广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初6449号原告：广州怡八净化工程有限公司，住所地:广州市白云区***********，统一社会信用代码。法定代表人：刘飞，该公司总经理。委托诉讼代理人：卢海韵，广东开耀律师事务所律师。委托诉讼代理人：余秀文，广东开耀律师事务所实习律师。被告：广东遇美医疗美容门诊部有限公司，住所地：佛山市南海区**********************，统一社会信用代码。法定代表人：邓某1。被告：邓某1，女，1989年1月30日出生，汉族，住广东省南海区桂城街道，公民身份号码。原告广州怡八净化工程有限公司与被告广东遇美医疗美容门诊部有限公司（以下简称遇美医疗美容公司）、邓某1装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月26日立案后，依法适用普通程序，于2019年7月30日公开开庭审理了本案，原告广州怡八净化工程有限公司的委托诉讼代理人卢海韵到庭参加诉讼，被告遇美医疗美容公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，被告邓某1经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广州怡八净化工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告遇美医疗美容公司立即向原告支付装修款人民币115200元及利息(部分利息以92200元为本金，按年利率24%的标准从2018年5月30日起计算至实际支付之日，暂计至2019年3月5日为17149.2元；部分利息以23000元为本金，按年利率24%标准从2018年11月23日起计算至实际支付之日，暂计至2019年3月5日为1564元)；2.被告邓某1对被告遇美医疗美容公司在诉讼请求一的债权范围内承担连带责任；3.两被告承担本案全部的诉讼费用。事实和理由：被告遇美医疗美容公司的曾用名为佛山市X医疗美容门诊部有限公司，2018年11月2日进行了工商变更。原告与佛山市X医疗美容门诊部有限公司签订《手术室改造项目合同》，合同约定，原告为被告遇美医疗美容公司的手术室进行装修改造，2017年11月23日，被告遇美医疗美容公司对工程进行验收，但被告遇美医疗美容公司未按合同约定支付装修款项。2018年11月23日，工程质保期届满，工程质量不存在任何质量问题，被告遇美医疗美容公司应向原告支付质保金23000元。但截至原告起诉之日止，被告遇美医疗美容公司仍有115200元装修款项未支付。被告邓某1是被告遇美医疗美容公司的唯一股东，根据法律规定，若其无法证明其财产独立于被告遇美医疗美容公司的财产，依法应对被告遇美医疗美容公司的债务承担连带责任。两被告的违约行为已严重损害了原告的合法权益，现原告为维护自身的合法权益，故起诉。两被告没有答辩。诉讼中，原告举证如下：1.原告营业执照复印件、被告遇美医疗美容公司企业信用信息打印件1份、被告邓某1公安人口信息查询打印件1份（加盖广州市公安局海珠区分局人口信息查询专用章），用以证明原、被告诉讼主体适格；2.改造项目合同书原件1份、报价汇总表原件1份，用以证明原告为被告手术室项目进行装修，被告有付装修款项的义务；3.竣工验收报告原件1份、工程竣工移交报告书原件1份、回单凭证打印件1份（加盖中国民生银行广州金沙洲支行业务专用章），用以证明装修项目竣工后被告签字接收，被告并未提出质量问题；4.手术室改造验收情况原件1份、结算报告原件1份，用以证明原、被告就未付款部分达成协议，被告应支付拖欠款项。两被告经本院合法传唤未出庭参加诉讼，也未提交书面答辩状、证据材料及质证意见，视为放弃答辩、举证及质证的权利。经审查，原告出示的证据来源合法、内容真实，且与本案相关联，本院予以确认。本院经审理认定事实如下：2018年8月30日，原告广州怡八净化工程有限公司（乙方）与佛山市X医疗美容门诊部有限公司（甲方）签订《项目合同》（以下简称涉讼合同），约定：项目名称为X医疗美容门诊部手术室装修改造项目，合同总金额460000元，手术部共计约120㎡，拟将原手术部区域3间普通手术室、走廊改造成3间无菌手术室和无菌走廊；项目免费保修期为12个月；交货期为45个日历天；甲方逾期付款则每日按合同应付款金额千分之五向乙方偿付违约金。双方并约定其他权利义务。2017年11月23日，佛山市X医疗美容门诊部有限公司（建设单位）与原告广州怡八净化工程有限公司（施工单位）签订《竣工验收报告》，该竣工验收报告写明佛山市X医疗美容门诊部手术室装修改造项目，施工单位已将所承接的所有工程项目施工安装完毕，经甲方检查验收合格；开工日期为2017年8月30日，竣工日期为2017年11月23日，验收日期2017年11月23日。同日，佛山市X医疗美容门诊部有限公司（建设单位）与原告广州怡八净化工程有限公司（施工单位）签订《工程竣工移交报告书》，该报告书写明施工单位将所承接的各项施工项目内容（硬件部分）移交给建设方；手术室及辅助间的装修工程质保期从2017年11月23日至2018年11月22日止。2017年11月29日，佛山市X医疗美容门诊部有限公司（建设单位）与原告广州怡八净化工程有限公司（施工单位）签订《佛山市X医疗美容门诊部有限公司手术室装修改造项目结算报告》，该结算报告写明合同造价460000元，消毒间增加造价13200元，工程最终造价473200元，已支付工程款289800元，还应支付工程款183400元，验收后应支付160400元，经审核同意支付工程款122200元；保质金按期支付，保质金于2018年11月22日到期，应支付的余款为23000元；工程的保修期从2017年11月23日起到2018年11月22日止。2018年2月1日，原告广州怡八净化工程有限公司与佛山市X医疗美容门诊部有限公司签订《手术室改造验收情况》，该验收情况写明手术室改造项目开工日期2017年8月28日，竣工日期2017年11月23日，合同工期45天，实际工期91天，含票价483000元，不含票460000元；追加部分手术室柜子及电动门为60700元、手术室增补维护部分为13200元；不支付部分包括逾期两天10000元、逾期三天15000元、增补部分13200元；已付款明细为2017年8月30日按合同付款144900元，2017年9月30日按合同付款144900元，2017年11月3日追加施工部分付款60700元；合同剩余未付款170200元；按照扣除逾期的25000元、不支付增补的13200元、一年后支付的保证金23000元；现期予以支付部分工程余款122000元；一年后2018年11月23日支付工程尾款23000元。另查明，2018年11月2日，佛山市X医疗美容门诊部有限公司的企业名称变更为被告遇美医疗美容公司；被告遇美医疗美容公司为自然人独资的有限责任公司，2019年3月13日的企业信用信息公示报告显示被告遇美医疗美容公司的法定代表人为邓某1，股东为陈x。2019年3月26日，原告提起诉讼。诉讼中，原告陈述《手术室改造验收情况》签订后，被告于2018年5月30日向原告支付了30000元。本院认为，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。原告未提供证据证明其具备相应的建筑工程施工资质而承建工程，涉讼合同违反法律强制性规定，依法无效。原告与被告遇美医疗美容公司签订的涉讼合同虽无效，但原告已实际完成相应工程且工程经竣工验收合格，被告遇美医疗美容公司应参照双方约定计付工程款予原告。原告和被告遇美医疗美容公司于2018年2月1日签订的《手术室改造验收情况》约定，被告遇美医疗美容公司现期应支付工程余款122200元，2018年11月23日支付工程尾款23000元，现履行期限早已届至，原告主张被告遇美医疗美容公司仅支付了30000元，被告遇美医疗美容公司既未到庭提出异议，亦未提供证据证明其已向原告付清全部款项，故本院对原告主张被告遇美医疗美容公司支付装修款115200元（122200元+23000元-30000元）的诉讼请求予以支持。被告逾期支付相应款项给原告，给原告造成了相应的资金占用损失，被告应赔偿相应损失予原告，即被告遇美医疗美容公司应以92200元为本金从2018年2月2日起、以23000元为本金从2018年11月24日起，各项均至实际清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计付相应利息予原告。现原告主张从2018年5月30日开始计算92200元的逾期付款利息是其自行处分权利的行为，本院依法予以准许。综上，被告遇美医疗美容公司应以92200元为本金从2018年5月30日起、以23000元为本金从2018年11月24日起，各项均至实际清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息予原告。原告和被告遇美医疗美容公司签订的涉讼合同无效，原告要求按年利率24%计算逾期付款利息无事实和法律依据，其对利息的诉请超出核定部分，本院依法不予支持。被告遇美医疗美容公司虽为一人有限责任公司，但被告邓某1并非被告遇美医疗美容公司的股东，原告要求被告邓某1对被告遇美医疗美容公司的债务承担连带清偿责任的诉请无事实和法律依据，本院依法不予支持。两被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：被告广东遇美医疗美容门诊部有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付115200元予原告广州怡八净化工程有限公司；被告广东遇美医疗美容门诊部有限公司应以92200元为本金从2018年5月30日起、以23000元为本金从2018年11月24日起，各项均至实际清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息予原告广州怡八净化工程有限公司；驳回原告广州怡八净化工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用普通程序结案，案件受理费2978.26元（原告已预交），由原告广州怡八净化工程有限公司负担283.26元，被告广东遇美医疗美容门诊部有限公司负担2695元，被告广东遇美医疗美容门诊部有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳2695元，逾期交纳的，本院依法强制执行。对原告广州怡八净化工程有限公司已预交的诉讼费用2695元，在本判决发生法律效力后经原告广州怡八净化工程有限公司书面申请，本院退还予原告广州怡八净化工程有限公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  赵 燕人民陪审员  卢思尧人民陪审员  梁润芬二〇一九年八月十九日书 记 员  郑幸莉