福建省泉州市泉港区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0505民初765号 原告：刘和强，男，汉族，1971年1月10日出生，住福建省泉州市泉港区。 原告：庄美红，女，汉族，1974年3月30日出生，住福建省泉州市泉港区。 二原告共同委托诉讼代理人：黄斌全，福建志立律师事务所律师。 二原告共同委托诉讼代理人：姜小燕，福建志立律师事务所律师。 被告：福建宏地置业有限公司，统一社会信用代码91350505066582752C，住所地福建省泉州市泉港区山腰南山中路宏地•盐湖城3号楼2407室。 法定代表人：郭亮，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张育民，福建湄港律师事务所律师。 原告刘和强、庄美红与被告福建宏地置业有限公司（以下简称“宏地置业公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年3月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告庄美红、二原告的共同委托诉讼代理人黄斌全和被告的委托诉讼代理人张育民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘和强、庄美红向本院提出诉讼请求：1.判令被告宏地置业公司支付逾期交房违约金94290元（以购房款70万元为基数，自2016年7月1日起至2017年9月23日止按日万分之三计算）；2.判令被告立即为二原告办理址在泉港区南山中路西侧宏地·盐湖城2＃楼19单元1××3号房屋（以下简称“1××3号房屋”）所有权初始预登记，并立即向办理权属登记需由被告提供的资料交付给原告；3.判令被告支付二原告自2017年11月23日起至实际办证之日止每日按房价款0.001%计算逾期办证违约金（暂计至起诉之日为3262元）。事实和理由：二原告购置被告开发的1××3号房屋，双方于2016年5月18日签订《商品房买卖合同》（以下简称“买卖合同”）及附件六《合同补充协议》（以下简称“补充协议”），合同约定商品房总价款70万元，被告应于2016年6月30日前交付商品房，逾期超过90日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日支付已付款万分之三的违约金。被告逾期交房后，原告要求继续履行合同，被告于2017年9月23日才交付商品房。合同还约定，被告应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始登记，并将办理权属登记需由被告提供的资料交付原告，否则，被告自逾期之日起每日按原告已付款的0.001%向原告支付违约金。被告逾期交房、逾期办证应按合同约定支付违约金。被告逾期交房449天，应支付逾期交房违约金94290元；逾期办理房屋所有权初始预登记暂计为466天，应支付逾期办证违约金3262元。 被告宏地置业公司辩称，对原告刘和强、庄美红所述的二原告与被告于2016年3月1日签订买卖合同及补充协议无异议；2017年8月29日，被告通过EMS邮寄交房通知书通知二原告于2017年8月31日前交房。根据买卖合同第八条的约定，当逾期交房的情况出现后，买受人有处理方式的选择权，但双方在合同约定中二原告已选择按第2种方式处理，且二原告于2017年9月23日也实际接收了房屋，放弃了买卖合同第九条约定的处理方式，故二原告主张按买卖合同第九条追究被告逾期交房违约金，缺乏事实依据。即使按买卖合同第九条约定的处理方式，逾期交房天数的计算也存在错误，自合同签订之日即2016年3月1日起至交房之日即2017年8月31日止该期间应扣除的天数具体为：出现中雨以上的天数是70天，六级以上大风天气36天，停电15天，高考6天（两年每年三天），高温1天，台风11天，合计139天，上述情形导致工程无法正常施工的天数应当享有予以顺延；二原告无权要求被告支付通知交房后的违约金，违约金计算的截止点应为2017年8月31日。原告主张交房时间为2017年9月23日，根据补充协议第八条约定，被告有可能承担逾期办证的时间应为2018年9月23日，原告主张自2017年11月23日起计算逾期办证违约金没有依据。因二原告存在逾期付款，故被告无需支付违约金，且二原告还应支付被告违约金。二原告诉求的部分与事实不符，且违约金的约定明显偏高，诉讼请求显然超出法律所能支持的范围。 本院经审理认定事实如下：2016年5月18日，原告刘和强、庄美红与被告宏地置业公司签订买卖合同及补充协议各1份。其中，买卖合同第三条约定的主要内容为：“由买受人即二原告向出卖人即被告购买1××3号房屋，建筑面积为138.95㎡，其中套内建筑面积111.97㎡，公摊面积26.98㎡。”第四条约定：“按建筑面积计算，该商品房单价为5037.78元／㎡，总价款计70万元。”第六条约定：“付款方式及期限：买受人按下列第3种方式按期付款：3、其他方式：买受人应于2016年5月18日前缴清首付款人民币壹拾肆万元整（￥140000），余款560000元在出卖人指定银行办理按揭贷款或以住房公积金贷款方式支付。”第八条约定：“交付条件与期限。出卖人应当在2016年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将符合交房条件的商品房交付买受人使用：1、该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2、该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3、小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施。如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2种方式处理：1、买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任；2、买受人同意接收，出卖人支付买受人500元违约金。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2、因气候因素（如六级以上大风、中雨以上等）影响施工进度的；3、因政府提供的市政配套、公共工程（如道路、电力、给水、排水、排污）等导致；4、因配合政府的法规、规章、命令或市政建设而引起延误的；5、因配合政府有关部门要求而停水、停电导致施工停止的。”第九条约定：“出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）。⑴逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之贰的违约金，合同继续履行；⑵逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人已付款的2%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之叁（该比率应不小于本条第⑴项和第七条中的比率）的违约金。”第十一条约定：“交接。商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续……由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：1、买受人未按出卖人交房通知书确认的时间与出卖人办理房屋交接手续的，每日应按房屋总价款的万分之五向出卖人支付违约金；同时还应承担自出卖人通知交房之日起至买受人实际接房之日止期间的物业管理费等费用。2、若因买受人逾期办理房屋交接手续而导致发生该房屋存在的质量问题无法及时修复等后果等的，均由买受人自行承担，与出卖人无关。3、若因买受人逾期办理房屋交接手续而导致发生房屋被人为破坏、房屋设施设备被盗窃等后果的，均由买受人自行承担，与出卖人无关。”第十四条约定：“关于产权登记的约定。出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第2项处理：2、买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.001%向买受人支付违约金。经买受人书面委托，出卖人可向房屋权属登记机构代办权属登记，相关费用等具体事项在合同附件六中另行约定。”第二十条约定：“本合同确定的联系地址为各类通知、文书送达的地址，如有变动应及时通知对方当事人和登记机构，否则造成相关通知文书无法送达的，将视同已经送达，此产生的法律责任由当事人自行承担。”第二十二条约定：“本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容。”第二十三条约定：“本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。”第二十五条约定：“本合同自双方签订之日起生效。”补充协议第二条约定：“买受人确认，本合同第二十条所述‘本合同约定的联系地址’系本合同第3页填写的关于买受人的地址。出卖人以该联系地址向买受人寄发各类通知、文书的，自该通知或文书寄发之日起七日后，即视为已送达买受人。”补充协议第三条约定：“买受人在未付清全部购房款前（以银行按揭贷款或住房公积金贷款方式购房的买受人，应在其委托的贷款银行将按揭贷款或住房公积金贷款的全部款项拨付至出卖人指定的账户内，才算付清全部房款），出卖人有权拒绝交房，且不必承担逾期交房的违约责任，同时买受人还应承担自本合同约定的交房之日起至买受人付清全部购房款之日止的物业管理费等费用，在该期间，若发生该房屋存在的质量问题无法及时修复及该房屋被人为破坏、房屋设施设备等被盗窃等后果的，均由买受人自行承担，与出卖人无关。”第四条约定：“买受人应于本合同签订之日起15日内按贷款银行或住房公积金管理中心的规定提供相关材料并办妥所有按揭贷款或住房公积金贷款手续（包括直至按揭贷款或住房公积金贷款的全部款项拨付至出卖人指定的账户为止的一切手续）。如由于买受人的原因（包括但不限于如买受人逾期或故意拖延办理，或者买受人的个人信用问题等），导致其按揭贷款或住房公积金贷款的申请，在上述期限内不被贷款银行或住房公积金管理中心批准的，买受人应于本合同签订之日起30日内，以现金一次性支付尚欠的全部购房款给出卖人；逾期支付的，出卖人有权解除合同，将该商品房另行出售给他人，且买受人应按全部购房款的30%向出卖人支付违约金，该违约金出卖人有权直接在买受人已支付的购房款中扣除，如有剩余则不计息退还给买受人，如不够扣除，买受人应继续支付。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，但买受人应按日向出卖人支付尚欠购房款的万分之六的违约金（自本合同签订后第15日起支付至实际付清尚欠的购房款之日止）。”第八条约定：“出卖人应当在该商品房交付使用后365日内向当地房屋权属登记机关办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人（如买受人未能在出卖人书面通知之日起七天内，到出卖人处提取需由出卖人提供的办理权属登记的资料的，由此产生的一切后果由买受人承担）。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后的365日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列约定处理：买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付清的0.001%向买受人支付违约金。”第十六条约定：“甲乙双方均承诺，如本合同的约定与本补充协议有不一致之处的，则以本补充协议为准，双方均应按本补充协议履行。”等等。2019年3月1日，二原告诉诸本院。庭审时，二原告称：2017年8月31日，二原告收到被告通知交房，因房屋存在渗水、漏水等问题，其于2017年9月23日才办理交房手续实际接收1××3号房屋。双方共认：1××3号房屋至今未办理房屋所有权证。 另查明，2016年5月18日，上述买卖合同在泉州市泉港区房地产管理处办理了网上签约登记备案，备案号为泉港房交登（2016）字第1278号。2016年6月7日、6月12日、7月25日，被告宏地置业公司分别向原告刘和强、庄美红出具了载明预售购房款金额为14万元、1.3万元、54.7万元的福建增值税普通发票（发票号码分别为03679076、03679077、03170967）。 又查明，被告宏地置业公司成立于2013年4月28日，主管部门核准的公司类型为有限责任公司；经营范围：房地产开发及经营管理，房地产销售代理及房产中介服务，等等。2014年3月6日，被告对1××3号房屋所在盐湖城项目办理了《建筑工程施工许可证》，该许可证上载明开工日期为2013年8月30日，合同竣工日期为2016年3月30日。2014年4月27日，被告对1××3号房屋所在宏地·盐湖城2＃、3＃楼项目，申请办理了《商品房预售许可证》，证号为泉港预售【2014】第08号。2017年5月30日，宏地·盐湖城2＃、3＃楼项目经建设单位即被告、勘察单位即福建华东岩土工程有限公司、设计单位即福建省闽武建筑设计院有限公司、监理单位即福建公正工程建设监理咨询有限公司、施工单位即中国一冶集团有限公司的竣工验收并出具《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，竣工验收结论：经各参建单位在竣工验收会议上的一致认同，同意本工程的竣工验收，验收合格。2017年8月22日，1××3号房屋所在宏地·盐湖城2＃、3＃楼项目经泉州市公安消防支队消防验收合格。被告开发的宏地·盐湖城2＃、3＃楼项目的施工用电由泉州市泉港区山腰盐场的电源接入。 还查明，自2016年5月18日起至2017年8月31日止，诉争小区遇到10㎜即中雨以上天数为57天（时间分别为：2016年度的5月21日、5月22日、5月30日、6月4日、6月5日、6月14日、6月17日、6月18日、7月9日、7月10日、7月12日、7月18日、8月11日、8月12日、8月13日、9月2日、9月6日、9月8日、9月15日、9月27日、9月28日、10月1日、10月8日、10月9日、10月21日、11月20日、11月21日、11月26日、11月27日、12月21日、2017年度的2月22日、2月24日、3月22日、3月31日、4月20日、4月21日、4月26日、5月12日、5月15日、5月16日、5月24日、6月2日、6月3日、6月13日、6月14日、6月15日、6月16日、6月17日、6月18日、6月27日、6月28日、7月7日、7月30日、7月31日、8月1日、8月2日、8月27日）；遇到6级以上最大风天数为34天（时间分别为：2016年度的7月6日、8月1日、9月14日、9月15日、9月27日、9月28日、10月6日、10月14日、10月17日、10月19日、10月20日、11月1日、11月2日、11月8日、11月23日、11月28日、12月16日、12月23日、12月27日、12月28日、12月29日、2017年度的1月30日、2月1日、2月2日、2月5日、2月6日、2月20日、2月21日、2月23日、3月31日、4月26日、7月29日、7月31日、8月22日）；遇到37度以上高温天数为1天（时间分别为：2016年度的6月27日）；遇到停电8天（时间分别为：2016年度的5月25日、6月16日、7月28日、8月17日、9月18日、10月2日、11月25日、12月26日）。遇到台风天气的天数为8天（时间分别为：2016年度的7月7日、7月31日、9月13日、9月26日、10月20日、2017年度的6月15日、7月29日、8月21日）。 上述事实，有原告刘和强、庄美红、被告宏地置业公司的陈述及二原告提供的买卖合同、补充协议、福建增值税普通发票3张、泉州市商品房买卖合同（网上签约）登记备案申请表、被告宏地置业公司提供的《商品房预售许可证》（以下简称“预售许可证”）、《建筑工程施工许可证》（以下简称“施工许可证”）、《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》（以下简称“竣工验收报告”）、《建设工程消防验收意见书》（以下简称“消防验收意见书”）、《天气资料分析报告》（以下简称“天气报告”）2份、关于做好防御台风工作的紧急通知（以下简称“防台通知”）8份、泉州市泉港区山腰盐场出具的《证明》、《设备维修登记表》、《交房通知书》、EMS邮政特快专递回执（以下简称“快递回执”）等证据予以证实。上述证据的来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 原告刘和强、庄美红和被告宏地置业公司争议的主要焦点是： 一、关于被告应支付二原告违约金的具体数额问题。 二原告的主张及被告的辩解均与其诉称、辩称一致。 本院认为，本案中，原告刘和强、庄美红与被告宏地置业公司签订的买卖合同及补充协议，系双方当事人的真实意思表示，应认定为合法有效。根据买卖合同第八条约定，合同约定的交房时间是一个相对时间，实际的交房时间应根据交房前发生可顺延因素予以调整，顺延交房期间又再次发生顺延事由，依约应当予以顺延。本案中，自合同签订之日即2016年5月18日起至约定的交房时间即2016年6月30日期间，1××3号房屋所在工程项目遇到中雨以上降水天数8天、37度以上高温天气天数1天、停电天数2天，合计11天，根据买卖合同第八条约定交房时间可据实予以延期至2016年7月11日；自2016年7月1日起至2016年7月11日期间，1××3号房屋所在工程项目遇到中雨以上降水天数2天、6级以上大风天数1天、台风天数1天，合计4天，交房时间可再次顺延至2016年7月15日；自2016年7月12日起至2016年7月15日期间，1××3号房屋所在工程项目遇到中雨以上降水天数1天，交房时间可再次顺延至2016年7月16日。因此，本案1××3号房屋的交房时间可据实予以延期16天即延期至2016年7月16日。同时，二原告于2016年7月25日才缴清全部购房款，根据补充协议第三条的约定，本案的交房时间又可顺延至2016年7月25日。被告辩称其于2017年8月29日已邮寄通知二原告于2017年8月31日起交房，其提供了《交房通知书》和快递回执予以证明，二原告亦认可该事实。但二原告主张其前往被告处交房时，被告交付的房屋不合理交房条件，后经整改，被告于2017年9月23日才交房。但二原告对该项主张未能向本院提供证据，依法应由二原告承担举证不能的法律后果，且被告对此也提出异议。因此，二原告主张其于2017年9月23日才办理交房手续的责任在于被告，本院不予采纳。因1××3号房屋于2017年8月22日已经竣工验收及消防验收合格具备了交房条件，故本院认定被告于2017年8月31日履行了通知交房的义务，本案的逾期交房期限应自2016年7月25日起计算至2017年8月30日止共计401日，根据买卖合同第九条的约定，本案的逾期交房违约金为84210元（70万元×0.0003×401日）。 二、被告是否应为1××3号房屋办理房屋所有权初始预登记、将办理权属登记需由被告提供的资料交由二原告以及被告是否应支付二原告逾期办证违约金的问题。 二原告的主张及被告的辩解均与其诉称、辩称一致。 本院认为，原、被告双方在买卖合同第十四条及合同补充协议第八条中均约定“出卖人应当向当地房屋权属登记机关办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付给买受人”，故，二原告有权依据双方约定，要求被告向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付给二原告。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（?ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（45673,0）?）》第十八条第一款规定：“由于出卖人即原告的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人即被告应当承担违约责任。”本案中，原、被告双方在补充协议第三条中约定了“买受人在未付清全部购房款前（以银行按揭款或住房公积金贷款方式购房的买受人，应在其委托的贷款银行将按揭贷款或住房公积金贷款的全部款项拨付至出卖人指定的账户内，才算付清全部房款），出卖人有权拒绝交房，且不必承担逾期交房的违约责任”、第八条中约定了“出卖人履行协助办证义务的为交房后365日内”以及在补充协议第十六条约定了“买卖合同与补充协议不一致的以补充协议为准”，该约定内容未违反法律法规的强制性规定，符合《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（?ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ:ＳＬＣ（45673,0）?）》第十八条第一款规定的“特殊约定”，该约定合法有效，双方当事人均应依约履行义务。本案诉争1××3号房屋的交房时间为2017年9月23日，根据合同约定，被告应于2018年9月23日前履行协助二原告办理1××3号房屋产权登记手续的义务，但被告至今未履行该项义务，依法应承担继续履行和支付违约金的责任。故根据补充协议第八条约定，被告应支付二原告自2018年9月23日起至被告协助二原告办理1××3号房屋的产权登记手续之日止以已付购房款70万元为基数按每日0.001%计算的逾期办证违约金。 综上所述，本院认为，原告刘和强、庄美红的上述诉讼请求，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法(?javascript:SLC(21651,0)?)》第八条、第四十四条(?javascript:SLC(21651,8)?)、第六十条(?javascript:SLC(21651,45)?)第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(?javascript:SLC(45673,0)?)》第一条、第十一条、第十八条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告福建宏地置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告刘和强、庄美红逾期交房违约金84210元（自2016年7月25日起计算至2017年8月30日止,以已付购房款70万元为基数，按日万分之三标准计算）； 二、被告福建宏地置业有限公司应于本判决生效之日起十日内为原告刘和强、庄美红办理址在泉州市泉港区南山中路西侧宏地·盐湖城2＃楼1××3号房屋的房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由被告提供的资料交给原告； 三、被告福建宏地置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告刘和强、庄美红逾期办证违约金（自2018年9月23日起至被告履行上述第二项判决确定义务之日止，以已付购房款70万元为基数，按每日0.001%计算）； 四、驳回原告刘和强、庄美红的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2439元，，由原告刘和强、庄美红共同负担501元，由被告福建宏地置业有限公司负担1938元。被告负担的款项，限于本判决生效之日起七日内向本院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审 判 长  庄一虹 人民陪审员  陈祥振 人民陪审员  施平聪 二〇一九年八月六日 法官 助理  张 燕 书 记 员  庄 珊 附：本案适用的主要法律条文及申请执行提示 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 《中华人民共和国建筑法》 第六十一条第二款建筑工程经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第一条本解释所称的商品房买卖合同，是指房地产开发企业（以下统称为出卖人）将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第十一条对房屋的转移、占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。 房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受人接到出卖人书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任： （一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限； （二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起９０日； （三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起９０日。 合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的后果。  19-