山东省济南市长清区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0113民初1227号原告(反诉被告)：北京天宇盛世国际家具有限公司，住所地北京市朝阳区管庄乡杨闸村182号。法定代表人：韩芬如，该公司董事长。委托诉讼代理人：史学军，北京市富华邦律师事务所律师。被告（反诉原告）：济南西城泉盈酒店有限公司，住所地济南市长清区崮云湖街道办事处紫薇路2567号。法定代表人：王宗磊，该公司执行董事。委托诉讼代理人：吴兴国，山东鲁正律师事务所律师。原告北京天宇盛世国际家具有限公司（以下简称天宇公司）与被告济南西城泉盈酒店有限公司（以下简称泉盈公司）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。天宇公司委托诉讼代理人史学军、被告泉盈公司的委托诉讼代理人吴兴国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天宇公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令泉盈公司向天宇公司支付所欠货款607721.15元，并支付逾期付款损失暂计6万元；2.诉讼费用由天宇公司承担。事实与理由：2016年8月14日双方签订了《加工承揽安装合同》一份，合同约定由天宇公司承担泉盈公司西城主楼8－11层木制作生产安装及维修保养等项目，主要内容为，合同暂估总价款为148万元，最终价格据实结算。合同第三条付款方式约定，合同生效后泉盈公司向天宇公司支付30%预付款，固装家具白茬加工完成泉盈公司到天宇公司工厂验收白茬后付总货款的40%，待所有货到现场安装中期再付总货款的10%，待全部安装完毕经泉盈公司验收合格后支付总货款的17%，留3%质保金待质保期1年后无质量问题一次性无息付清。天宇公司共完成主楼8－11标准间99套1577109.6元、双套房异形房5套90760元、主楼电梯间4套62989.6元、副楼样板间固定家具38831.55元、活动家具8220元、主楼标准间活动家具13810.4元，工程款共计1791721.15元。以上工程2016年11月28日、29日经验收后投入使用至今已超2年。泉盈公司除按合同暂估价148万元支付了80%即118.4万元外，剩余20%货款至今未付。为此天宇公司诉至法院，望判如所请。泉盈公司辩称，天宇公司共为我方安装99间，每间价格为14800元，工程款共计1465200元，我方已付货款1184000元，尚欠天宇公司工程款281200元。天宇公司主张的主楼电梯间、副楼样板间固定家具、活动家具、主楼标准间家具于法无据，应予驳回。另，根据双方合同约定，天宇公司未依约在2016年9月20日前交工，天宇直至2016年12月28日安装完毕交工，天宇公司逾期交工90余日，天宇公司每逾期一日，应按合同总价款的0.5%向我公司支付违约金，天宇公司还应赔偿我公司迟延完工造成的直接房租损失、员工工资损失、正常经营性损失等。泉盈公司向本院提出反诉请求：1.判令天宇公司赔偿损失66.6万元；2.本案律师费3万元由天宇公司负担；3.反诉费用由天宇公司承担。诉讼中，泉盈公司变更诉讼请求，1.判令天宇公司赔偿损失72.5万元；2.本案律师费3万元由天宇公司负担；3.反诉费用由天宇公司承担。事实与理由：2016年8月14日双方签订了《加工承揽安装合同》一份，天宇公司应依约在2016年9月20日前交工，而天宇公司未经我公司同意直至2016年12月28日才安装完毕交工，迟延履行90余日，致使我公司无法按期正常开业，给我公司造成直接房租损失、员工工资损失、正常经营性损失。现我公司主张天宇公司应按约定向我方支付违约损失72.5万元（以合同额148万为基数，自2016年9月20日至2016年12月28日验收共计98天，每日按0.5%计算），直接房租损失、员工工资损失、正常经营性损失在本案中我公司放弃。天宇公司辩称，我公司完工时间为2016年11月28日、29日，泉盈公司工作人员张宝平在验收单签字的时间亦为2016年11月28日，我公司不存在迟延履行的情形。当事人围绕诉讼请求依法提交证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对双方当事人有异议的证据和事实，本院认定如下：泉盈公司（甲方）与天宇公司（乙方）于2016年8月14日签订加工承揽安装合同一份，合同约定天宇公司承担泉盈公司西城店主楼8－11层木制作生产安装及维修保养项目，项目名称为固装家具一批，数量为100间标准间，合同单价14800元每间，合同总价款暂计148万元，最终价格据实结算，100间标准间包括套房及异形房。2016年9月20日前安装完毕，若现场具备测量安装条件，天宇公司必须在合同规定之前完工，若现场不具备测量安装条件，经泉盈公司认可，工期可顺延。付款方式为合同生效后泉盈公司向天宇公司支付总货款的30%作为预付款，固装家具白茬加工完成泉盈公司到天宇公司工厂验收白茬后付总货款的40%，待所有货到现场安装中期再付总货款的10%，待全部安装完毕经泉盈公司验收合格后支付总货款的17%，留3%质保金待质保期1年后无质量问题一次性无息付清。若天宇公司迟延交货，每逾期一日，应按合同总价款的0.5%向泉盈公司支付违约金，并赔偿律师费等损失。泉盈公司工作人员张宝平于2016年11月28日、2016年11月29日对涉案工程数量予以确认，工程数量包括标准间99套、异形房5套、电梯间4套。2016年12月28日张宝平在涉案工程竣工验收单签字，确认工程经三次验收初步达到使用要求，准予验收。泉盈公司共向天宇公司支付货款1184000元。2016年9月21日至2016年12月27日共计97日。依据涉案合同约定及诉讼中双方确认，标准间、异形房、电梯间单价均为14800元。涉案工程总货款应为1598400元（108间×14800元），扣除泉盈公司已支付部分，泉盈公司尚欠天宇公司414400元。关于延期完工原因，天宇公司主张现场不具备施工条件，故无法依约交工，但天宇公司未提交相应证据证实其主张。泉盈公司对天宇公司陈述不予认可。依据泉盈公司工作人员确认的工程量，涉案工程实际完工量与合同相比增加了异形房及电梯间。双方对增加部分工程量交工时间未作约定。但合同内工程量天宇公司未依约按时交工，其应当承担相应违约责任。诉讼中，经本院释明，泉盈公司主张天宇公司应按合同约定向其支付违约损失72.5万元（以合同额148万为基数，自2016年9月20日至2016年12月28日验收共计98天，每日按0.5%计算），直接房租损失、员工工资损失、正常经营性损失泉盈公司放弃主张。本院认为，泉盈公司、天宇公司签订的加工承揽安装合同为双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，为有效合同，本院予以确认。双方均应依法履行合同约定的相应义务。泉盈公司尚欠天宇公司工程款414400元，由涉案加工承揽安装合同、工程量结算单、双方当事人陈述为证，事实清楚，证据充分，本院予以确认，泉盈公司未按期偿还涉案欠款致天宇公司向提起诉讼，故泉盈公司应承担本案的相应责任。因双方对泉盈公司延期付款违约责任未作约定，本院酌定，由泉盈公司自天宇公司向本院主张权利之日起按照中国人民银行同期贷款利率计付为宜。泉盈公司反诉要求天宇公司承担其延期交货的违约责任，因双方对违约责任计算标准约定过高，应予调整。本院酌定，应自2016年9月21日起至2016年12月27日止（验收合格前一日），按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计付为宜。泉盈公司要求天宇公司承担律师费，亦符合双方合同约定，依据双方过错程度，本院酌定由天宇公司、泉盈公司各承担50%为宜。泉盈公司放弃要求天宇公司承担直接房租损失、员工工资损失、正常经营性损失系其对自身权利义务的处分，应予准许。综上所述，案经调解未果，为维护当事人合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、由济南西城泉盈酒店有限公司于本判决生效之日起十日内向北京天宇盛世国际家具有限公司支付所欠工程款414400元；二、由济南西城泉盈酒店有限公司于本判决生效之日起十日内向北京天宇盛世国际家具有限公司支付逾期付款损失(自2019年3月29日起至实际给付之日止，以414400元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算)；三、驳回北京天宇盛世国际家具有限公司的其他诉讼请求；四、由北京天宇盛世国际家具有限公司于本判决生效之日起十日内向济南西城泉盈酒店有限公司支付延期交工损失(自2016年9月21日起至2016年12月27日之日止，以约定合同金额148万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算)；五、由北京天宇盛世国际家具有限公司于本判决生效之日起十日内向济南西城泉盈酒店有限公司支付律师费15000元；六、驳回济南西城泉盈酒店有限公司的其他反诉请求。案件受理费10477元，由济南西城泉盈酒店有限公司负担6502元，由北京天宇盛世国际家具有限公司负担3975元；案件反诉费13100元减半收取6550元，由济南西城泉盈酒店有限公司负担5775元，由北京天宇盛世国际家具有限公司负担775元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提交副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长 冉 然人民陪审员 刘 松人民陪审员 赵阳峰二〇一九年八月二十日书 记 员 郝晶晶