河南省夏邑县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1426民初1720号原告：王功展，男，1960年4月23日出生，汉族，住所地河南省夏邑县。委托诉讼代理人：王英峰，河南公朴律师事务所律师，代理权限：一般代理。被告：刘万战，男，1967年4月5日出生，汉族，住所地河南省夏邑县。被告：刘举，男，1988年6月16日出生，汉族，住所地河南省夏邑县。二被告委托诉讼代理人：李传明，商丘市夏邑县立信法律服务所法律工作者，代理权限：特别授权。原告王功展与被告刘万战、刘举建设工程合同纠纷一案，本院于2019年3月7日立案受理，本院受理后依法适用普通程序，于2019年6月6日公开开庭进行了审理。原告及其委托诉讼代理人、被告刘万战及其委托诉讼代理人、被告刘举委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿延误工期给原告造成的经济损失119200元；2、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年10月22日，原告与被告签订协议书，协议约定，被告将睢县平岗镇常乐苑小区A区4#、5#楼土建大清包给原告。开工日期为2013年10月15日，竣工日期为2014年1月5日。按照协议原告进行清包作业，在施工过程中，被告因资金短缺，造成工地停工，发包方永龙公司与原告协商，由永龙公司出资由原告购买建材继续施工。由于被告的行为，导致工程延期，原告多支付塔吊租赁费及工人工资，依据合同第二条C项：“由于甲方原因造成乙方施工机械、工人误工或停工。甲方应负责机械和人工相应的实际损失、并相应顺延工期”规定，被告应当赔偿原告延误工期的损失。被告刘万战、刘举辩称原告的诉请不能成立，请求贵院依法驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告提交的2013年10月22日原、被告签订的协议书一份，证明被告将睢县平岗镇常乐苑小区A区4#、5#楼土建承包给原告。协议约定：由于被告的原因造成乙方施工机械、工人误工或停工。被告应当应负责机械和人工相应的实际损失、并相应顺延工期。合同约定开工日期2013年10月15日，竣工日期为2014年1月15日，该工程实际是刘万战与刘举共同承包给原告的。该协议与（2018）豫14民终5061号民事判决书认定的事实能够相互印证，形式来源合法，内容客观真实，本院予以采信；2.原告提交的力达起重设备有限公司塔机租赁合同一份及赵传宇收到条3份、2013年10月20号原告与周振波签订协议书一份及领工资的领款条、杨金良出具的证明及收据证明各一份。证明原告支付塔吊机租赁费用、塔吊司机工资、铲车司机工资情况。该组证据与本案相关联，能够与当事人陈述和其他证据相印证，内容显示的费用符合常理，本院予以采信；3.原告提交的永城市永龙置业平岗社区项目部出具的证明一份，证明被告刘万战承包睢县平岗镇常乐苑小区A区4#、5#楼，因资金不到位原因，在2104年4月开始停工，在5月份正式停工，停工到9月20日在不能开工的情况下，由公司垫资原告施工，在2015年2月份才完工。按合同约定3个月的工期，因被告刘万战资金短缺，被告刘万战停工6个月，原告16个月才完工，延误较长的工期。该证明盖有永城市永龙置业平岗社区项目部红色印章，虽系合同专用章，但来源形式合法，内容客观真实，能够与其他证据相印证，本院予以采信。依据上述认定的有效证据，本院认定事实如下：2013年9月25日，原告刘万战借用河南省鼎基建筑安装工程有限公司的名义与永城市永龙置业有限公司签订了一份《建设工程施工合同》，永龙公司将睢县平岗镇长乐苑小区A区4#、5#楼的建筑工程承包给河南省鼎基建筑安装工程有限公司，实际由原告刘万战施工。2013年10月22日，被告刘万战作为甲方与原告王功展作为乙方签订一份协议，协议内容包括：一、被告刘万战将睢县平岗镇长乐苑小区A区4#、5#楼土建大清包给原告王功展，开工日期2013年10月15日，竣工日期2014年1月15日，工程质量标准优，合同价款每平方米225元，付款方式：1.乙方垫付一、二层工人工资；2.三、四层工人工资由甲方100%付清；3.保修金有甲方承担；二、甲方的权利和义务c项约定了由于甲方原因造成乙方施工机械、工人误工或停工，甲方应负责机械和人工相应对实际损失、并相应顺延工期。后工程施工期间因刘万战资金短缺致使工程停工一段时间，直到2015年2月份工程方完工。工程完工后原告王功展、被告刘万战就工程款产生纠纷，2018年8月9日被告刘万战起诉原告王功展至夏邑县人民法院，诉请要求原告王功展返还从永龙公司多领的工程款，夏邑县法院于2018年10月19日作出（2018）豫1426民初4988号民事判决，后经上诉，商丘市中级人民法院于2019年2月25日作出（2018）豫14民终5061号民事判决书，两审法院均认定了王功展从永龙公司领取了工人工资409040元的事实，两审判决中均对王功展领取该笔工人工资予以支持。另查明：原告王功展为工程施工自2013年10月6日承租了赵传宇的山东制造的型号为50型塔机一台，约定租金为每月6000元。原告雇佣塔机司机周振波约定工资为每天200元，每月6000元。原告雇佣铲车司机杨金良每月工资3600元。本院认为，原告王功展与被告刘万战签订的合同是双方当事人的真实意思表示，未违反法律的强制性规定，该合同合法成立且有效，双方应按合同的约定履行各自义务。合同明确约定了由于被告刘万战一方原因造成原告王功展一方方施工机械、工人误工或停工，被告方应负责机械和人工相应对实际损失、并相应顺延工期，合同履行过程中因被告刘万战原因致使工程停工一段时间，被告应当按照合同约定赔偿原告因工程延误造成的机械、人工费用等方面的损失。本案原告诉请被告赔偿的该部分损失为：2014年2月15日至2014年9月30日的塔吊租赁费48000元、塔吊司机工资42400元、铲车司机工资28800元。因涉案工程预期竣工日期为2014年1月15日，实际竣工日期为2015年2月份，延误工期超过12个月，原告要求按8个月计算塔机租赁费计算，比较合理，本院依法予以支持。关于原告主张的2014年2月15日2014年9月30日期间的塔机司机工资和铲车司机工资，因其没有提交证据证明该部分工资与（2018）豫1426民初4988号民事判决书中所确认的工人工资有所区别，对原告该部分诉请，本院不予支持。综上，本院确认本案原告的损失为：2014年2月15日2014年9月30日期间的塔机租赁费用按每个月6000元，8个月计算为48000元。关于原告以被告刘举与被告刘万战共同承包给原告工程为由要求被告刘举承担赔偿责任，因原告提交的证据不能证明其观点，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告刘万战赔偿原告王功展损失48000元，于本判决生效后七日内付清；二、驳回原告王功展的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2684元，由原告负担1603元，由被告刘万战负担1081元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。本判决生效后，义务人应在本判决确定的履行期限内自动履行，涉案款项义务人可交付至夏邑县人民法院执行款专用账户，开户行：中国农业银行股份有限公司夏邑县支行营业部，账号：16×××15。审判长 蒋 朕审判员 程婉侠审判员 李 珂二〇一九年八月二十六日书记员 郭潇涵