与事实不符，于法无据，请求驳回原告的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。陈根明系字号为金华市婺城区海仙装饰材料经营部的个体工商户，被告盛国君、夏苏杭系夫妻关系。2019年11月12日，陈根明以“金华德莱宝专卖店”（甲方）名义与盛国君（乙方）签订《德莱宝全屋定制吊顶销售合同》一份，约定乙方向甲方预订德莱宝客厅吊顶、餐厅吊顶、过道吊顶，总价为8万元。双方口头约定，完工后2019年年底支付部分，2020年年底付清。合同签订后，原告于2019年11月25日到两被告所有的坐落于金华市金东区××镇××村××新区××排××号房屋的五至六层进行施工。施工期间，盛国君基本在家。同年12月15日，原告施工结束。次日，盛国君曾对陈根明提出铝合金扣板色差等问题，陈根明答应整改。2020年1月初，陈根明对有关问题进行了整改。后被告以未完工等为由拒绝支付价款。陈根明催讨无果，曾于2020年9月18日诉来本院要求两被告支付货款。本院审理后认为，适格的原告是金华市婺城区海仙装饰材料经营部，陈根明诉讼主体不适格，裁定驳回陈根明的起诉。同年11月27日，金华市婺城区海仙装饰材料经营部诉来本院要求两被告支付货款等。对于盛国君在答辩时提出的吊顶装修未完工等存在的问题，本案庭审结束后，本院组织双方到被告房屋进行了实地勘验，勘验情况和结果为：吊顶已完工，被告搬入了家具，已入住。但仔细察看，部分吊顶铝合金扣板存在色差情况、个别角线有安装不整齐、不精细的情况。五楼至六楼的楼梯对应的吊顶（面积约为：2.4米＊3.7米）安装与设计图不符合（陈根明表示该位置因尺寸原因需改动设计，且经被告同意，盛国君表示没有同意过）。双方对墈验情况和结果没有异议。 本院认为，原告对被告房屋吊顶安装施工结束后，对被告提出的铝合金扣板色差等问题进行了整改，但整改后仍存在一些扣板色差等问题，陈根明表示因扣板批次原因无法整改到位。对于该些吊顶安装瑕疵问题，按一般生活经验来看，没有严重到必须全部重作的程度。本院主持双方调解时，盛国君表示最多支付38000元，因双方意见悬殊，调解不成。综合本案实际情况，根据吊顶安装的瑕疵程度，可相应地减少被告应当支付的价款，本院酌定由被告支付60%的价款为宜。被告关于吊顶未完工及必须全部重作的抗辩意见，与事实不符，本院不予采纳。两被告系夫妻关系，吊顶装修的房屋系双方共同财产，原告要求夏苏杭承担吊顶安装价款符合法律规定。因陈根明与盛国君曾口头约定2020年年底付清价款，故自2021年1月1日起由被告支付逾期付款利息损失为宜。综上，原告合理的诉讼请求，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十二条、第二百六十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告盛国君、夏苏杭于本判决生效后十日内支付原告金华市婺城区海仙装饰材料经营部吊顶安装价款48000元及逾期付款利息损失（以48000元为基数，自2021年1月1日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止）。 二、驳回原告金华市婺城区海仙装饰材料经营部的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费900元（减半收取），由原告金华市婺城区海仙装饰材料经营部负担360元，被告盛国君负担540元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 王春雷 二〇二一年二月二十日 代书记员 张莉芯