呼和浩特市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)内01民终411号上诉人（原审原告）韩洪太，男，1963年8月21日出生，汉族，工人，住呼和浩特市新城区。委托代理人刘利军，内蒙古典和律师事务所律师。委托代理人王倩，内蒙古典和律师事务所律师。被上诉人（原审被告）内蒙古长融房地产开发有限公司。住所地呼和浩特市新城区。法定代表人王继，该公司总经理。委托代理人李昕睿，慧聪律师事务所律师。委托代理人朱旦，慧聪律师事务所律师。原审被告呼和浩特春华景致房地产开发有限责任公司。住所地呼和浩特市玉泉区。法定代表人曹明星，该公司董事长。上诉人韩洪太与被上诉人内蒙古长融房地产开发有限公司（以下简称长融公司）、原审被告呼和浩特春华景致房地产开发有限责任公司（以下简称景致公司）因房屋买卖合同纠纷一案，不服呼和浩特市新城区人民法院（2015）新民一初字第00408号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月28日公开开庭进行了审理。上诉人韩洪太及其委托代理人王倩，被上诉人长融公司的委托代理人李昕睿到庭参加了诉讼，景致公司经本院依法传唤，未到庭参加诉讼，本院依法予以缺席审理。本案现已审理终结。原审法院经审理查明，韩洪太与长融公司签订的《商品房买卖合同》中对涉案房屋基本情况、平米数、房价等内容进行了约定，同时明确了交房日期（2012年6月29日）以及可据实对交房日期予以延期的特殊原因，并约定了逾期交房的违约责任。合同签订后，韩洪太依约向长融公司支付了购房款，长融公司未按照合同约定时间交付房屋，后于2013年7月10日向韩洪太交付了房屋。另，长融公司委托评估机构对涉案房屋的住宅房地产进行了市场租赁价格评估。原审法院认为，韩洪太与长融公司签订的《商品房买卖合同》，是双方当事人真实意思表示，内容合法，应受法律保护。韩洪太按合同约定履行了交付购房款的义务，但长融公司未按合同约定日期将房屋交付韩洪太，构成违约，应承担违约责任。长融公司主张白塔国际机场航道停工275天（2011年9月7日至2012年6月7日）、火车东客站市政修路停工98天（2010年8月10日至2010年12月25日）的抗辩理由，符合合同约定的可据实延期的特殊原因，故在长融公司的违约天数中扣减373天。关于违约责任的计算问题，综合买受人的实际损失及合同履行情况、当事人过错程度等因素，以同地段同类型房屋租赁费的1.3倍为违约金的计算标准。关于韩洪太要求景致公司、水务公司承担连带责任的诉讼请求以及长融公司主张本案已过诉讼时效以及要求以代交的物业费、采暖费折减违约责任的抗辩理由，并无事实和法律依据，原审法院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：一、被告内蒙古长融房地产开发有限公司于本判决生效后10日内支付原告韩洪太违约金人民币238.19元（截止到2013年7月10日），并按照上述计算方式计算违约金直至实际交房之日止；二、驳回原告韩洪太的其他诉讼请求。案件受理费减半收取705元（韩洪太已预交），由韩洪太承担689元，由长融公司承担16元。宣判后，韩洪太不服，向本院提起上诉称：一、原审法院认可长融公司“因白塔机场航道停工275天”的抗辩理由不当，长融公司提供的《责令停工通知书》上载明了其是因违反了相关法律法规的规定被责令拆除，停工责任应由长融公司自负，同时长融公司出具的《关于“水岸小镇”项目部分建筑超高处置及相关事宜的函》载明了涉案项目已经于2012年2月28日通过了民航华北局组织的现场验收，自2011年9月7日被责令停工至2012年2月28日扣除休工期仅停工23天，而原审法院仅凭长融公司单方面出具的《关于民航超高结构拆除对工期影响的说明》便认定长融公司“因白塔机场航道停工275天”不当，该事实并没有其他证据予以佐证；二、原审法院仅凭长融公司单方面出具的《关于道路建设对工期影响的说明》便认定长融公司因火车东客站市政修路停工98天的抗辩理由不当，该事实并没有其他证据予以佐证；三、长融公司与韩洪太签订的《商品房买卖合同》属于格式条款，长融公司延期的免责事由系其利用销售商的优势地位出具，故应对长融公司关于延期免责格式条款作出不利解释。综上，请求二审法院撤销原判，改判支持韩洪太的原审诉讼请求，并由长融公司承担本案的一、二审案件受理费。长融公司答辩称：一、原审审理过程中，长融公司出具的加盖有相关单位公章的材料均可以证明原审法院认定的实际停工天数正确，均按照建设规划许可证重新发放的时间计算；二、长融公司与韩洪太签订的《商品房买卖合同》符合市场规律，当中约定的内容没有侵犯韩洪太的权利。综上，请求二审法院依法驳回韩洪太上诉，维持原判。景致公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。二审中，双方当事人均未出示新证据，本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，本案的争议焦点为原审法院认定长融公司停工373天并免除相应的违约责任是否有事实及法律依据。关于涉案项目于2011年9月7日被责令停工原因，本院认为，呼和浩特市城建局在当天出具《责令停工通知书》上，已将关于“1、未取得《建设工程规划许可证》擅自建设；2、未按照《建设工程规划许可证》的规定进行建设。”的内容进行了涂抹，并在该通知书上载明的责令停工的原因为“部分楼宇影响机场净空环境应立即停工整改，必须符合机场净空的全部要求”，且长融公司于2010年7月1日便已取得了编号为建字第150102201000001号的“水岸小镇”项目的新建建设工程规划许可证，故涉案项目于2011年9月7日被责令停工系因部分楼宇超高影响机场净空，并非韩洪太主张的因未具备《建设工程规划许可证》等建设过程中存在的违法情形。关于因白塔机场航道停工具体期间的问题，《关于“水岸小镇”项目部分建筑超高处置及相关事宜的函》虽载明了涉案项目的净空保护工作于2012年2月28日便已通过民航华北局组织的现场检查验收，但上述拆除验收工作系长融公司取得编号为建字第150102201200008号的“水岸小镇”项目的续建建设工程规划许可证的必要前置程序，故应以取得该续建建设工程规划许可证的日期即2012年6月7日为继续施工的起始日期，亦能佐证长融公司主张工期整体延误9个月至2012年6月的事实。长融公司涉案项目因白塔机场航道停工的具体时间为2011年9月7日至2012年6月8日，共计275天，原审法院认定该事实并无不当，本院予以维持。关于火车东客站市政修路停工时间问题，2010年7月13日，呼和浩特市人民政府印发的《关于研究火车东客站广场建设等有关事宜的专题会议纪要》，作出建设火车东客站站前广场及周边道路的会议决定，并载明站东路、站西路由春华水务公司修建等内容，明确了火车东客站即将进行市政修路的行政决策。呼和浩特春华水务集团新客站广场开发有限公司作为前述行政决策的具体施工单位，该公司于2014年10月22日出具的《东客站周边配套道路建设情况说明》载明了火车东客站于2010年8月10日开工建设，于2010年12月25日修建完毕的内容，该说明记载的道路建设工期为137天，而长融公司主张的火车东客站市政修路停工98天在前述道路建设工期内，符合实际情况，具有事实依据，本院予以确认。需要强调的是，长融公司提交的两份关于停工工期影响的说明上，其不仅作为建设单位加盖了本公司公章，亦加盖有项目监理单位的公章，证据形式完备，该说明亦有建设规划许可证和政府文件等其他证据佐证。故原审法院采信上述两份说明并无不当，本院予以维持。关于韩洪太与长融公司签订的《商品房买卖合同》中关于特定情形延期交房免责的条款的性质问题。本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第四十条的规定：“提供格式条款的一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。”第四十一条的规定：“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。”据此，即当格式条款的提供一方利用其签订合同时相对优势的地位免除其主要责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，亦或者对格式条款理解发生争议时，方能认定该格式条款无效或作出不利于提供一方的解释。本案中，韩洪太与长融公司之间就涉案房屋签订的《商品房买卖合同》封面上署名内蒙古自治区建设厅和内蒙古自治区工商行政管理局，在第二页的说明第7款中载明“本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。”据此，本院认定涉案《商品房买卖合同》系内蒙古自治区建设厅和内蒙古自治区工商行政管理局制定，并为通用于全区的商品房买卖交易的合同文本。涉案《商品房买卖合同》作为由第三方国家行政部门制定的合同，其约定的内容必然经过严谨的论证与考量，对双方的权利义务的约定达到合理的平衡，其中关于延期部分免责条款的约定符合市场交易习惯和房地产市场总体行情。综上，本院认为长融公司既非涉案合同的制定者，亦非解释权人，且涉案合同中明确约定了长融公司如期交房等主要义务和相应的违约责任，同时约定了购房者按时收房等主要权利及救济方式，并没有免除长融公司的主要责任和排除购房者主要权利，关于特定情形下延期交房免责的条款内容合法有效，应予适用。故本院对韩洪太主张长融公司免责条款不成立的上诉请求不予支持。综上，韩洪太的上诉理由并无事实和法律依据，其上诉请求不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚、适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费960元，由上诉人韩洪太负担。本判决为终审判决。审判长  吴铁刚审判员  苏 毅审判员  杨蔚堃二〇一六年七月二十五日书记员  贾沛然