河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫01民终2053号上诉人（原审被告）：河南鼎天置业有限公司，住所河南省郑州市郑东新区薛岗社区**楼******。法定代表人：崔俊芳，该公司总经理。委托诉讼代理人：岳媛，河南天基律师事务所律师。委托诉讼代理人：李晓松，天津高地律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王玉鹏，男，1987年9月28日出生，汉族，住，住郑州市金水区/div>委托诉讼代理人：王晓雷，河南言亮律师事务所律师。上诉人河南鼎天置业有限公司（以下简称鼎天置业）与被上诉人王玉鹏房屋买卖合同纠纷一案，不服河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2020）豫0191民初20778民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年1月29日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序由审判员独任审理。本案现已审理终结。鼎天置业上诉请求：1.撤销一审判决第一项,并依法改判驳回王玉鹏要求鼎天置业支付违约金的诉请；2.本案一审、二审诉讼费全部由王玉鹏承担。事实与理由:一、一审法院关于上诉人逾期交房的顺延天数认定错误。二、一审法院认定上诉人支付违约金错误。1、被上诉人收房后，上诉人协调解决案涉房屋的相关争议，上诉人与被上诉人之间已就涉诉《商品房买卖合同》全部争议达成一致意见，既包括逾期交房争议亦包括逾期报送初始登记资料争议，上诉人已经向被上诉人支付了7516元，双方争议已经全部解决完毕，上诉人不应再向被上诉人支付任何违约金。2、一审认定上诉人未按约将办理房屋权属初始登记的资料报送至郑州市住房保障和房地产管理局构成违约，应当承担违约责任是错误的。首先，由于房地产登记政策及相关行政管理部门职责调整等因素，导致合同约定的客观情况发生变化，房屋初始登记由向郑州市住房保障和房地产管理局申请初始登记，转为向郑州市不动产中心申请不动产首次登记，故要求上诉人依据合同约定交房后180日内向不动产登记中心提交相关资料客观上无法实现，属于履行不能，因此上诉人不应当承担逾期办理初始登记的违约责任。其次，办理房屋初始登记的目的是为了办理房屋产权证。根据上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》约定，上诉人应于房屋交付后180日内将办理房屋权属初始登记的资料报送至郑州市住房保障和房地产管理局，应当在取得该商品房初始登记后360日内，取得该房屋所有权证。之前，初始登记办理之后还需较多程序，经过约一年时间才能办理房屋产权登记。因政府部门职能调整及产权登记的改革，初始登记变更为首次登记后，首次登记办理完毕的第二日即可直接办理产权登记，故现取得首次登记的结果实际上与原合同约定的办理产权登记的结果一致，因此办理首次登记的截止时间应当按照原合同约定办理产权登记的时间进行确定，即办理首次登记的截止时间应为房屋交付后540日。现该时间并未到期，被上诉人未受到任何影响，被上诉人也不存在任何实际损失，也未影响合同目的的实现，上诉人不应当承担相应违约责任，不应支付违约金。三、即使上诉人承担违约责任，一审法院应在8597.12元范围内相抵销上诉人未按约报送初始登记资料违约金。一审法院未进行抵销是错误的。四、被上诉人主张的违约金过高。五、涉诉房屋首次登记已于2021年1月29日受理，即使上诉人承担逾期报送初始登记资料违约金，违约金亦应计算至2021年1月29日，违约金标准应予以下调。根据《不动产登记受理凭证》显示，郑州市不动产登记中心已于2021年1月29日收到涉诉房屋首次登记材料，并于同日受理，上诉人已经按照商品房买卖合同的约定积极办理，并不存在因上诉人的责任导致被上诉人不能在规定期限内取得权属证书的情形，故上诉人依法不应当承担逾期办理初始登记的违约责任。即使上诉人承担逾期报送初始登记资料违约金，违约金亦应计算至2021年1月29日。上诉人自2020年11月2日完成竣工备案后，积极履行办理产权初始登记义务，上诉人在受新冠肺炎疫情及因房地产登记政策及相关行政部门职责调整初始登记变更为首次登记等非因上诉人原因的影响下，上诉人仍积极协调相关部门办理首次登记，仅用不到三个月时间即为业主办理了首次登记，未影响被上诉人居住使用房屋和获得所有权证，未对被上诉人造成任何经济损失，综合考虑上诉人的违约原因、违约时间、造成的损失等各种因素，即使上诉人承担逾期报送初始登记资料违约金，违约金标准应予以下调。综上所述，上诉人认为，一审判决认定基本事实错误。为此，上诉人特依据《民事诉讼法》相关规定，向法院提起上诉，望法院支持上诉人的诉请。王玉鹏辩称：1、一审判决认定逾期交房顺延日期合理，不存在事实认定错误。根据《商品房买卖合同》附件四合同补充协议第三条关于按揭贷款付款的补充约定第2项约定：买受人同意出卖人指定银行，买受人应按贷款银行的要求在约定日期前向贷款方提交并签署申请贷款所需的资料、交清因按揭贷款而产生的相关费用；出卖人应提供因买受人贷款所需由出卖人提供的资料。被答辩人称答辩人存在逾期支付购房款的情况，主张有权顺延交房。依据《商品房买卖合同》附件四合同补充协议第三条关于按揭贷款付款的补充约定，贷款银行系被答辩人指定银行，并非答辩人自身原因导致的贷款逾期。另，案涉房屋买卖合同的附件四“合同补充协议”系对原合同的补充或变更，双方的权利及义务应以该补充协议条款为依据。其第八条第四款已明确约定“被答辩人有权将合同第八条交房日期顺延至答辩人向被答辩人付清全部购房款后的30日内”，结合本案答辩人的付款时间即使逾期仍在合同约定的交房日期之内。另，涉案房屋因封土令、大气污染防治等以及疫情等因素已扣减长达150天，该天数已经包含了被答辩人及答辩人双方的预期利益等，足以能够弥补被答辩人的损失，故相应的交房时间不应再重复顺延，一审法院认定事实正确。2、本案中双方并未关于补偿、违约责任、赔偿金额等达成一致，系被答辩人因其自身的违约行为单方对答辩人进行的补偿，目的系履行合同约定的违约责任，并非双方对之后违约责任的免除承担进行约定，更不存在对逾期交房及逾期办理初始登记达成一致意见。相反，因被答辩人先前已对答辩人进行补偿，该补偿系被答辩人履行合同违约责任，答辩人收取该费用存在事实及合法基础，无理由退还，故一审法院未再支持答辩人的逾期交房违约金，裁判合理。3、关于办理初始登记部门职责的调整发生在2016年8月20日，本案合同签订时间均发生在该日期之后两至三年内，且至案涉纠纷发生时已过去5年，相关登记部门的职责，程序等早已规范合理化，被答辩人该上诉理由明显不成立。且在合同约定的时间内，被答辩人有足够的时间可以办理初始登记。再者，上诉人作为专业的地产开发企业，在签订合同时不仅应考虑到环保防治问题，合理规划建设和交房周期，更应有充分的考虑办理相关初始登记所需时间。其未充分考虑、调查，相应的不利风险应由其承担，不应转嫁给买受人。4、关于被答辩人称扣减后逾期时间未达到90日，系对合同条款及事实的曲解。合同第九条约定的逾期90日和未逾期90日的不同处理方式，前提为逾期日期，并未包含扣减天数，仅仅是扣除逾期的150天被答辩人无需承担违约责任而已，并非被答辩人逾期交房未超90日，故应按日万分之一计算无误。5、上诉人与被上诉人签订的商品房买卖合同已明确约定违约金的给付标准，但合同未能继续正常履行是因为开发商的原因造成，系开发商违约在先。在上诉人交纳全部购房款的情况下，未能如期取得初始登记手续，必定会造成一定的经济损失。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，本案双方约定的违约金标准明显低于该款规定的中国人民银行同期同类贷款利息，其并不符合违约金过于高于损失的情形，一审法院以该标准认定符合双方约定及法律规定。综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。王玉鹏向一审法院起诉请求：1、被告支付原告以总房款1633942元为基数按照日利率0.1‰计算自2019年10月1日起至按照《商品房买卖合同》约定的达到交付条件时向原告完成实际交付之日止的违约金（截至2020年11月3日，暂计64255.8元）；2、被告支付原告以总房款1633942元为基数按日利率0.01%计算自2020年4月1日起至实际履行报送应由其提交的办理房屋权属初始登记所需资料义务之日止的违约金（截止2020年11月3日，暂计34785.09元）；3、被告承担本案的诉讼费用。一审法院查明事实：2018年3月11日，原、被告双方签订《商品房买卖合同》一份，约定原告购买被告开发的位于郑东新区××、××路东××单元××房，总房款为1633942元，其中尾款114万元为商业贷款，应于2018年4月11日支付。被告应于2019年9月30日前，依照国家和地方人民政府的规定，将商品房建设工程竣工验收合格，并符合本合同约定的商品房交付原告使用。如因城市规划、市政工程、环保督查、雾霾预警、扬尘治理、恶劣天气、政府重大活动等影响工期的，在受影响范围内，交房日期相应顺延。被告如未按本合同规定的期限将该商品房交付原告使用，逾期超过90日后，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金。产权初始登记：被告应当在2020年3月31日（房屋交付使用后180日内）前，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局。被告在约定时限内未报送上述申报资料或报送资料不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向原告支付总房款的0.01%违约金。合同附件四第八条第四款约定：原告同意在未向被告结清全部购房款及应由原告支付的款项时，被告有权不予交房且不视为逾期交房，原告同意被告将本合同第八条交房日期顺延至原告向被告付清全部购房款及相关款项后30日内，并且出卖人有权按合同第七条行使相关权利。上述合同签订后，原告支付了全部购房款，其中尾款114万元由兴业银行股份有限公司郑州分行于2018年5月10日发放给被告。2019年9月23日，被告发送房屋延期交付告知函，载明整个施工期间，受大气污染防治、治污减霾等治理行动的影响，按照要求停止相关工程作业，致使项目工期受到一定影响，鼎天东尚房屋将延期交付。被告提交多份环境污染防治、扬尘治理的文件，拟证明被告延期交房是受环境治理影响。2020年1月13日，原告签收房屋验收表。2020年4月3日，办理了涉案房屋的入伙手续，原告提出装修申请。同日，原告向被告出具收条，载明：今收到河南鼎天置业有限公司7516元。2020年11月2日，涉案房屋所在的6号楼的竣工验收备案。以上事实由商品房买卖合同、发票、银行电子回单、收条、延期交房告知函、房屋验收表、装修申请表、入伙手续办理流转单、工程竣工验收备案表及庭审笔录在案佐证。一审法院认为：当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。合同签订后，原告已支付了房屋购房款，被告未按约将竣工验收合格的房屋于2019年9月30日前交付给原告使用，构成违约，应当承担违约责任。关于案涉房屋交房时间问题，原告办理了涉案房屋的入伙手续，签收房屋验收表并于2020年4月3日提出装修申请，故该日期应认定为房屋交付日期，故原告接收案涉房屋后的逾期交房违约金不应再支持。关于被告逾期交房的天数，鉴于近年工程施工受政府封土令、大气污染防治、治污减霾等治理行动的影响，致使被告无法正常履行合同，该情况属于不可避免的客观因素；又因2020年初受新冠肺炎疫情影响，房地产企业因不能预见的因素无法正常施工，相关手续无法办理，根据合同约定及履行情况、被告违约程度、预期利益以及上述情形等对交房周期的影响，该院酌情扣减150天。关于被告辩称原告逾期支付购房款，故交房日期应相应顺延。经审查，原告存在逾期付款情形，根据合同附件四第八条第四款约定，被告有权将商品房买卖合同第八条约定的交房日期2019年9月30日顺延至原告向被告付清全部购房款及相关款项后30日内。原告于2018年5月10日付清全部购房款，仍在合同约定的被告向原告交付房屋的日期之前。且该院已对被告逾期交房天数扣减150天，足以弥补被告损失，故被告该项辩称，该院不予采信。经计算，原告得到的赔偿足以补偿其因逾期收房造成的损失，故对于逾期交房违约金，该院不再支持。关于原告诉请的未按约报送初始登记资料违约金，合同附件四第六条约定被告应当在2020年3月31日（房屋交付使用后180日内）前，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局。该院认为，报送初始登记资料虽约定为2020年3月31日，但该日期后括号内容注释为房屋交付使用后180日内，该内容系对前述报送日期的解释说明，即限定报送日期在房屋交付使用后一定期限内履行完毕。原告于2020年4月3日接收案涉房屋，被告报送初始登记资料最后期限应为2020年9月30日，被告至今未将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局，被告在约定时限内未报送上述申报资料或报送不齐未被房地产行政主管部门受理的，按日向原告支付违约金，故被告应以1633942元为基数，按日0.1‰的标准向原告王玉鹏支付自2020年9月30日至首次登记资料被不动产登记部门受理之日止的违约金。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、被告河南鼎天置业有限公司以1633942元为基数，按日0.1‰的标准向原告王玉鹏支付自2020年9月30日起至首次登记资料被不动产登记部门受理之日止的违约金，于本判决生效后十日内付清；二、驳回原告王玉鹏的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费已减半收取1138元，由原告王玉鹏负担538元，被告河南鼎天置业有限公司负担600元。二审中，鼎天置业提交涉诉房屋不动产登记受理凭证及申请。证明目的：涉诉房屋首次登记于2021年1月29日受理，上诉人已按照商品房买卖合同约定积极办理，并不存在因上诉人责任导致被上诉人不能在规定期限内取得权属证书的情形，故上诉人依法不应当承担逾期办理初始登记的违约责任。即使上诉人承担逾期报送初始登记资料违约金，违约金应计算至2021年1月29日，上诉人自2020年11月2日完成竣工备案后，积极履行办理产权初始登记义务，在受新冠肺炎疫情及新房地产登记政策及相关行政部门职责调整、初始登记变更为首次登记等非因上诉人原因的影响下，上诉人仍积极协调相关部门办理首次登记，仅用不到三个月时间即为业主办理了首次登记，未影响上诉人居住使用房屋和获得所有权证，未对被上诉人造成任何经济损失。综合考虑上诉人违约原因、违约时间、造成损失等各种因素。即使上诉人承担逾期报送初始登记资料，违约金标准应予以下调。王玉鹏质证称，对其真实性无异议。根据合同约定，上诉人应在交房后180日内办理完毕，该证据载明的办理日期明显超出了合同约定的办理日期，应承担相应的违约责任。本院经审查认为，王玉鹏对鼎天置业提交证据的真实性无异议，本院对鼎天置业提交的证据的真实性予以认可。二审经审理查明的事实同原审相一致。本院认为，王玉鹏、鼎天置业签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。合同签订后，王玉鹏已支付了房屋购房款，但鼎天置业未按约将竣工验收合格的房屋于2019年9月30日前交付给王玉鹏使用，构成违约，应当承担违约责任。考虑到工程施工期间受政府封土令、大气污染防治、治污减霾等治理行动的影响及2020年初的新冠肺炎疫情的影响，原审法院综合考虑对逾期交房酌情扣减150天较为合适。鼎天置业上诉称，王玉鹏逾期支付购房款，交房时间按照付款逾期天数相应顺延，因贷款银行系鼎天置业合作银行，鼎天置业未提交证据证明贷款逾期的原因系王玉鹏所致，故其该项上诉理由不能成立。关于上诉人鼎天置业逾期办理涉案房屋初始登记的问题，按照双方合同约定，上诉人鼎天置业应在房屋交付后180日内，将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局。被上诉人于2020年4月3日接收案涉房屋，上诉人报送初始登记资料最后期限应为2020年9月30日，但上诉人未在2020年9月30日前将需要由其提供的办理房屋权属初始登记的资料报送郑州市住房保障和房地产管理局，上诉人存在违约，按约定上诉人应以1633942元为基数，按日0.1‰的标准向被上诉人王玉鹏支付自2020年9月30日至首次登记资料被不动产登记部门受理之日止的违约金。虽然上诉人已向被上诉人支付了7516元，但双方并未约定该数额是全部违约金，且该违约金是在上诉人逾期交房情况下支付的，支付时间也早于本案诉讼的时间，而扣减150天逾期交房时间，是本案诉讼中一审法院综合考虑酌情认定的时间，并以此对被上诉人要求逾期交房违约金不予支持。所以，上诉人称其支付的7516元，双方争议已全部解决完毕或在未按约定报送初始登记资料违约金中抵销的理由不成立。鼎天置业与王玉鹏签订的商品房买卖合同已明确约定了违约金的计算标准，该违约金标准低于中国人民银行同期同类贷款利息，因此，上诉人称双方约定的违约金过高的理由亦不成立。鼎天置业二审期间提交的证据，不能证明其不存在违约行为及不应支付逾期提交首次登记资料的违约金或违约金标准应予以下调。综上所述，河南鼎天置业有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费670元，由河南鼎天置业有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  张晶晶二〇二一年二月十八日书记员  李明雪