河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终2757号上诉人（原审被告）：北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司河南分公司，住所地河南省郑州市郑东新区商都路********。负责人：乐东桥，该公司经理。委托诉讼代理人：朱清霞，女，该公司员工。被上诉人（原审原告）：河南随时学教育咨询有限公司，住所地郑州，住所地郑州市管城区紫荆山路******>法定代表人：梁海超，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：赵佳，河南扬善律师事务所律师。原审被告：北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司，住所地北京市丰台，住所地北京市丰台区宋家庄路苇子坑149北厂****2069iv style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：王桂琴，该公司总经理。委托诉讼代理人：彭君伟，男，该公司员工。上诉人北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司河南分公司（以下简称佳艺河南分公司）因与被上诉人河南随时学教育信息咨询有限公司（以下简称随时学公司）及原审被告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司（以下简称佳艺公司）装饰装修合同纠纷一案，不服河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初19148号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年2月8日立案受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任审理，于2021年2月20日公开开庭审理了本案。上诉人佳艺河南分公司的委托诉讼代理人朱清霞，被上诉人随时学公司的委托诉讼代理人赵佳，原审被告佳艺公司的委托诉讼代理人彭君伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佳艺河南分公司上诉请求：1.撤销一审判决第二项；发回重审或依法改判。2.本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：双方于2020年1月6日签订《迈斯通国际英语培训室内装饰工程装修合同》，合同中第8条约定有违约责任及赔付违约金，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法，被上诉人应予以赔付上诉人违约金，合同中违约金赔付数额是经双方确认的金额，此金额是上诉人在合同履行后可以获得的利益，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。据此，请求二审法院撤销原判，发回重审或对一审判决直接予以改判，支持上诉人的上诉请求。随时学公司辩称：一、上诉人的主体不适格，因一审判决中并未判决上诉人承担法律责任，判决承担法律责任的原审被告未提起上诉，故一审判决中要求原审被告承担法律责任，原审被告已经放弃了上诉的权利，故该判决已对原审被告发生法律效力。二、原审判决认定事实清楚，适用法律正确。被上诉人向上诉人支付装修款后，上诉人一直未进行施工，且被上诉人承租的案涉房屋租赁合同已经解除，涉案装修合同的目的无法实现。一审法院根据佳艺河南分公司已经付出的劳动成本，双方的损失及新冠疫情的因素，酌定佳艺公司向被上诉人返还装修款6.3万元，是在查明事实的基础上正确适用法律作出的判决，故请求二审法院驳回上诉人的上诉请求，维持原判。随时学公司向一审法院起诉请求：1.解除原、被告签订的迈斯通国际英语培训室内装饰工程装修合同；2.被告退还原告交纳的装修款78000元；3.本案诉讼费由被告承担。一审法院认定事实：2019年12月23日原告承租鹤壁市申恒商贸有限公司拥有的位于星联创科中心8F801房间用于迈斯通国际英语教学，双方签订有房屋租赁合同。后，2020年1月6日，原告（乙方）与被告佳艺分公司（甲方）签订迈斯通国际英语培训室内装饰工程装修合同一份，合同约定工程名称为迈斯通国际英语培训室内装饰工程，工程详细地址为郑州市郑东新区明理路与学理路交叉口星联创科中心8F，工程施工范围以附件1报价清单为准。工程造价为241500元。施工准备：甲方协助乙方办理物业相关手续、提供建筑图纸及有关隐蔽障碍物的资料……工程竣工验收日为2月28日，如遇下列情况，工期相应顺延：……⑥不可抗力的因素而延误工期；⑦春节期间，1月14日到2月2日期间停止施工，此期间不计入工期内。工程价款的支付与结算：本合同签订后2天内，甲方支付给乙方合同总金额30％的工程款计72450元。授权委托书显示毛丽娟为原告的委托代理人，代表原告就签署文件、进行谈判、签订合同、协议和处理与之有关的一切事务。报价总目录后附有“由Autodesk教育版产品制作”图纸一份，空白处盖有原告公章、毛丽娟手写“已确认图纸”及其本人签字。迈斯通国际英语报价清单显示工程价款为241500元，另消防含税金18500元，合计26万元。原告于2020年1月8日分两笔款支付被告佳艺分公司装修费7.8万元，被告佳艺分公司确认已收到。庭审时，原告称该7.8万元是按照合同总价26万（包含消防含税金）元的30％计算得出。原告提交（2020）豫0191民初7677号民事判决书一份，判决书载明，法院判决解除了原告承租的涉案房屋的租赁合同。被告称，2020年5月份之前受新冠病毒疫情影响未进行施工，之后具备施工条件时，原告一直跟其沟通解除合同、退还款项事宜，也一直未进行施工。原告称被告仅制作了3张效果图，被告提交施工图及水电图目录一份，称除效果图外，还制作了一套施工图及水电图。一审法院认为，当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原告按约支付被告佳艺分公司7.8万元装修款，但被告佳艺分公司一直未进行施工。且原告曾承租涉案房屋用于迈斯通国际英语教学，现房屋租赁合同已经解除，原告无法进行教学，涉案装修合同的目的无法实现，故原告诉请解除迈斯通国际英语培训室内装饰工程装修合同，该院予以支持。关于原告诉请被告退还装修款7.8万元，因被告佳艺分公司不具有法人资格，其民事责任由被告北京佳艺公司承担。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。因被告佳艺分公司已经出具了实际相关图纸，为涉案装修工程付出了劳动成本，故该院根据原、被告损失情况、及新冠疫情等因素，酌定被告返还原告装修款6.3万元。被告北京佳艺公司经该院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决：一、解除原告河南随时学教育信息咨询有限公司与被告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司河南分公司于2020年1月6日签订的迈斯通国际英语培训室内装饰工程装修合同；二、被告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司于本判决生效后十日内返还原告河南随时学教育信息咨询有限公司装修款6.3万元；三、驳回原告河南随时学教育信息咨询有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费875元，由原告河南随时学教育信息咨询有限公司负担437元、被告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司负担438元。本院二审期间，当事人均未提交新的证据。本院经审理查明的事实同一审法院认定的事实。本院认为，上诉人与被上诉人签订案涉工程装饰装修合同，后被上诉人因疫情等原因解除了其所租赁的房屋租赁合同，案涉装饰装修合同的目的不能实现，案涉装修合同应予解除。案涉合同签订后，被上诉人依约支付了部分工程款，上诉人未进行实际施工，但上诉人为案涉装修工程出具了相关图纸，为案涉工程付出了一定的劳动，一审法院根据双方损失情况及新冠疫情等因素，酌定扣除1.5万元的费用后剩余费用返还给被上诉人并无不当。佳艺河南分公司的上诉理由不足，其上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1375元，由北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司河南分公司负担。本判决为终审判决。审判员 陈 涛二〇二一年二月二十三日书记员 赵凌杰