福建省厦门市湖里区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0206民初4110号 原告（反诉被告）：厦门优势互动网络科技有限公司，住所中国（福建）自由贸易试验区厦门片区湖里大道18号第四层417、418、419、423单元（文创口岸7#）。 法定代表人：吕希文，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王鹭杰，上海段和段（厦门）律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：叶少凤，上海段和段（厦门）律师事务所执业律师。 被告（反诉原告）：厦门买懂科技有限公司，住所福建省厦门市思明区台东路151号1001室之三。 法定代表人：马薇薇，该公司总经理。 委托诉讼代理人：周玉坤，内蒙古巨鼎律师事务所执业律师。 原告(反诉被告)厦门优势互动网络科技有限公司（以下简称“优势互动公司”）与被告（反诉原告）厦门买懂科技有限公司（以下简称“买懂公司”）合同纠纷一案，本院于2019年3月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告(反诉被告)优势互动公司的委托诉讼代理人叶少凤，被告（反诉原告）买懂公司的法定代表人马薇薇和委托诉讼代理人周玉坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 优势互动公司向本院提出诉讼请求：1.买懂公司立即向优势互动公司支付第一阶段设计费200000元；2.依法解除双方签订的《珠宝平台开发合同》；3.买懂公司承担本案的诉讼费。事实和理由：2017年12月6日，优势互动公司与买懂公司签订《珠宝平台开发合同》，约定优势互动公司负责买懂公司的珠宝平台项目开发，买懂公司分阶段付款。合同签订后，买懂公司依约支付了项目启动资金200000元。优势互动公司积极履约，成立珠宝平台开发项目组，与买懂公司多次沟通、现场交流。买懂公司多次变更需求，优势互动公司依买懂公司要求多次更改，最终完成了合同约定的第一阶段“版面设计”。优势互动公司完成设计后，多次催促买懂公司验收，买懂公司以各种理由要求整改。优势互动公司应要求整改至买懂公司满意。买懂公司答应验收，却不肯盖章验收，并拒绝支付设计款。截至起诉时，买懂公司仍未依约向优势互动公司支付前述设计费。 买懂公司辩称，买懂公司同意解除双方签订的《珠宝平台开发合同》。合同签订三天内，买懂公司已依约支付200000元启动资金，买懂公司有诚意履行合同，签订合同后买懂公司就展开工作等待APP上线。买懂公司要的是具有登陆、注册、收货、咨询、付款、退货、拍卖、实名认证、充值等功能的手机APP,而优势互动公司只能提供网站一样的杂志图片。优势互动公司没有相应的资质、技术，无法完成合同约定的功能，违约造成合同至今无法实现。项目APP交付时间为3个月，优势互动公司无法于三个月内上线APP，造成了买懂公司的巨大经济损失，买懂公司无需向优势互动公司支付第一阶段设计费200000元。总之，优势互动公司所述没有事实和法律依据，应当驳回优势互动公司的诉讼请求。 买懂公司向本院提出反诉请求：1.解除优势互动公司与买懂公司于2017年12月5日签订的《珠宝平台开发合同》；2.优势互动公司返还买懂公司支付的预付款200000元；3.优势互动公司承担本案案件受理费。事实和理由：2017年12月5日，优势互动公司与买懂公司双方签订《珠宝平台开发合同》。合同明确约定2017年12月6日开始第一阶段版面设计，2018年1月16日完工；2017年12月13日开始第二阶段前端及程序设计，2018年2月14日完工。这两个阶段是同时进行的。截至2019年3月14日，优势互动公司不但没有完成第一阶段版面设计，而且第二阶段前端及程序设计也未启动。买懂公司为维护自身利益遂提起反诉。 优势互动公司辩称，合同上明确载明可以延长或调整周期，从买懂公司提供的微信聊天记录可以看出，买懂公司不断增加需求变更文案导致周期延长，且在整个项目沟通中买懂公司从未催促优势互动公司，也未提及周期延长问题。买懂公司所主张预付款200000元不属于预付款，而是合同约定的启动资金，该款项的付款条件是合同签订后三个工作日内支付，优势互动公司收到款项之后，立即组织人员进行项目的投入。合同约定分阶段付款，第一阶段明确载明版面设计验收完成。从优势互动公司提供的微信聊天记录可以看到，优势互动公司已完成第一阶段的版面设计。关于买懂公司所称的第二阶段前端和程序设计未启动，与第一阶段的付款条件无关。 当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织双方当事人进行证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定全案事实如下：2017年12月5日，优势互动公司与买懂公司签订一份《珠宝开发合同》，约定优势互动公司负责为买懂公司进行珠宝平台开发；双方签订的合同于2017年12月6日生效，有效期3年；项目的建设周期经双方协商一致可延长或调整周期；项目设计、技术开发费总金额总计750000元（含税3%），买懂公司需支付其中600000元，余款150000元作为优势互动公司资金入股买懂公司的款项，占股0.3%；项目发票总金额为750000元，其中150000元发票税点（3%）由买懂公司承担；双方同意按以下计划及付款条件分阶段付款，详细为合同签订后3个工作日内付200000元；第一阶段的付款条件为版面设计验收完成，计划开始时间为2017年12月6日，计划完成时间为2018年1月16日，付200000元；第二阶段的付款条件为前端及程序验收完成，计划开始时间为2017年12月13日，计划完成时间为2018年2月14日，付150000元；第三阶段计划开始时间为2018年2月23日，计划完成时间为2018年3月25日，上线测试通过后（30天内完成测试）付50000元，优势互动公司资金入股（购买买懂公司0.3%股权）后付150000元；项目每个阶段完成时，由优势互动公司以书面的形式向买懂公司提出项目阶段验收申请，买懂公司应在收到优势互动公司书面验收申请后的3个工作日内安排验收；验收通过后，买懂公司应在验收通过后的3个工作日内以银行转账方式支付项目的开发费用；买懂公司不能按时支付合同费用，或无法根据项目的实际需要，按照优势互动公司的要求提供有关材料进行协助和配合，导致的工期延误，其责任由买懂公司承担；优势互动公司不能按合同期提供软件产品，其责任由优势互动公司承担，优势互动公司应退还买懂公司已支付的相关合同款项，并承担由此给买懂公司造成的损失；双方应本着诚实信用的原则履行本合同，任何一方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失；任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经或正在违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方，若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除合同并要求对方赔偿损失；合同签订后，经双方协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认，上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分；任意一方欲提前解除本合同，应提前一个月通知对方；买懂公司要求解除合同的，应当根据优势互动公司的实际已完成工作量，将优势互动公司于合同解除前已发生的费用支付给优势互动公司，优势互动公司要求解除合同的，应双倍返还上述费用，除此之外，双方无需为此承担任何处罚、责任或进一步的义务；在本合同解除之时，优势互动公司应当移交已完成的所有工作成果，且该已完成的工作成果归属买懂公司；优势互动公司拒绝办理工作成功交接的，买懂公司有权暂缓结清应付款；等等。合同含有两份附件，一份为项目建设内容（含“H5微站功能清单表”、“珠宝APP功能清单表”），一份为项目阶段实施规划。合同签订后，双方开始履行合同，买懂公司依约支付了第一期的款项200000元。双方为此组建一个名为“买懂珠宝项目团队”的微信群进行工作沟通。后因双方在第一阶段版面设计验收过程中发生争议，故优势互动公司诉至法院。 诉讼过程中，优势互动公司提供上述微信群于2018年4月12日至2018年10月18日期间的聊天记录，以此证明优势互动公司完成了第一阶段的版面设计，并催促买懂公司验收，但买懂公司拒绝盖验收章并拒付第一阶段的设计款。经查，2018年8月20日，优势互动公司的工作人员向买懂公司的工作人员发送一份“尺寸0820修改后.rar”的文件，要求买懂公司审核后没有问题对验收单进行签字盖章。2018年8月21日，买懂公司的工作人员在当天早上称其当天完成验收后会在验收单上签字，但因验收单无盖章说明无法盖章，并在当天下午反馈要求对引导页进行修改，利用2.5D扁平化采用动态扁平化插画，提供完整的UI设计原图和第一期已付款的发票；双方工作人员为此就引导页的风格发生争议并在群聊中发生争执。2018年8月24日，优势互动公司的工作人员询问买懂公司的工作人员验收单什么时候给优势互动公司，买懂公司的工作人员回复当天会安排寄回。而后买懂公司并未寄回验收单。2018年9月17日，买懂公司的工作人员就验收情况发送一份“买懂APP的UI验收单.doc”的文件给优势互动公司的工作人员。2018年9月19日，优势互动公司的工作人员回复了一份“买懂APP的UI验收单（uunn回复）.doc”的文件，就上述2018年9月17日“买懂APP的UI验收单.doc”的文件进行回复，并另附两份“买懂功能增加清单20180627.docx”、“优势互动合作问题（uunn回复）.doc”文件，并称文件系针对上次提到问题的回复。此后，双方未能就第一阶段版面设计的验收达成合意，买懂公司未再就验收是否合格进行回复。经查，双方对第一阶段版面设计的验收未约定验收方式，双方亦无法提供于群聊天中的验收单及其回复的原件供法庭核对。买懂公司于诉讼中同意解除其与优势互动公司签订的《珠宝平台开发合同》。 本院认为，优势互动公司与买懂公司签订的《珠宝平台开发合同》系当事人的真实意思表示，合法有效，双方应遵照履行。双方于诉讼过程中一致同意解除双方于2017年12月5日签订的《珠宝平台开发合同》，于法不悖，本院予以照准。根据合同约定，买懂公司应于收到优势互动公司验收申请后3日内安排验收，并于验收通过后3个工作日内付款。双方于2018年8月、9月期间对第一阶段版面设计的验收进行了沟通，但买懂公司于2018年9月19日未再就优势互动公司的验收请求进行回复，也没有证据显示优势互动公司的版面设计不符合验收条件，买懂公司的行为显然违反了合同关于3日内验收的约定，相应的不利后果应由买懂公司承担，优势互动公司请求买懂公司支付第一阶段版面设计的设计费200000元，应予支持。合同还约定项目的建设周期经双方协商一致可延长或调整周期。双方关于对第一阶段版面设计至2018年9月19日前还在就验收事宜进行沟通，买懂公司直至本案诉讼前并未对项目建设周期的延长提出异议，故其以优势互动公司未按期完成设计为由拒不支付第一阶段设计费并要求返还预付款，依据不足，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条、第九十七条、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 一、解除厦门优势互动网络科技有限公司与厦门买懂科技有限公司于2017年12月5日签订的《珠宝平台开发合同》； 二、厦门买懂科技有限公司于本判决生效之日起十日内，支付厦门优势互动网络科技有限公司第一阶段设计费200000元； 三、驳回厦门买懂科技有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费4300元，减半收取计2150元，由厦门买懂科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 员 吴永福 二〇一九年八月二日 代书记员 纪华吉 附页： 本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 2 1