山东省安丘市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0784民初184号 原告：山东省第七地质矿产勘查院（又名山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队），住所地：临沂市兰山区蒙山大道**。 法定代表人：余西顺，院长。 委托诉讼代理人：牛和营，北京市盈科（济南）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨庆吉，北京市盈科（济南）律师事务所实习律师。 被告：山东樱花谷旅游度假村有限公司，，住所地：山东省潍坊市安丘市石埠子镇石城路** 法定代表人：刘子嘉，执行董事兼总经理。 被告：张波，男，1983年7月2日出生，汉族，居民，住济南市天桥区。 原告山东省第七地质矿产勘查院与被告山东樱花谷旅游度假村有限公司（以下简称“樱花谷公司”）、张波承揽合同纠纷一案，本院于2019年1月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告山东省第七地质矿产勘查院的委托诉讼代理人牛和营、杨庆吉到庭参加诉讼，被告樱花谷公司、张波经本院合法传唤，无正当理由未到庭。本案现已审理终结。 原告山东省第七地质矿产勘查院向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告樱花谷公司签订的《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务合同》；2、被告樱花谷公司向原告支付物探工程款313640元及相应利息，利息截至起诉之日为4000元；支付2017年7月5日至2017年8月20日期间的补贴费78000元；支付2017年8月21日至2018年9月23日期间的设备占用费及人员工资共计997500元；支付运输费用270000元；支付违约金324000元；3、被告张波对上述欠款共计1987410元承担补充赔偿责任；4、本案所有诉讼费用由二被告承担。事实与理由：2017年8月6日，原告与被告樱花谷公司签订《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务合同》，合同约定，由原告负责利用物探技术确定地热井井位，并负责地热井的钻探施工。合同签订前，原告按照被告樱花谷公司的要求已经提前组织工程所需大型设备和技术人员进入施工场地，原告完成物探工作后，因被告樱花谷公司协调征地未果，故原告又重新安排第二次物探工作。二次物探工作完成后，因被告樱花谷公司的原因，工程暂时停工。原告与被告樱花谷公司于2017年9月3日签订《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务补充协议》，协议确定，二次物探的费用为128640元，由被告樱花谷公司承担，同时,被告樱花谷公司补偿原告2017年7月5日至2017年8月20日期间的设备、人员等费用78000元。上述协议签订后，涉案工程仍处于停工状态，原告的设备和人员处于窝工状态。2018年1月15日，原告与被告樱花谷公司签订《安丘市石埠子樱花一号井地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务施工补充协议》，协议确定：2017年8月20日至2018年1月31日期间的设备占用费及人员工资补偿为410000元(共计164天，即2500元/天)；如工程仍不能正常开工，被告樱花谷公司负责向原告支付运输费270000元。该补充协议签订后，涉案工程仍处于窝工状态，原告多次与被告樱花谷公司协商，被告樱花谷公司一直让原告等待。2018年7月5日，原告收到被告樱花谷公司邮寄的《工作联系单》，被告樱花谷公司书面告知原告解除合同，并要求原告将设备和人员撤离施工现场，原告收到被告樱花谷公司的通知后，及时与被告樱花谷公司协商损失赔偿事宜，未果。2018年9月23日，为了减少损失，原告将涉案设备、人员撤离。综上，原告认为，被告樱花谷公司单方面解除协议，按照协议约定，应当赔偿因此给原告造成的经济损失，并承担违约责任，被告张波持有被告樱花谷公司33％股份，但均未实缴，应在其未缴注册资本范围内承担补充赔偿责任。现诉至法院，望判如所请。 被告樱花谷公司、张波未答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交如下证据：1、《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务合同》1份，证明：双方存在承揽合同关系；双方约定物探工程费为185000元、违约金为总工程款3240000元的10%，即324000元。2、《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务补充协议》1份，证明：因被告樱花谷公司单方面原因，第一次物探作废，原告完成第二次物探，费用为128640元，双方约定物探费用随项目启动资金一次性支付；2017年7月5日至2017年8月20日，存在停工事实，约定被告樱花谷公司补贴原告人员工资等费用共计78000元。3、《安丘市石埠子樱花一号井地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务施工补充协议》1份，证明：2017年8月20日至2018年1月31日期间共计164天，因被告樱花谷公司单方原因，仍存在窝工事实，双方约定被告樱花谷公司支付原告此期间设备占用费、人员工资合计410000元，即停工费为2500元/天；如项目仍不能开工，被告樱花谷公司支付原告往返双程运输费270000元。4、快递单1份，证明：原告收到被告樱花谷公司解除合同通知的时间为2018年7月5日。5、《工作联系单》1份，证明：2018年1月31日至2018年7月5日期间，存在窝工事实，共计235天，窝工损失为：2500元/天*235天=587500元；被告樱花谷公司资不抵债，单方解除合同。6、安丘市市场监督管理局出具的股东信息表，证明：被告张波为被告樱花谷公司股东；被告张波实缴资金为0。被告樱花谷公司、张波未质证。 对于原告提供的证据，本院认为予以确认，并在卷佐证。 本院经审理认定事实如下：2017年8月6日，原告与被告樱花谷公司签订《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务合同》，合同约定：委托方为樱花谷公司(甲方)，承包方为山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队(乙方)。甲方受安丘市石埠子镇政府委托，经与地方政府共同评选确定山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队(乙方)为山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务实施方。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，经协商后就安丘市石埠子樱花谷地热资源调查评价项目樱花一号井钻探劳务签订合同并达成以下协议：第一条工程概况工程名称：山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务2、工程地点：山东省安丘市石埠子镇3、工程数量：：地热井一眼孔深：初步设计2000米，直井4、承包形式：钻探劳务(管材、电费、泥浆材料等主要材料由甲方提供，费用由乙方承担)工程质量总承包。5、工程内容：设备调运、建造基础、设备安装、钻探、物探、编录、测温、测井、下套管、固井、止水、洗井、抽水试验、现场验收、提交成井报告等。……第四条工程价款及付款方式1、工程价款(1)本次安丘市石埠子地热资源调查项目地热钻探劳务，每米综合单价为1620元/米(壹仟陆佰式拾元整)，总费用暂定为3240000元(叁佰贰拾肆万元整)(含物探费185000元)，钻探工程施工结束后，总价款最终按实际钻探进尺工作量结算。（2)因设计需要，引起的工程量发生变更，合同总费用按实际钻探进尺工作量乘以每米综合单价结算。(3)为保证该项目开展工作的公平合理性，保障甲方的利益，物探及水文地质工作甲方交由乙方之外的第三方(邢台市众维地质勘查技术服务有限公司)承担，物探费用(185000元)已含在项目总价款中，由乙方代为甲方支付。……第十二条违约责任1、本合同一经签订，具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守；任何一方违约，违约方除承担合同约定的违约责任外，违约方还必须向对方支付工程总造价的10％违约金。2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。若乙方不经甲方同意，单方解除协议时，应赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除协议，应赔偿乙方因此造成的经济损失。……合同还对工程技术与质量要求、合同工期、双方的义务与责任、竣工验收等作了约定。2017年9月3日，原告与被告樱花谷公司签订《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务补充协议》，协议约定：安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目，经甲乙双方共同协商于2017年6月20日达成一致合作意见及初步合作协议框架，按照甲方要求，乙方相继开展了物探水文地质调查、区域地质填图及部分设备的进场工作。2017年8月7日签署正式合同，现就合同签订前的部分事项，甲乙双方签订初充协议如下：1、因甲方2017年7月5日-2017年8月7日协调征地未果，第一次物探工作布设的井位作废，乙方重新安排二次物探、水文地质调查及区域地质填图工作，新增费用128640元。该笔费用经甲方审核同意随第一笔30％的项目启动资金一起一次性支付给乙方。2、2017年7月5日，乙方按照甲方要求，部分设备进场，项目人员15人全部到位，等待征地结果至2017年8月20日，等待期间乙方产生人员工资、看班费、食宿费、运输费、吊装费等共计148000元。经甲乙双方友好协商，甲方同意补贴乙方78000元，该笔费用随第二笔20％的工程进度款一起一次性支付给乙方。2018年1月15日，原告与被告樱花谷公司签订《安丘市石埠子樱花一号井地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务施工补充协议》，协议约定：甲乙双方就安丘市石埠子樱花一号井地热井钻探劳务施工项目于2017年6月10日达成合作意向，按照甲方要求，乙方于2017年6月20日前部分设备运抵现场，开始组织生产前的准备工作，期间完成了物探及测绘工作。甲乙双方于2017年8月6日签署正式施工合同，全部设备进场，等待施工。现因甲方各方面的原因导致该项目一直处于等待过程中，等待时间已超过7个月，乙方等待期间产生的设备占用费、人员工资、生活费等费用，经甲乙双方共同协商达成如下补贴协议：1、截至2018年1月31日止，甲方补贴乙方等待期间设备占用费及人员工资合计41万元整，该笔费用需于2018年2月10日前补贴到位。2、如2018年3月15日前该项目仍不能正式开工，乙方有权组织撤离现场并有权终止合同，甲方还需另行支付乙方往返双程的运输费用27万元。……2018年6月25日，被告樱花谷公司作出《工作联系单》，载明：“《工作联系单》地矿七院工程处领导：山东樱花谷旅游度假村有限公司安丘石埠子项目温泉井施工工作，因我司项目资金没能及时到位。双方没能就此事达成较好的处理方案。我方曾与贵方相关人员联系商谈解决方案，没有得到有效响应。贵公司相关人员也采取了不符合双方继续友好合作的行为。鉴于此，为给双方及时止损。现特通知贵院处，立即终止温泉井施工合同。并请贵方及时撤离现场相关设备，用品和人员。所涉费用双方积极协商解决。山东樱花谷旅游度假村有限公司2018年6月25日”2018年7月5日，被告樱花谷公司通过特快专递邮寄给原告上述《工作联系单》。 另查明，被告樱花谷公司有股东6人，其中股东即被告张波认缴出资额3894万元，认缴时间为2036年5月1日，截止2018年12月14日，实缴出资额为0元。 原告曾以刘永波为被告提起诉讼，审理过程中，原告自愿撤回对刘永波的起诉。 本院认为，原告与被告樱花谷公司签订的《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务合同》《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务补充协议》《安丘市石埠子樱花一号井地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务施工补充协议》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，双方均应善意、全面履行。原告依约相继开展了物探水文地质调查、区域地质填图及设备、人员进场工作，被告樱花谷公司理应按约履行义务，并支付相关费用，但被告樱花谷公司因故未履行，应当承担违约责任。 关于解除合同。原告与被告樱花谷公司签订的《安丘市石埠子樱花一号井地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务施工补充协议》第2条约定：“如2018年3月15日前该项目仍不能正式开工，乙方有权组织撤离现场并有权终止合同，……”该项目至今未能正式开工，被告樱花谷公司亦于2018年7月5日向原告发出终止合同的通知，原告要求与被告樱花谷公司解除《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务合同》的主张，符合合同约定和法律规定，依法应予支持。 关于物探工程款。原告与被告樱花谷公司签订的《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务合同》第四条第1款第（1）项约定：本次安丘市石埠子地热资源调查项目地热钻探劳务，每米综合单价为1620元/米(壹仟陆佰式拾元整)，总费用暂定为3240000元(叁佰贰拾肆万元整)(含物探费185000)，钻探工程施工结束后，总价款最终按实际钻探进尺工作量结算。第(3)项约定：为保证该项目开展工作的公平合理性，保障甲方的利益，物探及水文地质工作甲方交由乙方之外的第三方(邢台市众维地质勘查技术服务有限公司)承担，物探费用(185000元)已含在项目总价款中，由乙方代为甲方支付。原告与被告樱花谷公司签订的《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务补充协议》第1条约定：因甲方2017年7月5日-2017年8月7日协调征地未果，第一次物探工作布设的井位作废，乙方重新安排二次物探、水文地质调查及区域地质填图工作，新增费用128640元。该笔费用经甲方审核同意随第一笔30％的项目启动资金一起一次性支付给乙方。根据上述约定，被告樱花谷公司应当支付原告物探费313640元，原告的该项主张，符合合同约定和法律规定，依法应予支持。 关于2017年7月5日至2017年8月20日期间的补贴费。2017年9月3日，原告与被告樱花谷公司签订的《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务补充协议》第2条约定：2017年7月5日，乙方按照甲方要求，部分设备进场，项目人员15人全部到位，等待征地结果至2017年8月20日，等待期间乙方产生人员工资、看班费、食宿费、运输费、吊装费等共计148000元。经甲乙双方友好协商，甲方同意补贴乙方78000元，……根据上述约定，原告的该项主张，符合合同约定和法律规定，依法应予支持。 关于2017年8月21日至2018年9月23日期间的设备占用费及人员工资、运输费。原告与被告樱花谷公司于2017年9月3日签订的补充协议约定，被告樱花谷公司补贴原告2017年8月20日前的人员工资等78000元。双方于2018年1月15日又签订《安丘市石埠子樱花一号井地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务施工补充协议》，协议第1条约定：截至2018年1月31日止，甲方补贴乙方等待期间设备占用费及人员工资合计41万元整。该41万元应认定为2017年8月21日起至2018年1月31日止的补贴，原告主张每天补贴2500元，符合合同约定，本院予以确认。2018年1月15日，原告与被告樱花谷公司签订的《安丘市石埠子樱花一号井地热资源调查项目樱花一号井钻探劳务施工补充协议》第2条约定：如2018年3月15日前该项目仍不能正式开工，乙方有权组织撤离现场并有权终止合同，甲方还需另行支付乙方往返双程的运输费用27万元。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条规定：“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。”被告樱花谷公司应当支付原告自2017年8月21日起至2018年3月15日止共206天的设备占用费及人员工资共计515000元。原告主张被告樱花谷公司应当支付超出该期间的设备占用费及人员工资，于法无据，依法不予支持。原告主张被告樱花谷公司应当支付运输费用27万元，符合合同约定，依法予以支持。 关于违约金和物探工程款利息。原告与被告樱花谷公司签订的《山东省安丘石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井一钻探劳务合同》约定：双方必须严格遵守；任何一方违约，违约方除承担合同约定的违约责任外，违约方还必须向对方支付工程总造价的10％违约金。工程总造价3240000元，按10%计算计款324000元，原告的该项主张符合合同约定和法律规定，依法应予支持。违约金即是对原告所受损失的赔偿，包括利息损失，故，原告要求被告樱花谷公司支付物探工程款利息的主张，于法无据，依法不予支持。 被告张波系被告樱花谷公司的股东，认缴出资额为3894万元，认缴时间为2036年5月1日，截止2018年12月14日，实缴出资额为0元。原告主张被告张波对被告樱花谷公司的支付义务承担补充责任，即要求被告张波出资提前到期，于法无据，本院不予支持。 原告自愿撤回对刘永波的起诉，是其真实意思的表示，本院予以准许。 被告樱花谷公司、张波经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为放弃当庭答辩和质证的权利，不影响本院对事实证据的分析认定和对案件的审理。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十九条、第二百八十四条的规定，判决如下： 一、解除原告山东省第七地质矿产勘查院与被告山东樱花谷旅游度假村有限公司签订的《山东省安丘市石埠子樱花谷地热资源调查项目樱花一号井一钻探劳务合同》； 二、被告山东樱花谷旅游度假村有限公司支付原告山东省第七地质矿产勘查院物探工程款313640元、2017年7月5日至2017年8月20日期间的补贴78000元、2017年8月21日至2018年3月15日期间的设备占用费及人员工资515000元、运输费270000元、违约金324000元，共计1500640元，于本判决生效之日起十日内付清； 三、驳回原告山东省第七地质矿产勘查院的其他诉讼请求。 如未按本判决确定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费22686元，由原告山东省第七地质矿产勘查院负担5556元，被告山东樱花谷旅游度假村有限公司负担17130元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。 审 判 长  李 敏 人民陪审员  徐其芹 人民陪审员  王春叶 二〇一九年八月二十四日 书 记 员  朱金会