河北省南宫市人民法院民 事 判 决 书（2019）冀0581民初998号原告：付丽欣，女，1978年1月1日出生，汉族，住河北省南宫市，被告：南宫市怡家装饰材料门市，经营场所：河北省南宫市凤凰南路东阳商城北侧，统一社会信用代码：92130581MA08HJKF9C。经营者：刘华帅，男，1980年10月11日出生，汉族，住河北省南宫市，原告付丽欣与被告南宫市怡家装饰材料门市装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告付丽欣，被告南宫市怡家装饰材料门市的经营者刘华帅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告付丽欣向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告继续履行装修合同，更换“集成吊顶”铝塑板为铝扣板，安装主、次两卧室垭口和木门、入户门及阳台套线；2、依法判令被告自费为原告购买、安装其毁损的与原告原购地板砖相同的地板砖29块；3、依法判令赔偿原告自2019年5月10日起至2019年5月27日止的工期迟延损失3000元（2019年5月28日至被告合同履行完毕之日的工期迟延损失待被告履行完毕后再行主张）；4、本案诉讼费用由被告承担。2019年6月12日原告增加四项诉讼请求：1、依法判令被告将其装修的原告单元楼两间卧室现贴120mm宽的石膏线换成符合合同标准10mm的；2、依法判令被告修改其装修的原告单元楼入户门斜对过石膏线的错位接头，达到常规的装饰装修效果；3、依法判令被告赔偿原告2019年5月28日起至2019年7月2日止工期迟延损失6000元；2019年5月10日起至2019年7月2日止的精神伤害费3800元，共计9800元（2019年7月3日起至被告按合同施工和修改完毕之日止的这两项损失在其履行完毕后另行主张）；4、依法判令被告赔偿原告材料费50元。2019年6月14日原告增加两项诉讼请求：1、依法判令被告将其安装在原告单元楼里与合同不符的电线更换为合同约定的品牌；2、依法判令被告补装其漏装的位于马桶后的插座。事实和理由：原、被告于2019年2月26日签订房屋装修合同，由被告对原告所有的南宫市锦绣花园B区13号楼5单元301室进行装修，具体工程项目及造价详见《南宫市怡家装饰工程预算表（合同）》，约定包工包料（地板砖除外），原告预付工料费12000元后被告进场施工，合同履行过程中，原、被告对原合同进行了变更，并约定2019年5月10日之前完工。但是，被告在施工过程中擅自改变“集成吊顶”材料，将铝扣板改为铝塑板，为此，原告要求被告返工换料，按合同约定重新安装，被告拒不答应；被告也未按照合同的约定进行地面保护，从而导致原告出资购买并由被告安装的29块地板砖被划坏，原告要求被告自费购买同样的地板砖并安装好，被告拒绝。另外，被告在施工过程中，还存在调包电线、封死阳台横向下水管、第二次地面试压时间错误、漏装马桶后插座等问题，导致至今未能完成装修工程，被告的违约行为给原告造成严重的经济损失和精神伤害，期间原告多次与被告协商未果。为此，诉至贵院请求依法裁判。原告付丽欣为证明其主张，向本院提交如下证据：1、2019年2月26日原、被告签订的《南宫市怡家装饰工程预算表（合同）》一份。2、2019年5月2日原告与被告经营者刘华帅的微信聊天记录一份。3、照片15张。4、2019年4月19日原告与被告经营者刘华帅的微信聊天记录光盘一份。5、收款收据一张；刻录光盘收款收据一张。6、原告付丽欣与河北砼淼环境工程有限公司签订的编号为TMLW-008《劳动合同书》一份。被告南宫市怡家装饰材料门市未提交书面答辩状，庭审中辩称：1、集成吊顶材料铝扣板不能用来包下水管道。2、关于划伤的地板砖，原告始终在现场监工，去的次数也比较多，这个不能说明是被告划伤的。3、关于延误工期方面，原告的合同上写的是2019年5月10日前安装木门，实际木门是5月2日就送到了门市，被告通知了原告安装，让原告来门市结算费用，之后就有了原告说划伤地板砖这个事情。4、关于卧室120毫米的石膏线，当时是双方口头同意的，因为施工时原告在现场。5、关于石膏线错位接头，因为还没有完工就停工了。6、关于延迟工期，因为被告通知原告来门市结算木门安装的费用原告没有去，就出现延误工期的这个事情了。7、关于电线，因为施工中有一盘线的颜色不够，施工人员私自换了这个电线，没有通知被告，后一周之内就把电线给原告换了，也通知了原告。8、关于马桶插座，当时被告提醒原告安装马桶插座，原告以卫生间太小为理由不让安装，所以才造成的没有马桶插座。9、关于地暖试压，因为试压时原告没有在现场，原告就认为没有试压。10、关于橱柜板材和规格等级，这更是没有的事情，根本没有安装。11、关于提供水电安装结构图，因为水电安装结构图是收费的，原告的楼房是简装，没有要求。12、关于签订装修合同，因为是双方同意的，并且是付款后我才进的场。被告南宫市怡家装饰材料门市为证明其主张，向本院提交如下证据：1、2019年5月2日原告与被告经营者刘华帅的微信聊天记录一份。2、2019年4月20日原、被告在原合同基础上进行变更后的合同一份。本院经审理认定事实如下：2019年2月26日原告付丽欣与被告南宫市怡家装饰材料门市签订了《南宫怡家装饰工程预算表（合同）》一份，约定由被告南宫市怡家装饰材料门市为原告付丽欣位于南宫市进行整体装修，合同明确约定了装修项目，装修材料数量、价格及工艺施工说明，合同价款为30245元。合同中另约定1、合同一经签订，甲方（原告）应付50%工程款，当工期进度过半，甲方（原告）即第二次付施工工程款40%，剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。2、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工，验收合格未结清款时，不得交付使用。3、工程施工中如有项目增加或需要变动，双方应签订补充合同，增减项目的款项，另行写清。合同签订后，原告付丽欣向被告支付12000元工程款，原告遂于2019年2月28日进场施工。2019年4月20日因装修项目变动，原、被告更改合同，合同更改后剩余的未施工项目为安装主、次两卧室垭口和木门、入户门及阳台套线，合同总价款更改为15766元，扣除原告已付装修价款为12000元，剩余装修价款为3766元。因2019年4月20日需要安装的木门没有到货，无法施工，被告承诺2019年5月10日完工。2019年5月2日原告订购的木门到货后，原、被告双方就剩余装修款的支付问题及施工质量的瑕疵问题发生争执，导致合同未能继续履行，经调解未果，为此，原告诉至本院。以上事实有原告提供的工程预算表（合同）、照片、微信聊天记录，被告提交的微信聊天记录、工程预算表（合同），以及原、被告的当庭陈述在卷予以证实，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，原告付丽欣与被告南宫市怡家装饰材料门市签订的《南宫怡家装饰工程预算表（合同）》可以证实原、被告之间存在装饰装修合同关系，该合同系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立、合法有效。本案中双方争议的焦点在于合同是否应当继续履行以及施工过程中存在的质量瑕疵的修复及违约责任的承担问题。1、关于原、被告变更后的《南宫怡家装饰工程预算表（合同）》是否应当继续履行的问题。原、被告在2019年4月20日在《南宫怡家装饰工程预算表（合同）》的基础上对具体的施工项目及合同的总价款进行了变更，变更后的合同总价款为15766元，但未对合同的付款方式进行变更。原、被告在合同中明确约定的付款方式为合同一经签订，原告应付50%的工程款即7883元，当工期进度过半，原告第二次付施工工程款40%即6306.40元，剩余10%尾款即1576.60元，待原告对工程竣工验收后结算。至2019年4月20日原告支付被告装修款12000元，此时工期进度已经过半，仅剩木门没有安装，依合同约定原告应当支付的装修款为15766元×90%=14189.40元，原告没有按照约定的付款节点向被告支付装修款，导致被告停止施工。庭审中，经原、被告确认，被告未完工的工程包括主、次两卧室垭口和木门、入户门及阳台套线。本案中，被告并未提出反诉，要求解除原、被告之间的合同，也未提供证据证实合同存在不能继续履行的情形，本院认为，被告应当在原告向其支付装修款2189.40元即支付到总装修款的90%即14189.40元后，继续履行合同中约定的剩余工程，安装主、次两卧室垭口和木门、入户门及阳台套线。2、关于施工质量瑕疵及违约责任的承担问题。第一，对原告主张的由被告自费为其购买、安装毁损的地板砖29块；将两间卧室现贴由120mm款的石膏线更改为100mm宽；更换电线、修改入户门错位接头；将集成吊顶由铝塑板更改为铝扣板、并补装马桶后漏装插座等施工过程中存在的质量瑕疵的诉求，因工程尚未完工，尚未竣工验收，原、被告之间的合同还需继续履行，原告现要求被告对施工过程中存在的质量瑕疵进行整改，本院不予支持。第二，对原告主张被告支付工期迟延损失9000元的诉求，根据本案合同的实际履行情况，原告在应付款节点未能足额付款存在先期的违约行为，被告以停止施工进行抗辩，而未能采取适当措施解决纠纷，导致原告订购的木门到货后，未能按照约定的期限安装完成，因此，对工期的延误问题系合同双方共同导致的，不能认定合同单方构成违约，因此，对原告主张的由被告赔偿因工期延误造成的损失9000元的诉求请求，本院不予支持。另外，对原告主张的精神伤害费3800元及材料费50元，于法无据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十九条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、原告付丽欣于本判决生效后十日内向被告南宫市怡家装饰材料门市支付装修费2189.40元，被告南宫市怡家装饰材料门市在原告付丽欣支付上述装修费后七日内继续履行原、被告变更后的《南宫怡家装饰工程预算表（合同）》约定的合同义务安装主、次两卧室垭口和木门、入户门及阳台套线。二、驳回原告付丽欣的其他诉讼请求。如不按判决指定的期间给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费120元，减半收取60元，由原告付丽欣负担10元，由被告南宫市怡家装饰材料门市负担50元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邢台市中级人民法院。审判员  宋永真二〇一九年八月二十三日书记员  彭英政