广东省佛冈县人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1821民初1181号原告（反诉被告）：佛冈县金日视先广告传播有限公司，住所地：广东省佛冈县石角镇青云西路**，统一社会信用代码：914418213151333420。法定代表人：邝红伟。被告（反诉原告）：刘家福，男，1985年3月25日出生，汉族，住广东省佛冈县。原告（反诉被告）佛冈县金日视先广告传播有限公司与被告（反诉原告）刘家福装饰装修工程合同纠纷一案，本院于2019年5月23日立案受理。在诉讼过程中，刘家福提起反诉。本院依法适用简易程序，于2019年7月3日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）佛冈县金日视先广告传播有限公司的法定代表人邝红伟、被告（反诉原告）刘家福到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告佛冈县金日视先广告传播有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款10000元及利息（利息自起诉之日起，按6%每年的利率计算至付清款项止）；2、判令本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年2月15日，原告与被告约定由原告为被告位于佛冈县铺面进行装饰，按原告出示的电脑效果尺寸制作，原告于当天出具预算表，并于次日最终议定上述工程总工程款为21300元，并支付订金6300元，在装饰过程中（2019年3月3日）又经双方商议，需批墙灰加夹板共1500元，即总工程款为22800元。2019年4月3日，上述工程完工，由被告验收后投入使用，并于2019年5月1日支付原告工程款6500元。余下10000元的工程款，原告多次找被告协商未果，为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求判如所请。被告刘家福辩称：1、得到原告装饰保质期限承诺和整改好装饰质量问题后，被告同意支付原告10000元装饰余款。原告承诺6个月内如果出现装饰质量问题，被告与原告沟通后，原告在两天内进行整改。原告装饰的首饰柜台和招牌目前已经出现质量问题，原告要尽快整改；2、被告不同意支付利息；3、被告不接受原告第2项诉讼请求，本案诉讼费用由原告承担。事实和理由：1、2019年2月15日，原被告口头约定由原告为被告位于佛冈县铺面主要进行三方面装饰（招牌、首饰柜台、两边墙玻璃镜）和其他小物件装饰。原告当天看过现场并作出预算表，并于2019年2月16日最终确定总工程款21300元，被告支付定金6300元，原告承诺完成装饰工期为20天左右（原告在下单备注栏注明），按20天工期计算原告要在2019年3月8日完工，原告在2019年4月3日晚上强交工并完成工程完工时还有部分工程没有完善，直至2019年4月9日原告还在完善工程并完成装饰工程，总工期用了52天，工期拖延了32天，而且装饰工程还存在许多质量问题。2019年3月3日原告要求增加墙灰和夹板款1500元，原告在2019年2月15日现场测量时应当知道两边墙装饰玻璃镜要使用的材料，并将费用纳入预算中，而不是在装饰中途才另加费用。被告如果不同意则不进行装饰。为了尽快开张营业，被告不得不答应原告要求。因为装饰工程存在严重质量问题，被告要求原告承诺6个月保质期合情合理，且原告整改号质量问题后，被告才支付所有余款。2、关于支付全部装饰工程款时间，在2019年2月16日原告和被告都没有合同说明和口头约定支付全部工程款的时间。到了2019年4月20日原告才在微信联系被告，完工后被告要马上付清所有装修款。但被告不认可原告的要求。在没有合同约定和口头约定的情况下，一般做装饰工程的余款是可以在工程完工后2、3个月内付清，以防存在质量问题，方便原被告沟通并进行整改。被告的要求是合情合理的，故不存在被告拖延付清装饰工程余款的行为，就更没有利息之事实。3、被告在整个装饰工程和付款行为中不但没有过错，反而是受害者。因原告拖欠工期导致了经济损失。2019年5月1日，被告口头答应在2019年5月底支付一部分余款，剩下的装饰款在6月付清，但原告在2019年5月23日起诉被告，被告收到诉状后，仍主动与原告沟通协商解决纠纷。但原告坚持在法庭上解决纠纷。被告请求法院判令原告承担本案诉讼费用。原告佛冈县金日视先广告传播有限公司围绕其本诉请求向本院提交了如下证据：证据1、营业执照、法人代表身份证明书、身份证复印件。证据2、微信记录。证据3、微信记录。证据4、照片两张。被告刘家福针对其辩解，在举证期限内向本院提交了如下证据：证据1、金日视先广告的订单。证据2、图片。证据3、微信记录1。证据4、微信记录2。证据5、微信记录3。证据6、微信记录4。证据7、微信记录5。证据8、电话录音。证据9、被告铺租合同交店铺租金的复印件。诉讼期间，反诉原告刘家福向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告赔偿反诉原告因拖延装饰工程工期造成的经济损失3637.33元；2、本案诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：1、2019年2月15日，反诉原、被告口头约定由反诉被告为反诉原告位于佛冈县铺面主要进行三方面装饰（招牌、首饰柜台、两边墙玻璃镜）和其他小物件装饰。反诉被告当天看过现场并作出预算表，并于2019年2月16日最终确定总工程款21300元，反诉原告下单并支付定金6300元，反诉被告承诺完成装饰工期为20天左右（在下单备注栏注明），即2019年3月8日完工，反诉被告在2019年4月3日晚上强交工并完成工程，完工时还有部分工程没有完善，直至2019年4月9日反诉被告还在完善工程并完成装饰工程，总工期用了52天，工期拖延了32天，而且装饰工程还有许多小地方没有达到反诉原告要求，在2019年4月20日后，反诉被告因装饰质量问题进行整改。2019年2月16日，反诉被告收取定金后，经常需要反诉原告催促才开工。因反诉被告不主动施工装饰工程，导致装饰工程完工时间拖延了32天，导致反诉原告不能在2019年3月8日开张营业，白交32天的铺租，以每月铺租2000元、每月30天计算，即每天约66.67元，共2133.33元，反诉原告请求人民法院依法判反诉被告赔偿铺租2133.33元。2、反诉原告之妻原在深圳自己店铺从事首饰销售工作，因装饰工程返回佛冈跟进，反诉被告拖延装饰工程32天，造成原告之妻工资损失，按2019年清远市企业职工最低工资标准每月1410元，工期拖延32天，反诉原告之妻损失了工资收入1504元。反诉原告请求法院判令反诉被告赔偿经济损失1504元。3、本案的发生完全是反诉被告不主动、不积极履行自己承诺造成的，故本案诉讼费用由反诉被告承担。故向法院提起诉讼，请求判如所请。针对反诉原告刘家福的反诉请求，反诉被告佛冈县金日视先广告传播有限公司辩称：不认可反诉原告的反诉请求，在工程中已经确认完工后需要马上付款，没有约定过工程完工后再确定时间付款或者对工程质量存在问题后再付款。在2019年4月8日，我方与刘家福商量过如果有任何问题，可以及时通知我方，我方可以更改，但反诉原告告诉我方其2019年4月12日在深圳，需要等他回来再确认，但一直到开张后，反诉原告都没有告诉我方工程有存在质量问题。反诉原告刘家福围绕其反诉请求向本院提交了如下证据：证据1、金日视先广告的订单。证据2、微信记录（共5张）。证据3、微信记录（1张）。证据4、反诉原告租铺合同和缴纳店铺租金收据复印件。证据5、反诉原告在深圳店铺的营业执照。反诉被告佛冈县金日视先广告传播有限公司针对其反诉请求，在举证期限内未向本院提交证据。本院经审理认定事实如下：2019年2月15日，原告佛冈县金日视先广告传播有限公司与被告刘家福口头约定，原告承包被告位于佛冈县铺面的装饰装修工程进行施工。2019年2月16日，双方确认工程款为21300元，工期为20天，但未约定具体的开工日期。被告支付了定金6300元给原告。2019年2月25日，原告开工进行施工。2019年3月3日，经双方协商，增加墙灰、夹板工程，工程款为1500元，即总工程款为22800元。增加工程后，双方未约定完工的时间。2019年4月3日，原告将该装修工程交付被告使用。2019年5月1日，被告向原告支付工程款6500元，尚欠10000元未付。经双方协商未果，原告遂诉至法院。本院认为，本案立案案由为广告合同纠纷，本案是因商铺装修，拖欠工程款引发的纠纷，故本案案由应为装饰装修工程合同纠纷。原被告之间存在装饰装修工程合同关系，双方意思表示真实，没有违反法律法规的强制性规定，合同合法有效，双方应全面履行各自义务。原告完成铺面装饰装修工程后，被告接收铺面并使用，视为原告按质按量完成工程，原告已履行合同义务。被告应支付工程款给原告，被告尚欠原告工程款10000元，事实清楚，原告请求被告支付该工程款，有事实和法律依据，本院予以支持。原告请求被告支付工程款按年利率6%的利息，因双方没有约定逾期付款应计算利息及利息标准，原告该项请求，没事实和法律依据，本院不予支持。利息应从起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至付清款项之日止。反诉原告认为反诉被告延迟32日完成工程，致使反诉原告白交32天的铺租2133.33元，还造成反诉原告之妻损失了工资收入1504元，请求反诉被告赔偿因拖延装饰工程工期造成的经济损失共3637.33元。经查，双方在协商装修工程时，只确认工期为20天，未明确约定具体的开工时间。开庭时，双方确认反诉被告于2019年2月25日开工，即装修工程应于2019年3月15日完工。2019年3月3日，经双方协商，增加墙灰、夹板工程，但增加工程后双方未重新约定完工时间。因此，反诉原告认为反诉被告延迟32日完成工程，理由不充分，本院不予采信。另，反诉原告应支付铺租给商铺业主，是其应向商铺业主履行的义务，与该商铺是否装修无关。反诉原告提交的证据也未能证明其主张的因反诉被告迟延完工造成其妻子存在误工损失的事实。故反诉原告的诉讼请求，没有事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告刘家福于本判决生效之日起十五日内支付工程款10000元及利息（利息应从2019年5月23日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至付清款项之日止）给原告佛冈县金日视先广告传播有限公司。二、驳回原告佛冈县金日视先广告传播有限公司的其他诉讼请求。三、驳回被告刘家福的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元，由被告刘家福负担。反诉受理费50元，减半收取25元，由反诉原告刘家福负担。原告佛冈县金日视先广告传播有限公司可在本判决生效后向本院申请退回其预交的受理费25元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审判员  刘永红二〇一九年八月二日书记员  黄丹鸿申请执行告知：本判决生效后，被告未在判决确定的履行期间内履行判决确定的义务，原告可以在判决确定的履行期间届满之日起二年内向本院申请执行。附佛冈县人民法院标的款和保证金账号：1、户名：佛冈县人民法院账号：44×××51开户银行：中国农业银行股份有限公司佛冈石城支行2、户名佛冈县人民法院账号：71×××34开户银行：中国银行股份有限公司清远佛冈支行附引用有关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。