四川省邛崃市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0183民初599号 原告：成都山顶装饰有限公司，住四川省成都市武侯区洗面桥街22号1栋1单元2楼5号。 法定代表人：肖佑军。 委托诉讼代理人：向李梅，四川顶泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：敬世军（公司员工），男，1973年3月12日出生，汉族，住四川省蓬溪县。 被告：王霞，女，1983年11月8日出生，汉族，住四川省邛崃市。 委托诉讼代理人：廖安泰，四川致高（邛崃）律师事务所律师。 原告成都山顶装饰有限公司（以下简称山顶装饰公司）与被告王霞装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月1日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告山顶装饰公司的委托诉讼代理人向李梅、敬世军，被告王霞及其委托诉讼代理人廖安泰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山顶装饰公司向本院提出诉讼请求，要求：1、判令王霞向山顶装饰公司支付所欠装修尾款43000元并支付逾期付款的违约金暂计59531.31元（违约金计算标准为：自2018年6月25日起至付清之日止，以423000元为基数，按照年利率24%计算，暂计算214天）；2、判令王霞支付因其不配合山顶装饰公司验收并擅自入住的违约金42300元。事实与理由：山顶装饰公司与王霞于2017年6月11日签订了一份成都市家庭装饰装修工程施工合同，约定由山顶装饰公司为王霞位于邛崃市房屋提供家庭装饰装修施工。工程总面积为350㎡，合同约定的装修工程总价款为480000元，后双方在对王霞提供的成都山顶装饰有限公司家装预算书（铂雅系列）进行最终确认时共同约定实际工程总价款为423000元。约定的工程有效期限为160天，节假日顺延。另，合同约定王霞在未按期支付工程款时，山顶装饰公司有权停工，每延期一日，王霞向山顶装饰公司支付工程总造价2‰的违约金。合同签订后，山顶装饰公司于2017年8月21日进场装修施工，在整个合同的履行过程中，山顶装饰公司从未出现过任何违约行为，不仅按照约定履行了装修义务，同时在约定之外多次为王霞提供了自身负责的施工内容，期间因节假日及王霞个人自做项目工期顺延，故而该项目的竣工时间为2018年6月24日。工程竣工后，山顶装饰公司多次要求王霞进行装修工程的竣工验收，王霞却拒不配合，并于2018年7月收走钥匙后擅自入住使用案涉房屋。其行为给山顶装饰公司的工程施工人员带来了经济和精神上的损害。王霞在支付380000元工程款后，拒绝支付剩余的工程款。王霞长期拖欠工程款的行为已构成违约，山顶装饰公司为维护其自身权利，起诉至本院。 王霞答辩认为，山顶装饰公司与王霞于2017年6月10日签订了一份家装工程施工合同，约定由山顶装饰公司为王霞提供家庭服务，最终工程约定为423000元，由山顶装饰公司负责工程设计，并包工包料进行施工。山顶装饰公司并没有按照工程进度施工，工期一拖再拖引起了答辩人的不满，为此王霞要求山顶装饰提供王霞应该持有的材料，并引起对施工质量和使用材料的品牌、型号规格等进行审核，除了预算书之外，其他的资料山顶装饰公司至今未给。双方的矛盾恶化。随后，山顶装饰公司将案涉装饰工程弃之不顾，王霞另外找工人做完窗帘、美缝、衣柜以及其他收尾工作。山顶装饰公司所称的强行入住不是事实。 经审理查明，2017年6月11日，王霞作为甲方，与乙方山顶装饰公司签订了一份成都市家庭装饰装修工程施工合同条款，双方约定，甲方将位于四川省邛崃市的房屋以乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料的方式，发包给山顶装饰公司进行装修，约定的工期为160天，工程造价为480000元。工程款支付方式为：“①合同签订之日百分之十￥48000元；②材料进场前百分之四十￥192000元；③木作吊顶基层完工百分之二十￥96000元；④墙面基础墙砖完成后百分之二十￥96000元；⑤完工验收合格后百分之十￥48000元”。王霞在成都山顶装饰有限公司家装预算书（铂雅系列）上面签字，双方将工程总价款变更为423000元，包含所有窗帘8付布含纱，所有地面加厨房卫生间美缝包含在内（除花园墙地），预算书上无衣柜制作项目。王霞已经支付380000元工程款，剩余工程款43000元未支付。除了窗帘和美缝之外，双方约定的工程项目均已完工。敬世军为案涉工程的工长。王霞在2017年11月9日的分段工程（木作隐蔽工程）验收合格单、2017年11月23日分段工程（防水工程）验收合格单、2017年12月20日分段工程（木作饰面）验收合格单、2018年2月2日分段工程（墙砖工程）验收合格单签字。2018年1月20日分段工程（油漆基层）验收合格单、2018年6月22日分段工程（乳胶漆基层）验收合格单客户签字处显示“代”。2018年6月29日的分段工程（油漆面漆）验收合格单和分段工程（乳胶漆面漆）验收合格单客户签名处为空白。2018年6月24日，王霞在成都山顶装饰有限公司乙供主材甲方验收表其他：完工保洁合格栏处签字。案涉工程的水电改造系王霞自行找他人施工。2018年7月9日，王霞与山顶装饰公司员工敬世军因补孔问题发生争议。2018年8月1日，王霞与四川鲁班大师建材有限公司签订了一份美缝施工合同，支付美缝费用17500元。2017年12月8日，王霞在莎士比亚软装销售单上签字，对窗帘的型号等进行了选择和确认，窗帘已制作完毕。2018年8月17日，王霞在馥莱特布艺坊订购了41600元的窗帘。双方协商一致将工期进行了四次顺延，最后一次顺延工期的时间为2018年4月2日，延期48天，延期至2018年5月4日，延期原因为“因前期合同不符，故客户和我方协商耽误了二期款的交纳，造成了诸多加工产品和定制品无法下单，所以工期顺延”，施工工长敬世军、王霞在山顶装饰公司延期签证记录表上签字。以上事实有当事人陈述、送货单复印件、成都山顶装饰有限公司家装预算书（铂雅系列）、成都市家庭装饰装修工程施工合同条款，山顶装饰分段工程（木作隐蔽工程）、（防水工程）、（木作饰面）、（墙砖工程）、（油漆基层）、（乳胶漆基层）、（油漆面漆）、（乳胶漆面漆）、（地砖工程）验收合格单，莎士比亚软装销售单、成都山顶装饰有限公司工程延期签证记录表、成都山顶装饰有限公司乙供主材甲方验收表、承诺书、购销合同、订货单、四川增值税发票、美缝施工合同、微信聊天记录等证据在案证实，本院予以采信。 本院认为，王霞与山顶装饰公司签订的装饰装修合同合法有效，双方应该恪守。通过当庭播放的王霞和敬世军的微信聊天内容来看，2018年7月9日，王霞和敬世军因为补孔问题发生言语冲突，敬世军于2018年8月3日主动联系王霞协商尾款事宜，王霞明确表示不支付剩余的工程款也不签任何字，且已经在别处订购了美缝和窗帘。王霞确实在2018年8月1日、8月17日和案外人签定了美缝施工合同和窗帘订购合同。本院认为，虽王霞与敬世军发生了言语冲突，但是该冲突并不必然导致合同无法履行。王霞仅因为与敬世军的争议，以实际行为拒绝履行合同，导致山顶装饰公司无法进行美缝施工和窗帘安装，无法开展剩余工程竣工验收工作，无法获得工程尾款。本院认为，王霞的行为构成违约。 除了窗帘和美缝之外，合同约定的其他工程均已完工。案涉工程款是整体价格，并没有分项。对于山顶装饰公司已经履行义务部分的工程款，在王霞未提交证据证明不应该支付的情况下，王霞应该履行支付义务。山顶装饰公司主张的剩余43000元的工程款包含了未实际安装的窗帘费用和美缝费用（材料＋人工）。定制的窗帘已经制作完毕，费用已经产生。美缝材料可以再次利用，美缝人工费用并没有实际产生。本院认为，原告主张的剩余工程款应该扣除美缝费用。山顶装饰公司向本院提交一份送货单复印件，载明美缝费用为2750元，山顶装饰公司并没有提交证据材料的原件，也没有提交其他证据证明美缝费用，本院认为，山顶装饰公司应该承担举证不能的不利后果，扣除的美缝费用不应该为2750元，应以王霞实际支付的美缝费用为准，即，应扣除17500元。王霞应该支付给山顶装饰公司的工程款为25500元。 山顶装饰公司要求王霞支付逾期付款违约金的依据为装饰装修合同的第十二条“12.3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金”。王霞已经支付了第二（三）次工程款，并不符合该条的违约情形，山顶装饰公司逾期付款违约金的主张没有事实依据，不应该得到支持。山顶装饰公司未在双方约定的延期后的期限内完成装饰装修的合同义务，构成违约，无权要求王霞支付违约金。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下： 一、被告王霞于本判决生效之日起十日内支付原告成都山顶装饰有限公司工程款25500元； 二、驳回原告成都山顶装饰有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1598元，由原告成都山顶装饰有限公司负担1379.25元，被告王霞负担218.75元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  刘咪 二〇一九年八月二十二日 书记员  付姣