文书内容安徽省阜阳市颍州区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1202民初5998号原告（反诉被告）：安徽华轩交通建设工程有限责任公司，住所地阜阳市颍州区安徽颍州经济开发区州二十一路2号，统一社会信用代码913412007668552803（1-3）。法定代表人：殷云波，该公司经理。委托诉讼代理人：张运领，安徽弘大律师事务所律师。委托诉讼代理人：王振，安徽弘大律师事务所律师。被告（反诉原告）：安徽晶晶亮化广告有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区阜临路155号，统一社会信用代码91341202MA2T1ENM7K。法定代表人：苗黎，该公司经理。委托诉讼代理人：陈继新，安徽众商律师事务所律师。原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司（以下简称华轩建设公司）与被告（反诉原告）安徽晶晶亮化广告有限公司（以下简称晶晶广告公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年6月19日立案后，被告晶晶广告公司提出反诉，本院予以准许。现依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）华轩建设公司的委托诉讼代理人张运领，被告晶晶广告公司的法定代表人苗黎及其委托诉讼代理人陈继新到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告（反诉被告）华轩建设公司向本院提出诉讼请求：1、判令依法解除原被告双方签订的《LED发光字制作合同书》；2、判决被告向原告双倍返还定金100000元、支付违约金20000元，合计120000元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年1月4日，原告与被告签订《LED发光字制作合同书》，双方约定：由被告为原告“阜新高速部分指路标识和阜王路收费站站名更换工程”项目，制作LED发光字“颍淮大道”2套及支架改造、安装熟读水（详见图纸），其中“颍淮大道”字体为方正粗宋简体，规格为5.5*5.5M，合同价款175000元。同时约定原告支付定金50000元，工期15天，每超过一天按合同总造价1‰支付违约金。合同签订后原告依约向被告支付定金50000元，而被告迟迟不履行合同义务，经原告多次催告仍未履行。原告认为，被告以其行为表明不履行合同义务，原告请求解除合同的条件已经成就，现根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国民事诉讼法》之有关规定特向贵院提起诉讼，请依法判决。被告（反诉原告）晶晶广告公司辩称：1、答辩人没有迟延履行合同约定的义务，不具备解除合同的条件。2018年12月5日，原、被告签订了第一份《LED发光字制作合同书》并于2018年12月7日，华轩建设公司向晶晶广告公司支付了10000元定金，晶晶广告公司就按照合同约定进行发光字的制作，制作完成后，华轩建设公司突然找到晶晶广告公司要求停止制作，并讲材料要变更，图纸也要更改。当时华轩建设公司表示会对晶晶广告公司的损失进行赔偿。2019年1月24日，华轩建设公司又找到晶晶广告公司进行协商发光字的制作。当天双方就签订了第二份《LED发光字制作合同书》，华轩建设公司支付给晶晶广告公司40000元定金。合同签订后，晶晶广告公司按照合同约定进行制作，制作过程中华轩建设公司又一次责令停止，并讲图纸会变更，要等“设计院”的图纸到来后在施工。2019年3月中旬，华轩建设公司才将“设计院”的图纸交给晶晶广告公司，并要求晶晶广告公司按照设计院的图纸进行制作。晶晶广告公司将发光字制作完成后，华轩建设公司就将该发光字运到原阜王路高速公路管理处院内。晶晶广告公司的迟延履行是华轩建设公司造成的，根据《LED发光字制作合同书》第四条约定：合同生效，甲方支付首次合同款后15个工作日内完成。如遇天气、停电或甲方原因无法开工的，则可以顺延。故晶晶广告公司没有迟延履行合同约定的义务，即便有迟延履行其责任也应有华轩建设公司承揽。2、晶晶广告公司已履行合同约定义务，华轩建设公司应按照合同约定支付工程款163800元。现二套发光字均放在原阜王路高速公路管理处院内，华轩建设公司应支付工程款163800元。3、华轩建设公司既诉请双倍返还定金，又请求支付违约金于法无据。第二份《LED发光字制作合同书》约定的定金数额超过合同标的20%（35000元），超过部分不应得到支持。被告（反诉原告）晶晶广告公司向本院提出诉讼请求：依法判令华轩建设公司支付晶晶广告公司工程款235180元（已扣除50000元定金）；2、本案反诉费用由被反诉人承担。诉讼过程中，被告（反诉原告）晶晶广告公司变更诉讼请求第一项为：依法判令华轩建设公司支付晶晶广告公司工程款113800元（已扣除50000元定金）。事实与理由：2018年12月5日，晶晶广告公司与华轩建设公司签订一份《LED发光字制作合同书》及附件（颍淮大道LED发光字施工图、效果图），华轩建设公司支付定金10000元，晶晶亮化公司按照合同约定购买相应原材料进行制作。后华轩建设公司告知晶晶广告公司施工图纸要更改暂停制作，此时晶晶广告公司已购买121380元原材料，华轩建设公司答应支付给晶晶广告公司已支付的原材料款。2019年1月24日，双方又签订一份《LED发光字制作合同书》及附件，该合同书约定了发光字的字体、规格、支架，总造价为175000元。华轩建设公司支付了40000元定金。晶晶广告公司按照合同约定进行发光字的制作，在制作的过程中，华轩建设公司通知晶晶广告公司暂停，图纸会改变，等设计院的图纸下来后在做。直至2019年3月中旬华轩建设公司才将设计院制作的图纸交给反诉人，并要求反诉人按照该图纸进行制作。反诉人将发光字制作完成后，华轩建设公司就将发光字运到原阜王路高速公路管理处院内。后因反诉人向华轩建设公司催要第一次合同的原材料款和因图纸变更所增加的费用，华轩建设公司以各种理由一再推脱。现反诉人按照合同约定完成了发光字的制作，华轩建设公司应按合同约定支付相应的工程款163800元。为维护反诉人的合法权益，特诉至法院，请求支持反诉人的诉求。原告（反诉被告）华轩建设公司辩称：反诉原告请求反诉被告给付113800元条件尚未成就，反诉原告至今未能将双方约定的LED发光字制作成品交付给反诉被告，未完成合同约定的义务。本院经审理认定事实如下：2018年12月5日，晶晶广告公司与华轩建设公司签订一份《LED发光字制作合同书》及附件，该份合同约定了项目的名称、总造价、项目概况、及合同签订后，由华轩建设公司支付定金10000元等内容。后华轩建设公司依约支付了10000元定金。后华轩建设公司告知晶晶广告公司施工图纸要更改暂停制作，双方又于2019年1月24日，重新签订了《LED发光字制作合同书》及施工图，该合同书主要内容为：项目名称为阜新高速部分指路标识和阜王路收费站站名更换工程，项目内容为“颍淮大道”2套，及支架改造，安装防水，总造价为175000元。合同期限为合同生效，甲方支付首次合同款后15个工作日内完成。如遇天气、停电或甲方原因无法开工的，则可以顺延。按施工图纸，总分包合同有关质量的约定、国家现行的相关规范执行，乙方在保质保量情况下按时完成所有LED发光字的制作，并按图纸和合同要求的材料制作，甲方凭此验收。乙方不能按时完成或乙方完成工作甲方未能支付相应合同款的，每超过1天按合同总价1‰作为违约金。乙方在制作完成后通知甲方进行验收，甲方在3日内未验收则视为合格。合同签订后即日，甲方支付定金50000元。安装调试完毕，经验收合格后三个工作日内，甲方支付工程款95%，剩余5%作为质保金，待质保期满后无息一次性支付。质保其为3年。华轩建设公司于2019年1月25日支付了40000元定金。晶晶广告公司后按照第二次合同施工图进行了发光字的制作，2019年3月晶晶广告公司将发光字制作完成后，由华轩建设公司将发光字运到原阜王路高速公路管理处院内，该发光字在组装过程中，因发包人认为制作的发光字重量超重，故不让晶晶广告公司组装并吊装。上述事实由原、被告营业执照、两份《LED发光字制作合同书》及施工图、照片、网上银行电子回单及原、被告陈述在卷佐证。本院认为，原、被告签订的《LED发光字制作合同书》系双方当事人在自愿、平等的基础上订立，反映了当事人的真实意思表示，应确认合法、有效，双方均应按约履行自己的义务。该合同中明确约定了发光字的字体、规格、价款、违约责任及支付方式。晶晶广告公司虽在2019年3月才将发光字体完成，但该发光字是由华轩建设公司运输至实际履行地，双方未存在关于工程量期限的催告或拒绝运输等情形，应视为双方对完成涉案LED发光字体期限顺延的合意，故本院对华轩建设公司的第二项诉请不予支持。因涉案的LED发光字体超重，发包方拒绝晶晶广告公司对该字体组装并吊装，导致合同目的不能实现，对华轩建设公司关于解除双方于2019年1月24签订的《LED发光字制作合同书》的诉请，本院予以支持。由于涉案的LED发光字体已完成，故华轩建设公司应依约向晶晶广告公司支付扣除吊装费用11200元及定金50000元的剩余款项，计113800元。综上所述，本院对原告华轩建设公司的诉请予以部分支持，对反诉原告晶晶广告公司的诉请予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第一项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司与被告（反诉原告）安徽晶晶亮化广告有限公司于2019年1月24日签订的《LED发光字制作合同书》；二、原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）安徽晶晶亮化广告有限公司定作款113800元；三、驳回原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2700元，减半收取1350元，反诉费1288元，合计2638元，由原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员 王 建二〇一九年八月二十八日书记员 陈奕帆阜阳市颍州区人民法院（民事判决书）拟稿纸            发文字号：（2019）皖1202民初5998号                  签发：              审核：                  拟稿单位：民二庭              拟稿人：王建              份数：15      原告（反诉被告）：安徽华轩交通建设工程有限责任公司，住所地阜阳市颍州区安徽颍州经济开发区州二十一路2号，统一社会信用代码913412007668552803（1-3）。法定代表人：殷云波，该公司经理。委托诉讼代理人：张运领，安徽弘大律师事务所律师。委托诉讼代理人：王振，安徽弘大律师事务所律师。被告（反诉原告）：安徽晶晶亮化广告有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区阜临路155号，统一社会信用代码91341202MA2T1ENM7K。法定代表人：苗黎，该公司经理。委托诉讼代理人：陈继新，安徽众商律师事务所律师。原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司（以下简称华轩建设公司）与被告（反诉原告）安徽晶晶亮化广告有限公司（以下简称晶晶广告公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年6月19日立案后，被告晶晶广告公司提出反诉，本院予以准许。现依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）华轩建设公司的委托诉讼代理人张运领，被告晶晶广告公司的法定代表人苗黎及其委托诉讼代理人陈继新到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告（反诉被告）华轩建设公司向本院提出诉讼请求：1、判令依法解除原被告双方签订的《LED发光字制作合同书》；2、判决被告向原告双倍返还定金100000元、支付违约金20000元，合计120000元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年1月4日，原告与被告签订《LED发光字制作合同书》，双方约定：由被告为原告“阜新高速部分指路标识和阜王路收费站站名更换工程”项目，制作LED发光字“颍淮大道”2套及支架改造、安装熟读水（详见图纸），其中“颍淮大道”字体为方正粗宋简体，规格为5.5*5.5M，合同价款175000元。同时约定原告支付定金50000元，工期15天，每超过一天按合同总造价1‰支付违约金。合同签订后原告依约向被告支付定金50000元，而被告迟迟不履行合同义务，经原告多次催告仍未履行。原告认为，被告以其行为表明不履行合同义务，原告请求解除合同的条件已经成就，现根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国民事诉讼法》之有关规定特向贵院提起诉讼，请依法判决。被告（反诉原告）晶晶广告公司辩称：1、答辩人没有迟延履行合同约定的义务，不具备解除合同的条件。2018年12月5日，原、被告签订了第一份《LED发光字制作合同书》并于2018年12月7日，华轩建设公司向晶晶广告公司支付了10000元定金，晶晶广告公司就按照合同约定进行发光字的制作，制作完成后，华轩建设公司突然找到晶晶广告公司要求停止制作，并讲材料要变更，图纸也要更改。当时华轩建设公司表示会对晶晶广告公司的损失进行赔偿。2019年1月24日，华轩建设公司又找到晶晶广告公司进行协商发光字的制作。当天双方就签订了第二份《LED发光字制作合同书》，华轩建设公司支付给晶晶广告公司40000元定金。合同签订后，晶晶广告公司按照合同约定进行制作，制作过程中华轩建设公司又一次责令停止，并讲图纸会变更，要等“设计院”的图纸到来后在施工。2019年3月中旬，华轩建设公司才将“设计院”的图纸交给晶晶广告公司，并要求晶晶广告公司按照设计院的图纸进行制作。晶晶广告公司将发光字制作完成后，华轩建设公司就将该发光字运到原阜王路高速公路管理处院内。晶晶广告公司的迟延履行是华轩建设公司造成的，根据《LED发光字制作合同书》第四条约定：合同生效，甲方支付首次合同款后15个工作日内完成。如遇天气、停电或甲方原因无法开工的，则可以顺延。故晶晶广告公司没有迟延履行合同约定的义务，即便有迟延履行其责任也应有华轩建设公司承揽。2、晶晶广告公司已履行合同约定义务，华轩建设公司应按照合同约定支付工程款163800元。现二套发光字均放在原阜王路高速公路管理处院内，华轩建设公司应支付工程款163800元。3、华轩建设公司既诉请双倍返还定金，又请求支付违约金于法无据。第二份《LED发光字制作合同书》约定的定金数额超过合同标的20%（35000元），超过部分不应得到支持。被告（反诉原告）晶晶广告公司向本院提出诉讼请求：依法判令华轩建设公司支付晶晶广告公司工程款235180元（已扣除50000元定金）；2、本案反诉费用由被反诉人承担。诉讼过程中，被告（反诉原告）晶晶广告公司变更诉讼请求第一项为：依法判令华轩建设公司支付晶晶广告公司工程款113800元（已扣除50000元定金）。事实与理由：2018年12月5日，晶晶广告公司与华轩建设公司签订一份《LED发光字制作合同书》及附件（颍淮大道LED发光字施工图、效果图），华轩建设公司支付定金10000元，晶晶亮化公司按照合同约定购买相应原材料进行制作。后华轩建设公司告知晶晶广告公司施工图纸要更改暂停制作，此时晶晶广告公司已购买121380元原材料，华轩建设公司答应支付给晶晶广告公司已支付的原材料款。2019年1月24日，双方又签订一份《LED发光字制作合同书》及附件，该合同书约定了发光字的字体、规格、支架，总造价为175000元。华轩建设公司支付了40000元定金。晶晶广告公司按照合同约定进行发光字的制作，在制作的过程中，华轩建设公司通知晶晶广告公司暂停，图纸会改变，等设计院的图纸下来后在做。直至2019年3月中旬华轩建设公司才将设计院制作的图纸交给反诉人，并要求反诉人按照该图纸进行制作。反诉人将发光字制作完成后，华轩建设公司就将发光字运到原阜王路高速公路管理处院内。后因反诉人向华轩建设公司催要第一次合同的原材料款和因图纸变更所增加的费用，华轩建设公司以各种理由一再推脱。现反诉人按照合同约定完成了发光字的制作，华轩建设公司应按合同约定支付相应的工程款163800元。为维护反诉人的合法权益，特诉至法院，请求支持反诉人的诉求。原告（反诉被告）华轩建设公司辩称：反诉原告请求反诉被告给付113800元条件尚未成就，反诉原告至今未能将双方约定的LED发光字制作成品交付给反诉被告，未完成合同约定的义务。本院经审理认定事实如下：：2018年12月5日，晶晶广告公司与华轩建设公司签订一份《LED发光字制作合同书》及附件，该份合同约定了项目的名称、总造价、项目概况、及合同签订后，由华轩建设公司支付定金10000元等内容。后华轩建设公司依约支付了10000元定金。后华轩建设公司告知晶晶广告公司施工图纸要更改暂停制作，双方又于2019年1月24日，重新签订了《LED发光字制作合同书》及施工图，该合同书主要内容为：项目名称为阜新高速部分指路标识和阜王路收费站站名更换工程，项目内容为“颍淮大道”2套，及支架改造，安装防水，总造价为175000元。合同期限为合同生效，甲方支付首次合同款后15个工作日内完成。如遇天气、停电或甲方原因无法开工的，则可以顺延。按施工图纸，总分包合同有关质量的约定、国家现行的相关规范执行，乙方在保质保量情况下按时完成所有LED发光字的制作，并按图纸和合同要求的材料制作，甲方凭此验收。乙方不能按时完成或乙方完成工作甲方未能支付相应合同款的，每超过1天按合同总价1‰作为违约金。乙方在制作完成后通知甲方进行验收，甲方在3日内未验收则视为合格。合同签订后即日，甲方支付定金50000元。安装调试完毕，经验收合格后三个工作日内，甲方支付工程款95%，剩余5%作为质保金，待质保期满后无息一次性支付。质保其为3年。华轩建设公司于2019年1月25日支付了40000元定金。晶晶广告公司后按照第二次合同施工图进行了发光字的制作，2019年3月晶晶广告公司将发光字制作完成后，由华轩建设公司将发光字运到原阜王路高速公路管理处院内，该发光字在组装过程中，因发包人认为制作的发光字重量超重，故不让晶晶广告公司组装并吊装。上述事实由原、被告营业执照、两份《LED发光字制作合同书》及施工图、照片、网上银行电子回单及原、被告陈述在卷佐证。本院认为，原、被告签订的《LED发光字制作合同书》系双方当事人在自愿、平等的基础上订立，反映了当事人的真实意思表示，应确认合法、有效，双方均应按约履行自己的义务。该合同中明确约定了发光字的字体、规格、价款、违约责任及支付方式。晶晶广告公司虽在2019年3月才将发光字体完成，但该发光字是由华轩建设公司运输至实际履行地，双方未存在关于工程量期限的催告或拒绝运输等情形，应视为双方对完成涉案LED发光字体期限顺延的合意，故本院对华轩建设公司的第二项诉请不予支持。因涉案的LED发光字体超重，发包方拒绝晶晶广告公司对该字体组装并吊装，导致合同目的不能实现，对华轩建设公司关于解除双方于2019年1月24签订的《LED发光字制作合同书》的诉请，本院予以支持。由于涉案的LED发光字体以完成，故华轩建设公司应依约向晶晶广告公司支付扣除吊装费用11200元及定金50000元的剩余款项，计113800元。综上所述，本院对原告华轩建设公司的诉请予以部分支持，对反诉原告晶晶广告公司的诉请予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第一项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司与被告（反诉原告）安徽晶晶亮化广告有限公司于2019年1月24日签订的《LED发光字制作合同书》；二、原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）安徽晶晶亮化广告有限公司定作款113800元；三、驳回原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2700元，减半收取1350元，反诉费1288元，合计2638元，由原告（反诉被告）安徽华轩交通建设工程有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员王建二〇一九年八月二十八日书记员陈奕帆