广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0113民初3077号原告（反诉被告）：广州华米光伏设备有限公司被告（反诉原告）：吴永权原告（反诉被告）广州华米光伏设备有限公司（以下简称“华米公司”）诉被告（反诉原告）吴永权合同纠纷一案，本院于2019年2月22日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）华米公司的法定代表人吴志平及其委托诉讼代理人吴婷到庭参加了诉讼，被告（反诉原告）吴永权到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。华米公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令吴永权向华米公司支付工程款人民币60000元和逾期付款的利息损失（从2018年10月24日起按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率上浮50%计至付清款项之日止）；2.依法判令吴永权承担本案的诉讼费用。事实和理由：2018年3月份，华米公司与吴永权签订《分布式光伏发电合同》，吴永权委托华米公司采购材料、进行分布式光伏发电建设并完成并网，双方约定：合同总金额为人民币300000万元；南方电网验收通过后，吴永权需在40个工作日内支付至合同金额的全部即300000元整，每逾期一天，吴永权需支付违约金。合同签订后，华米公司在约定的工期内完成合同约定的全部工程建设，在南方电网验收通过后，华米公司于2018年8月22日完成并网工作，至此，吴永权支付工程款的条件已经全部成就。况且，上述工程在并网后已经由吴永权实际使用且产生收益，吴永权理应支付全部工程款。但是截至2018年7月15日，吴永权仅支付工程款240000元，尚有人民币60000元工程款未支付。根据以上事实和相关的法律规定，吴永权违背诚实信用原则，未按约定支付工程款的行为已经严重损害华米公司的利益，吴永权应承担支付工程款并支付逾期付款的利息的法律责任。华米公司为维护自己的合法权益，现特向贵院提起诉讼，恳请法庭依法公正裁决，支持华米公司诉请。吴永权辩称：我确实欠工程尾款60000元没有支付，不支付的原因是华米公司没有按照合同报价材料安装，私自更换劣质材料，违反了合同约定，合同第一点是签订合同时，我需支付订金24000元，华米公司做并网申请，并网申请包含发改委申请和供电局申请，最后供电局批后才可以开始工程，但是没有得到发改委审批就通知我开始开工，我对此并不知情，华米公司违反了合同约定上述的约定，验收合格后我才支付工程尾款。吴永权向本院提出反诉诉讼请求：1、反诉华米公司向反诉原告支付补办发改委备案证与供电局的并网手续的车费及工时费2000元；2、反诉华米公司向反诉原告支付发电补贴减少部分3420元；3、反诉华米公司向反诉原告支付3000元断路器损坏更换费用。事实与理由：合同第一点已明确华米公司办理并网申请，合同金额包含了办理申报手续的所有费用，但华米公司违反该项约定，后期补办发改委申请时，华米公司私自扣押我的办案证，我被迫到发改委去变更我为经办人，然后拿着发改委的备案证到供电局办理并网手续。合同上已经包含办理并网手续的费用，但是最后是我自己去办理的，所以华米公司需要支付我工时费和车费。根据合同第一条约定，因为华米公司没有及时去申请并网，没有备案，导致我没有办法在2018年6月1日前完成备案，2018年6月1日后发改委发通知暂停发放发电补贴，每度电0.37元，我是在此后才自行去补办备案证，因此华米公司不履行合同导致我无法享受发电补贴。合同约定华米公司对该项目的工程安装材料质保5年，5年内所有材料更换由华米公司负责，2019年3月我方通知华米公司断路器坏了，要华米公司安排人员维修更换，但华米公司拒绝履行质保期义务，为了减少我的损失，委托第三方公司更换了同品牌的断路器，第三方公司收取我3000元的费用，该费用应该由华米公司负责。华米公司辩称：双方的合同并无约定并网申请包含向发改委及供电局申请备案，合同仅约定华米公司做并网申请，如南方电网不通过等内容，说明并网申请，至只包含向南方电网申请，并不包含向发改委申请，合同也没有任何内容约定华米公司有义务为被告争取或申请国家补贴，也无约定华米公司需要在6月1日前申请备案，吴永权主张的内容并不在合同约定范围内；吴永权自己承认已经与供电局签订供电合同，并已经实际发电，供电局也有抄电表行为。根据华米公司补充提交的证据6可以证明，供电局在完成并网验收后才会安装计量装置，综上本案案涉工程已经实际完成并网，南方电网已经验收通过，否则南方电网不可能为被告安装计量装置并抄电表，合同约定的义务华米公司已经完成，吴永权承认还有6万元工程款未支付，在华米公司完成合同约定义务并合同约定的付款条件已经全部成就的情况下，吴永权应支付6万元款项及逾期支付款项的利息。反诉部分:1、双方的合同并无约定并网申请包含向发改委及供电局申请备案，合同仅约定华米公司做并网申请，如南方电网不通过等内容，说明并网申请，至只包含向南方电网申请，并不包含向发改委申请，合同也没有任何内容约定华米公司有义务为被告争取或申请国家补贴，也无约定华米公司需要在6月1日前申请备案，吴永权主张的内容并不在合同约定范围内；2、华米公司没有扣押被告的备案证，根据华米公司补充提交的证据6，证明了向南方电网申请并网并不需要提供发改委的备案证，因此即便本案涉及的项目没有在发改委备案也不影响在南方电网完成并网手续，吴永权为了申请国家补贴办理发改委备案证及产生的车费工时费2000元并不属于华米公司应该承担的部分，该费用不是华米公司违约造成的，吴永权也没有证据证明实际产生过2000元费用；3、合同并无约定华米公司有义务向发改委申请备案，也无约定华米公司有义务为吴永权申请国家补贴，因国家政策导致吴永权没有拿到补贴与华米公司无关，吴永权也没有证据证明因为没有向发改委备案导致其损失的补贴金额，也没有提供任何国家政策规定证明如果申请国家发改委备案可以得到补贴；4、虽然合同约定保质期为5年，华米公司在并网完成后也没有拒绝提供定期维护义务，但因为双方存在剩余款项未支付的纠纷，吴永权可能存在担心华米公司去现场收集证据，不让华米公司到现场维护，吴永权所述断电器故障华米公司无法核实，吴永权也无证据证明该情况存在，也无证据证明3000元维修费产生，即使存在上述情况，也是因为吴永权不允许华米公司到现场维护导致的，并不是华米公司的责任，吴永权认为华米公司没有按照约定使用约定材料在该项目上，并无证据证明，从吴永权提供的聊天记录可以证明，该项目的材料使用及更换是吴永权同意的，并不是华米公司擅自进行的，如果产生任何问题，应当是吴永权的责任，与华米公司无关。综上，吴永权反诉的请求没有任何事实和法律依据，也没有充足的证据支持，恳请法庭全部予以驳回。当事人围绕诉讼请求依法提供了证据，本院依法组织当事人进行了质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年3月10日，华米公司（乙方）与吴永权（甲方）签订一份《分布式光伏发电合同》，约定：合同金额为300000元整，系统参数为331.84kw，乙方并网资料为广州环球电业电器有限公司。付款方式为签订合同时，客户需支付定金，即合同金额的8%即24000元整，则乙方开始做并网申请，如南方电网审批不通过或者高压并网部分超出甲方考虑范围，乙方需10个工作日内退还订金给甲方；南方电网审批通过，甲方需另支付合同金额的22%即66000元整，乙方在收到工程款项30%即90000元整后开始进行采购材料，乙方收到工程款后并得到乙方通知进场20个自然日内进场施工，五个自然月内并网成功，特殊情况需双方沟通协商；采购材料进场后，甲方需在3个工作日内支付至合同金额达到60%即180000元整，乙方进行施工；进场完成施工后，甲方需在3个工作日内支付至合同金额达到80%即240000元整；南方电网验收通过后，甲方需在40个工作日内支付至合同金额的全部即300000元整，每逾时一天，甲方需支付违约金。以上项目合同金额为380V并网的业务，如供电局并网批复为380V并网，则本合同所有条款自动成立。从工程验收合同之日起，保质期5年，保修期25年，保质期内华米公司免费提供维修及承担更换相关线缆配件的所有费用，在质保期外保修期内，安装实际情况向客户收取更换配件的相关费用，或客户提供相关配件免费提供相关更换维修服务。2018年3月23日，吴永权支付合同款项24000元。2018年5月16日，吴永权支付合同款项66000元。2018年6月7日，吴永权支付合同款项50000元。2018年6月8日，吴永权支付合同款项40000元。2018年7月14日，吴永权支付合同款项50000元。2018年7月15日，吴永权支付合同款项10000元。2018年9月18日，广州环球电业电器有限公司与广州供电局有限公司签订一份《380及220V分布式光伏发电购销电合同（番禺广州环球电业电器有限公司331.84KW光伏项目》，约定鉴于售电人广州环球电业电器有限公司在广州市番禺区拥有并经营管理总装机容量为331.84千瓦的自发自用剩余电量上网的光伏发电设备，售电人与购电人广州供电局有限公司签订并网协议，光伏发电设备将并入购电人经营管理电网运行。购电人按照本合同约定购买售电人光伏发电电能。该合同还约定了上网电价、电能计量、电量计算、电费结算、电费补贴和支付等内容。2019年3月22日，广州番禺供电局钟村供电所出具《光伏发电项目上网电费支付证明》，载明：兹有广州环球电业电器有限公司在广东省广州市番禺区经营光伏发电项目，该光伏发电项目从2019年1月1日至2019年2月28日，合计上网电量为14250度，所得上网电费为6455.26元审理中，双方均确认涉案工程已经通过南方电网的验收。但对通过验收的时间产生争议，华米公司主张于2018年8月22日通过验收，吴永权主张于2019年1月1日整个工程才完成竣工验收。华米公司为证明其主张，提交了微信聊天记录、视频光盘以及《广东电网有限责任公司分布式光伏发电项目并网服务工作指引》。微信聊天记录显示：2018年8月22日，华米公司员工对吴永权称“已经全部正常全部并网了”，此后华米公司员工多次向吴永权告知南村的发电量情况。《广东电网有限责任公司分布式光伏发电项目并网服务工作指引》在“并网验收”一项载明：对于接入380（220）伏电网的项目，在装表接电前，县（区）局营业部应完成购销电合同签订，在之后2个工作日内由营业窗口通知业主签署；并网验收后，由县（区）供电局营业部在3个工作内安装计量装置，并直接并网运行。吴永权对微信聊天内容予以确认，但称2018年8月22日只是南方电网施工人员进行接电，工程验收合格完毕为2019年1月，由供电局安装了抄电表装置才算是正式并网验收。吴永权对《广东电网有限责任公司分布式光伏发电项目并网服务工作指引》予以确认。华米公司称于2018年8月22日安装了计量装置，对此未提交证据证明，但称正是因为验收通过并安装了抄表装置南方电网才会签订前述分布式光伏发电购销电合同。关于吴永权主张的补办发改委备案证与供电局的并网手续的车费及工时费2000元，吴永权并未提交证据证明。关于吴永权主张的发电补贴减少部分3420元。吴永权称根据华米公司提供的报价单，涉案工程申报发改委备案后，拿着发改委备案证到供电局申请补贴，供电局才会受理补贴申请，吴永权本可得到国家补贴每度电0.42元，国家标准补贴20年，但在2018年6月1日后发改委暂停了补贴申请，到2019年5月1日宣布恢复补贴后，补贴标准下降至每度电0.18元，由于华米公司没在2018年6月1日办理完毕发改委的备案证，没经供电局同意就开工，导致供电局对涉案设备进行验收时才告知吴永权缺少发改委的备案证，吴永权补办备案证后才通过并网验收。吴永权基于华米公司没有按约定向发改委申请办理备案手续，并根据2019年1月1日至2019年2月28日供电局统计的上网电量14250度，计算得出华米公司应支付的发电补贴减少部分费用为（0.42-0.18）×14250=3420元。华米公司称双方并未约定其有义务向发改委申请备案，更没有约定应在2018年6月1日前完成申报，双方仅在合同中约定向电网公司提出并网申请，华米公司已完成该项义务，关于补贴的政策变更与华米公司无关。吴永权为证明其主张，提交了以下证据：1.吴永权与华米公司员工的微信聊天记录，显示：2018年2月8日华米公司员工对吴永权称“合同你已经拿走了几天了，你看什么时候可以方便签一下合同，让我们可以尽快去供电局和发改局给你申报一下”，“我们争取年前可以申报完成，年后可以开始着手准备”；2018年3月23日，吴永权称“我想在六月前完成并网”，华米公司员工称“好的，你这边放心好了，我们也会尽快帮你处理的”；2018年3月27日，吴永权询问“申请了吗？”，华米公司员工回复“已经在申请了”，“供电局要求提供电表编号”，“供电局要求提供那个账户的扣费账户”，“麻烦你这边尽快提供，我们同事下午可以完成给你进行申报”；2018年3月30日，华米公司员工称“你这边的申报已经完成了，供电局回复说过几天会有人过来现场看并给出接入方案条件的”；2018年4月2日，吴永权称“供电局的刚打电话说现在来看”，华米公司员工称“这个没问题的”，“看完基本上可以马上通知你可以准备施工了”；2018年4月8日，华米公司员工询问“请问供电局回复你这边可以准备施工了吗”，吴永权回复“口头回复可以了，书面批复未有”，“刚打通了，这个星期内搞好”，华米公司员工回复“就是这周出了那个批复就好啦”。其后，双方就涉案工程使用的材料进行商讨。2.报价单，该报价单载明设备项目、规格、数量以及备注，另载明项目的国家补贴为0.42元/kwh。3.吴永权与华米公司法定代表人吴志平的微信聊天记录，显示：2018年7月12日，吴永权称“第一，我跟你们公司签合同已明确说明所有申报手续由你们去办，第二你自己也亲口说过发改局和供电局都要公关费用，第三发改局明确之前申报了是可以按6月1号前的补贴”，“因你扣压了我的并网资料浪费了我每天的电量，这个责任由你们承担”，吴志平称“没错，你谈合同的话，没错申报手续是我们做的，但没有定时间，我们现在也可以继续申报，这个本来不难的事情，我们可以继续完成，现在是国家政策原因导致前后会不一样，有什么道理用这样的理由扣押我们工人的血汗钱？”，吴永权称“合同写明你们先申报，然后供电局批复的接入方案双方接受才开始，但你们没有做完这两个工作，导致我的损失肯定由你们负责任”，吴志平称“现在的问题就是供电局接受了我们的方案啊，供电局不接受方案就好了，我压根就不想接这个单子的，现在还搞那么多的事情出来”，吴永权称“所以现在只能等供电局的通知，但是也没必要把整个事情的损失扩大”；2018年9月10日，吴志平称“你们的项目具体怎么操作，已经并网了，也完全配合你们的工作，工程款要结清了”。2018年10月11日，吴永权称“收到定金后乙方开始做并网手续申请”，吴志平称“没错的，我们做了并网申请，供电局也通过了。我们所有的承诺就是保证供电局可以并网，而不是保证你能拿到补贴，补贴这个东西谁都不敢承诺的，这不是我们的工作范围。”，吴永权称“签合同时你说的很清楚发改委申报及供电局的申报、验收都要搞关系，手续流程是先天到发改局申报，再到供电局申报，我不知道你们怎么搞的，我还问过小杜发改局的申报情况，他回复我说已经在网上申请了，过了几天又说供电局一起搞”，吴志平称“小杜一直说供电局内部你有人可以搞定关系，不用通过发改委都可以并网，当初我不信，但事实上供电局是不需要发改委的就通过了，这能怪我们吗？而且本来如果不是政策突变，就算迟了后期再补也没有问题的。这些都不是我们这些小公司能控制的”。4.广东省企业投资项目备案证打印件，显示由番禺区发展和改革局于2018年10月29日出具，载明申报项目名称为广州环球电业电器有限公司光伏电站，计划开工时间为2018年10月，计划竣工时间为2018年12月。《委托书》打印件，显示由广州环球电业电器有限公司于2018年11月7日出具，内容为该公司委托吴永权办理光伏发电项目的所有工作。广东省企业投资项目备案变更信息表打印件，显示广州环球电业电器有限公司光电站项目的企业经办人变更为吴永权。华米公司对两份聊天记录予以确认，称双方曾就项目使用的材料进行沟通，不存在华米公司擅自更换材料的情况。对报价单予以确认，但称报价单中关于国家补贴的信息是华米公司将当时的国家政策信息告知吴永权，并非对其承诺，该补贴也不属于华米公司可以承诺的内容。对广东省企业投资项目备案证、《委托书》及广东省企业投资项目备案变更信息表不予确认，称该备案表载明开工时间与涉案项目实际开工时间不符，与本案无关。关于吴永权主张的断路器损坏更换费用3000元。吴永权在庭审中提交了微信聊天记录及收据原件一份予以证明。吴永权与吴志平微信聊天记录显示：2019年3月10日，吴永权称“你们安装的并网柜里面的断路器故障，明天安排技术人员与我联系进行检修”，吴志平称“我们将不再对你们的项目进行后续维护，理由有2点：1.我们工作人员前几个月过去了几次要求做常规检查，也给你打过电话（我们也做过录音），保安说是你交代不能给我们的工作人员进行。因为常规的检修是要防范为主，你直接不给我们进去，出了问题就找我们，不是这样的道理吧？2.你还欠我们的工程尾款6万元，一直都故意拖着不付”，吴永权称“第一你们的常规检查必须做好入厂登记，有专人带领才可以，不可以私自进行，第二工程尾款是因为你们公司未按合同完成任务，待法院判决，会有合理公平的结果，第三你们不处理后续维护工作我委托其他光伏公司处理，费用会开收据在法院审理时一并列入我损失项目内”，吴志平称“1.我们有预约，也亲自给你电话，是你直接说不用我们过去的，没人私自进行，耍赖是没用的。2.工程尾款就等法院判决吧。3.你所谓的委托其他光伏公司处理的任何费用我们都不会给与承认，也跟我们没有任何关系。”收据载明时间为2019年4月28日，内容为“今收到吴永权更换漏电开关1个”，金额为3000元，收款单位为广州市番禺区钟村华宾建筑装饰装修工程服务部。华米公司对微信聊天记录予以确认，对收据不予确认，称该收据内容不能证明漏电开关是本案所涉项目的漏电开关，也无法证明该费用是用于维修本案所涉项目所产生。庭审后，华米公司提供其工作人员与吴永权的电话录音，录音中双方对话的主要内容为：吴永权称“你过去干嘛？”，华米公司工作人员称“我公司让我去做一下常规检查”，吴永权称“不用，不用过来，什么常规检查，我现在已经委托了律师跟你们公司打官司了，所以以后你们就不用过来了，没有我批准他们不会放你进去的”，华米公司工作人员称“好吧”，吴永权称“对，所以以后你们不用过来，过来之前，我同意了你们就可以过来”。吴永权对电话录音中的对话予以确认，称华米公司没有正式通知，没有得到吴永权的同意，其不清楚该人员要做什么，故其不允许任何人以华米公司的名义进入工厂。庭审后，吴永权提供了TALY牌的TLS1-630剩余电流动作断路器照片三张，拟证明更换前后的断路器样式不同，另提交了收据原件一份，载明时间为2019年4月29日，内容为“今收到吴永权变更泰力剩余电流动作断路器TSL1-630”，金额为3000元，收款单位为为广州市番禺区钟村华宾建筑装饰装修工程服务部。华米公司对该两份证据均不予确认，称照片并未显示设备全貌，无法确认是否为涉案光伏发电项目，也不能证明涉案项目的设备出现断电故障并进行过断电器更换。本院认为，华米公司与吴永权签订的《分布式光伏发电合同》，系双方真实意思表示，合法有效，本院予以确认，双方均应依约履行。《分布式光伏发电合同》约定南方电网验收通过后，吴永权需在40个工作日内支付至合同金额的全部即300000元整，现吴永权已支付合同款240000元，尚欠60000元未付。审理中，双方均确认涉案光伏发电项目已经通过南方电网的验收，且已安装抄表装置由供电局计算上网电量并付费。故吴永权应依约向华米公司支付工程余款60000元。吴永权辩称华米公司私自更换劣质材料，对此未举证证明，本院不予采纳。吴永权另称华米公司未完成并网申请，但从双方确认的微信聊天记录来看，2018年3月华米公司员工称已经完成申报，2018年4月华米公司员工询问供电局是否回复可以准备施工，吴永权称“供电局口头回复可以了”并称“这个星期内搞好”，此后，其于2018年5月16日支付合同款项66000元。根据双方的合同约定，如南方电网审批不通过或者批复不为380V并网，则华米公司需向吴永权退还订金，涉案工程不再继续进行，只有南方电网审批通过，吴永权才需支付第二笔款项66000元，华米公司收到该款项后才开始采购材料并进行施工。从吴永权的微信回复及其付款行为，均可证明涉案工程已通过南方电网的审批，华米公司已履行其并网申请的合同义务，吴永权的抗辩意见，本院不予采纳。关于华米公司主张的逾期付款利息。华米公司主张涉案工程于2018年8月22日安装了计量装置并通过南方电网验收，对此未举证证明。虽然广州环球电业电器有限公司与广州供电局有限公司于2018年9月18日就涉案工程签订了分布式光伏发电购销电合同，但根据华米公司提供的《广东电网有限责任公司分布式光伏发电项目并网服务工作指引》，对于接入380（220）伏电网的项目，在装表接电前，县（区）局营业部应完成购销电合同签订。可见签订购销电合同并不代表已经装表接电。故华米公司主张涉案工程于2018年8月22日安装了计量装置并通过南方电网验收依据不足，本院不予采纳。根据被告提交的光伏发电项目上网电费支付证明，供电局自2019年1月1日起开始计算涉案光伏发电项目的电量，根据上述工作指引关于“并网验收后，由县（区）供电局营业部在3个工作内安装计量装置，并直接并网运行”的内容，可知涉案光伏发电项目于2019年1月1日已通过并网验收，吴永权也确认该工程完成竣工验收时间为2019年1月1日，本院对此予以采纳。根据双方合同约定的验收通过后工程尾款的支付期限，华米公司主张的逾期付款利息，应从2019年3月2日起开始计算。关于原告主张的逾期利息计算标准，由于双方未约定违约金标准，原告也未举证证明其实际损失，故本院不予采纳，酌定逾期付款利息以60000元为基数，自2019年3月2日起按照中国人民银行同期同类贷款利率的标准计算至实际清偿之日止。华米公司诉讼请求超出部分，不予支持。关于吴永权主张的补办发改委办案证与供电局并网手续的车费及工时费2000元，其未举证证明，应承担举证不能责任，该项诉讼请求没有事实依据，本院不予支持。关于吴永权主张的发电补贴减少部分费用3420元。《分布式光伏发电合同》既无约定华米公司需向发改委申请办理备案证，也无约定华米公司需于2018年6月1日前完成该申请手续。如前所述，华米公司已完成其并网申请的义务，南方电网也已审批通过，其并未违反合同约定。吴永权要求华米公司承担因政策变更导致的发电补贴减少损失，没有事实和法律依据，本院不予支持。关于吴永权主张的更换断路器3000元。在涉案光伏发电项目已于2019年1月1日通过南方电网验收，并正式运营后，华米公司已完成其合同主要义务。但吴永权并未依约履行其支付工程尾款的合同义务，在此情况下，华米公司为减少其损失，有权行使先履行抗辩权，拒绝吴永权关于维修涉案项目的要求。另根据双方确认的通话录音，吴永权也曾拒绝华米公司员工进行常规检查，并称“以后你们就不用过来了”，吴永权所主张需华米公司的正式通知，在双方通话中也没涉及。因此，吴永权主张华米公司承担其更换短路器的费用，没有事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十六条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、吴永权于本判决发生法律效力之日起五日内向广州华米光伏设备有限公司支付工程款60000元及逾期付款利息（以60000元为基数，自2019年3月2日起按照中国人民银行同期同类贷款利率标准计至实际清偿之日止）；二、驳回广州华米光伏设备有限公司的其余诉讼请求；三、驳回吴永权的全部反诉诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费1300元，由吴永权负担；反诉受理费25元，由吴永权负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。发生法律效力的民事判决，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，申请执行的期间为二年。审 判 长  陈芝茵人民陪审员  谢海明人民陪审员  王小敏二〇一九年八月五日书 记 员  禤庆华