福建省龙岩市新罗区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0802民初3644号 原告（反诉被告）：深圳市金大田装饰工程有限公司，住所地广东省深圳市福田区彩田路彩虹新都彩虹大厦30C，统一社会信用代码914403007247123105。 法定代表人：梁楼云，总经理。 委托诉讼代理人：康良东，广东瀛尊律师事务所执业律师。 被告（反诉原告）：昆山市玉山镇朋友楼梯经营部，住所地江苏省昆山市玉山镇城北市后街220号，注册号320583600927544。 经营者：王春友，男，1971年6月19日出生，汉族，个体工商户，住江苏省宝应县。 被告：王春友，男，1971年6月19日出生，汉族，个体户，住江苏省宝应县。 二被告（反诉原告）共同委托诉讼代理人：常琳，福建韦达律师事务所执业律师。 原告深圳市金大田装饰工程有限公司（以下简称“金大田公司”）与被告昆山市玉山镇朋友楼梯经营部（以下简称“朋友楼梯经营部”）、王春友装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月19日立案受理。诉讼中，被告朋友楼梯经营部向本院提起反诉，本院予以合并审理，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）金大田公司的委托诉讼代理人康良东、二被告（反诉原告）的共同委托诉讼代理人常琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金大田公司向本院提出诉讼请求：1、判令朋友楼梯经营部赔偿金大田公司因涉案工程装饰装修质量不合格损失173,947.55元。2、判令王春友对朋友楼梯经营部的上述债务承担连带清偿责任。事实与理由：2018年1月9日，金大田公司与朋友楼梯经营部签订《龙岩室内楼梯样板安装工程施工合同》，对龙岩中航紫金云熙二期室内装饰工程的室内楼梯生产安装施工，工程合同总价暂定89,136.08元，实际结算金额以项目现场完成量计算，双方约定于2018年1月28日前完工，工程质量标准：按国家标准合格以上前能通过建设方和业主验收，执行实测实量。工程完工后，业主厦门勤奋建设工程监理有限公司现场检查发现涉案装饰装修工程存在以下问题：1、户内楼梯大面积发黑，为避免后期交房需及时进行更换；2、户内房门未按图纸进行施工，现场门框损坏严重，门框拼缝大，接缝高低差严重。2018年10月20日业主向金大田公司发出通知并要求金大田公司接到通知后加强班组技术交底，对发黑木楼梯、厨房木门、损坏及安装不合格门框进行更换和整改，并于2018年10月27日前完成整改后报业主公司监理部验收，但朋友楼梯经营部拒绝更换和整改，朋友楼梯经营部对金大田公司的损失应承担赔偿责任。朋友楼梯经营部系个体户，王春友系朋友楼梯经营部的经营者，需对朋友楼梯经营部的债务承担连带清偿责任。为维护金大田公司的合法权益，故诉至法院。 朋友楼梯经营部、王春友辩称：1、朋友楼梯经营部的现场施工作业符合金大田公司要求和合同标准，且朋友楼梯经营部的施工材料是符合产品质量标准的。双方于2018年1月9日签订合同，约定2018年1月28日之前完工，工期仅19天，施工时间紧、任务重，朋友楼梯经营部严格按照金大田公司要求的时间进行施工，按时完成施工任务，从朋友楼梯经营部进场至作业结束，金大田公司未对朋友楼梯经营部的现场施工提出异议或认为朋友楼梯经营部选用的材料及施工有不符合要求之处。朋友楼梯经营部于2018年1月31日施工完毕退场，金大田公司经现场验收，签署材料确认单，确认朋友楼梯经营部施工是符合施工要求，朋友楼梯经营部的施工并未有违约行为和相关质量问题。2、金大田公司无证据证明其损失系朋友楼梯经营部施工的部分，亦无证据证明其损失和朋友楼梯经营部施工之间有因果关系。金大田公司承接的工程包括龙岩中航紫金云熙二期内的37套房屋的装饰装修工程，金大田公司提供其与广州市德丽曼家具有限公司签订的《户内木楼梯购销合同》中得出，其承接3栋的户内楼梯事宜，合同约定造价达到2,852,604元，合同签订于朋友楼梯经营部退场后，在监理部发出通知之前，约定18、19、20号三栋楼梯。且工程监理部发送的通知单是2018年10月20日，如果从损失看，应当与德丽曼公司的施工行为更为紧密。朋友楼梯经营部的施工于2018年1月28日前即完成，时间跨度远久于德丽曼公司的施工行为。在此期间，损失是哪一方造成的及损失与朋友楼梯经营部施工之间是否存在因果关系都无法确认。3、监理的通知单仅载明“二期精装样板层存在问题”，而双方之间的合同约定工程名称为《龙岩中航紫金云熙二期室内装饰工程》，金大田公司与德丽曼公司之间的签订施工楼号为18#19#20#。德曼丽施工的范围是否也有样板房，是否存在交叉施工的情况，到底什么环节造成霉变，霉变部分是否为朋友楼梯经营部所施工的部分均无可得知。4、按照常见施工的进度朋友楼梯经营部已于2018年1月31日施工完毕离场，监理通知单发生出的时间为10月20日，跨度长达8个月之久。在此时才知道所谓霉变质量损失为朋友楼梯经营部原因造成，其损失与朋友楼梯经营部的产品及施工之间的因果关系非常弱。金大田公司损失可能是多方造成的，金大田公司没有及时通知朋友楼梯经营部，也没有与朋友楼梯经营部进行相应的损失界定和认定，金大田公司主张的损失不能成立，不能得出与朋友楼梯经营部提供的材料、施工存在因果关系。 朋友楼梯经营部向本院提出反诉请求：1、判令金大田公司支付朋友楼梯经营部工程款97,923.76元，并支付从2018年2月15日起至实际支付之日止，以97,923.76元为基数，按年利率6%计算的利息。事实与理由：朋友楼梯经营部与金大田公司于2018年1月9日签订《龙岩室内楼梯样板安装工程施工合同》对龙岩中航紫金云熙二期室内装饰工程的室内楼梯生产安装施工，工程合同总价暂定89,136.08元，实际结算金额以项目现场完成量，双方约定于2018年1月28日前完成。朋友楼梯经营部于2018年1月31日完成施工，并由金大田公司签署工程量清单、工程造价（含增项）总计162,808元，并于2018年2月9日收到金大田公司支付的工程款6万元。朋友楼梯经营部按金大田公司指示开票，因此朋友楼梯经营部开具金额为157,942元的发票16张，剩余工程款扣除质保金为97,923.76元约定于2018年2月15日前支付。朋友楼梯经营部多次催讨，金大田公司以种种理由进行推脱，至今未支付。为维护合法权益，故诉至法院请求判如所请。 金大田公司辩称，朋友楼梯经营部的诉请无事实依据。涉案工程款为89,136.08元，并不是162,208元，金大田公司没有收到朋友楼梯经营部开具的157,942元的发票。剩余工程款扣除质保金也不是朋友楼梯经营部诉称的97,923.76元，金大田公司没有承诺在2月5日前支付款项。没有付款的理由在本诉中已经陈述，请求驳回朋友楼梯经营部的诉讼请求。 针对诉辩主张，金大田公司向本院提供《龙岩室内楼梯样板安装工程施工合同》、国内支付业务付款回单、监理工程师通知单、企业信用信息公示报告；朋友楼梯经营部向本院提供邮件回复、微信聊天截图；以上证据均经庭审质证，双方对证据的真实性均无异议，本院予以确认。金大田公司提供的2018年10月21日联系函、工作联系函及微信截图与朋友楼梯经营部提供的邮件回复能够相互印证，证实双方通过合同确认的电子邮件进行工作联系，并发送相关函件的事实，故对上述证据的证明力予以确认。朋友楼梯经营部提供的厦门中航紫金云熙二期工程量清单、2018年1月2日刘永斌所写的增量二个工日，结合刘永斌的证言，能够证实朋友楼梯经营部的工程量经刘永斌现场进行确认的事实，故对该二份证据的证明力予以确认。金大田公司、朋友楼梯经营部提供的照片，因照片未载明拍摄时间，且双方均对真实性有异议，因此对照片的证明力不予确认。金大田公司提供的简易劳动合同、平安银行电子回单，结合刘永斌的证言，能够证实案涉37套楼梯由张文海进行了拆除，每套按1,100元计算费用的事实，对该事实本院予以确认。金大田公司提供的短信记录单、《龙岩中航紫金云熙户内木楼梯购销合同》、增加工程造价确认单、付款回单，结合《龙岩室内楼梯样板安装工程施工合同》，能够证实案涉37套楼梯由广州市德丽曼家具有限公司进行返工，返工的工程单价、数量与朋友楼梯经营部的单价、数量均一致，且金大田公司按合同中广州市德丽曼家具有限公司指定的银行账户将工程款100,000元支付给广州市德丽曼家具有限公司，故对上述证据的证明力予以确认。朋友楼梯经营部提供的江苏增值税专用发票16张，该发票尚未提供给金大田公司公司，且金大田公司不予认可，故不作为本案证据使用。春友楼梯结算单系朋友楼梯经营部单方制作，未经金大田公司确认，故不作为本案证据使用。朋友楼梯经营部提供的山东省人造板及制品质量检验中心出具的检验报告，是在工程完工半年后即2018年8月3日才进行的质量检测，且金大田公司不予认可，故不作为本案证据使用。 结合诉辩主张及庭审举证、质证，对本案事实作如下认定：2018年1月9日，金大田公司（甲方）与朋友楼梯经营部（乙方）签订一份《龙岩室内楼梯样板安装工程施工合同》，主要约定：由乙方采用人工、材料全包干的方式，对龙岩中航紫金云熙二期室内楼梯安装施工。工程合同总价暂定为89136.08元（实际结算金额以项目现场实际完成量计算）。付款方式：进度款按照每月10日按上月完成产值的60%（每次扣除已付生活费）申请审批进度款，每月一次；乙方施工内容全部完工，建设方初验合格后，一个月内甲方支付乙方完成产值的80%；工程验收通过和做好班组结算，甲方累计回款达到甲方与建设方合同金额80%以上，按双方确认的结算金额支付至结算款的97%。保修金3%，在施工合同约定的保修期过后，履行完保修责任，乙方凭结算书申请保修金；甲方在收清建设方保修金和扣减乙方应扣款项后支付。乙方责任：乙方购买的材料必须全部按《材料使用前质量确认表》规定，经甲方质检员和项目经理确认后方可使用，否则返工费用和浪费的材料全部由乙方承担。乙方必须提供接、发文件的专用邮箱：ｃｙｌ×××＠163.ｃｏｍ，乙方同意该邮箱视为接、发文件的依据之一并保证上述专用邮箱的正常使用，使用期限为乙方进场施工到保修期满领回保修金为止。施工过程中，如有部分合同外新增工作适合乙方施工的，乙方必须无条件及时配合施工，不得以任何借口不施工，甲方项目经理配合签证，合同上有参照的项目对照合同，合同上没有参照的项目，项目经理写明详细工作内容情况，建议单价范围，一次签证金额超2000元必报公司合约部批复、未经合约部批复的后果由班组承担。签证部分付款同合同内部分。工期：2018年1月28日前完工。工程质量：按国家标准合格以上并能通过建设方和业主验收，执行实测实量，乙方大面积施工前必须先做样板间（层），样板间（层）经过甲方、业主确认后才可进行大面积施工，否则由此一切的责任、损失由乙方自行承担。保修2年，保修期自建设方和业主验收通过之日起计算，保修期内，乙方接到甲方通知后须24小时内派人维修，保证维修的质量和效果，保修期内乙方若改变联系电话必须书面告知甲方，否则甲方另派人维修，产生费用（含管理人员工资）以2.5倍计算，从乙方保修金中扣除。合同签订后，朋友楼梯经营部组织人员进行施工，2018年1月2日，金大田公司现场管理人员刘永斌确认：19号楼梯斜梁底板与地面阴角处无法安装踢脚线，由楼梯方施工队夹板底层封石膏板共计2个工作日。2018年1月31日施工结束，经金大田公司现场管理人员刘永斌确认朋友楼梯经营部每套楼梯工程量：扶手8.41米，踏步、包板8.9385㎡，玻璃4.512㎡，楼梯保护1套。2018年2月9日，金大田公司通过银行转账方式支付朋友楼梯经营部60000元材料款。2018年10月20日，厦门勤奋建设工程监理有限公司龙岩中航紫金·云熙项目部向金大田公司发出监理工程师通知单，主要内容：现场检查发现二期精装样板层存在以下问题：1、户内楼梯大面积发黑，为避免后期影响需及时进行更换；2、户内厨房门未按图纸进行了施工，现场木门框损坏严重，门框接缝大，接缝高低差严重。要求对发黑木楼梯、厨房木门、损坏及安装不合格门框进行了更换和整改，并于10月27日前完成整改后报监理部验收。2018年10月21日，金大田公司向朋友楼梯经营部的专用邮箱发送一份联系函，主要载明：由于室内楼梯还未验收交付，就已出现楼梯踏步饰面板及脚线饰面板发霉、发黑现象，请贵司接到通知后务必在三天内派人过来维修整改，月底（10月31日）必须完成，后期直至交付验收合格，否则我司将进行代工处理，造成的一切损失由贵方承担。当日，朋友楼梯经营部以邮件方式回函，主要内容：因贵司未及时支付应付款项，从去年年底到现在打过多次电话沟通，未见来款，所以我方没有办法更换材料，请贵司及时支付款项，我方也会及时跟进，因款项未及时支付所造成的一切后果由贵方负责。2018年11月30日，金大田公司再次向朋友楼梯经营部的专用邮箱发出一份工作联系函，主要载明：由于室内楼梯还未验收、交付就已出现楼梯踏步饰面板，脚线饰面板发霉、发黑现象，就该事项发生后我司龙岩项目管理人员于2018年10月起已多次电话沟通，未果；随后我司管理人员遵从合同精神原则，继续双方电话沟通后当面约谈，双方于2018年10月25日确认的结果为：由贵司提供当时供货材料的对应资料，含：相关材料质量检测报告，出厂合格证等相关报验送检资料，但贵司却至今未履行约定、提交相关资料，我司项目部管理人员多次电话催促下，贵司口头回复还需10天，由于我司龙岩项目验收、交付节点吃紧，现要求贵司将相关资料原件于2018年11月4日前快递至我司龙岩项目部，否则我司将视贵司不具备出具相关资料的能力，因此引起的所有责任均由贵司承担。 另查明，2018年6月22日，金大田公司将龙岩中航紫金云熙二期精装修18#、19#、20#除朋友楼梯经营部安装施工的37套样板房外的其他户内楼梯交由广州市德丽曼家具有限公司进行安装施工，并与广州市德丽曼家具有限公司签订一份《龙岩中航紫金云熙楼梯购销合同》。因朋友楼梯经营部未按约提供相关的检测报告、出厂合格证等资料，2018年11月12日，金大田公司将案涉37套楼梯交由广州市德丽曼家具有限公司进行施工安装，作为合同外增加的工程量，并于当日向广州市德丽曼家具有限公司支付10万元材料款。因案涉37套楼梯需进行拆除，金大田公司于2018年11月13日将案涉37套楼梯交由张文海进行拆除，每套按1,100元计算费用，合计40,700元（1,100元×37套）。2018年12月28日，金大田公司通过其公司副总经理梁英春的银行账户向张文海个人账户支付45400元。广州市德丽曼家具有限公司将案涉37套楼梯安装后，经金大田公司确认广州市德丽曼家具有限公司合同外增加工程造价为：1、楼梯踏步、平台、脚线、扶手座饰面数量330.78㎡，单价302.40元，结算价100027.87元；2、楼梯木扶手262.08米，数量262.08米，单价93.96元，结算价24625.04元，楼梯木扶手41.45米，单价93.96元，结算价3894.64元，合计128547.55元。因双方对案涉楼梯更换的责任存在分歧，故金大田公司诉至本院，请求判如所请。 本院认为，金大田公司与朋友楼梯经营部签订的《龙岩室内楼梯样板安装工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应全面履行合同约定的义务。本案的争议焦点为如下： 一、关于案涉工程质量是否存在问题、楼梯拆除并重装朋友楼梯经营部是否应承担责任以及楼梯重装费用的问题。 首先，金大田公司在签订合同前，其作为发包人对楼梯所使用的板材是否检测合格，有无检测报告等应进行审核，并应向朋友楼梯经营部索取相关质量证明文件。其次，双方在《龙岩室内楼梯样板安装工程施工合同》对工程质量作出了具体约定：按国家标准合格以上并能通过建设方和业主验收，执行实测实量；朋友楼梯经营部大面积施工前必须先做样板间（层），样板间（层）经过金大田公司、业主确认后才可进行大面积施工，否则由此引起的一切责任，损失由乙方自行承担。庭审查明，在签订合同时，金大田公司未要求朋友楼梯经营部提供所使用板材的质量检测报告，亦未要求朋友楼梯经营部先做样板间经业主确认后才进行施工。第三、合同约定保修2年，保修期自建设方和业主验收通过之日起计算，保修期内，朋友楼梯经营部接到金大田公司通知后须24小时内派人维修，保证维修的质量和效果…。案涉37套楼梯未经验收，2018年10月20日，厦门勤奋建设工程监理有限公司龙岩中航紫金·云熙项目发出监理工程师通知单，要求金大田公司在2018年10月27日前对发黑木楼梯、厨房木门、损坏及安装不合格门框进行了更换和整改。次日，金大田公司通过专用邮件向朋友楼梯经营部发送联系函，朋友楼梯经营部回函认为因款项未支付，所以无法更换材料。2018年11月30日，金大田公司再次向朋友楼梯经营部发送工作联系函，要求朋友楼梯经营部于2018年11月4日前提供供货材料的对应资料，含：相关材料质量检测报告，出厂合格证等相关报验送检资料，但朋友楼梯经营部未按约定提供相关资料，也未对工程出现的质量问题进行处理。鉴于双方签订的《龙岩室内楼梯样板安装工程施工合同》采用包工包料的履行方式，施工方除对施工方法、施工工艺承担责任之外，对选用的材料也应承担责任。本案中，朋友楼梯经营部所施工安装的37套楼梯均出现问题，因此不能完全排除工程质量存在的问题与朋友楼梯经营部采取的施工方法、施工工艺等存在关联。由于朋友楼梯经营部在施工前未提供板材的检测报告，发生质量问题后，金大田公司也未对案涉楼梯的板材进行鉴定或进行证据保全，而是直接由广州市德丽曼家具有限公司对案涉楼板进行重装，导致无法确定工程质量存在的具体问题。综合考量各方因素，本院认为金大田公司、朋友楼梯经营部对案涉楼梯重装的损失应各承担50%的过错责任。 金大田公司于2018年11月13日将案涉37套楼梯交由张文海进行拆除，每套按1100元计算费用，拆除费用为40700元（1100元×37套）。此后，广州市德丽曼家具有限公司将案涉37套楼梯安装后，经金大田公司确认工程造价为：1、楼梯踏步、平台、脚线、扶手座饰面数量330.78㎡，单价302.40元，结算价100027.87元；2、楼梯木扶手262.08米，数量262.08米，单价93.96元，结算价24625.04元，楼梯木扶手41.45米，单价93.96元，结算价3894.64元，共计128547.55元。因此，楼梯拆除重装的费用应为169247.55元（128547.55元＋40700元）。 二、金大田公司是否应当支付朋友楼梯经营部尚欠的工程款？ 朋友楼梯经营部按合同约定组织人员施工，2018年1月31日施工结束，经金大田公司现场管理人员刘永斌确认，朋友楼梯经营部每套楼梯的工程量为：扶手8.41米，踏步、包板8.9385㎡，玻璃4.512㎡，成品保护1套。根据双方签订的《龙岩室内楼梯样板安装工程施工合同》约定的付款方式，结算款：工程验收通过和做好班组结算，甲方累计回款达到甲方与建设方合同金额80%以上，按双方确认的结算金额支付至结算款的97%。因案涉楼梯在工程完工后八个月左右，就出现大面积发黑的问题，至今朋友楼梯经营部未举证证实其所安装的楼梯已经双方验收合格，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十二条的规定“承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。”及第六十七条的规定“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求”，在朋友楼梯经营部交付的楼梯存在质量问题且拒绝履行维修义务的前提下，朋友楼梯经营部要求支付剩余工程款及利息，本院不予支持。 综上，金大田公司主张朋友楼梯经营部赔偿案涉工程因装修质量不合格的损失应为169247.55元，金大田公司应承揽50%的过错责任，故本院仅支持84623.78元（169247.55元×50%）。王春友系朋友楼梯经营部的经营者，金大田公司主张王春友对损失承担连带清偿责任，有事实依据，予以支持。朋友楼梯经营部的反诉请求，于法无据，不予支持。依照《中华人民共和国民法总则》第五十六条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十七条、第一百零七条、第二百六十一条、第二百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下： 一、昆山市玉山镇朋友楼梯经营部应于本判决生效之日起十五日内赔偿深圳市金大田装饰工程有限公司装修损失84623.78元。 二、王春友应对昆山市玉山镇朋友楼梯经营部的上述债务承担连带责任。 三、驳回深圳市金大田装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 四、驳回昆山市玉山镇朋友楼梯经营部的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉案件受理费3779元，减半收取计1890元，由深圳市金大田装饰工程有限公司负担945元，由昆山市玉山镇朋友楼梯经营部负担945元。反诉案件受理费2405.30元，减半收取计1202.65元，由昆山市玉山镇朋友楼梯经营部负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 江    彬 二〇一九年八月五日 书记员 吴琳婷（代） 书记员 邱瑜 （ 代） 附注：一、引用的主要法律条文 《中华人民共和国民法总则》 第五十六条个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。 农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财产承担；事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。 第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 二、执行申请提示 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 三、主动履行生效法律文书提示 （一）具有金钱给付内容的生效法律文书，履行义务人可以在生效法律文书确定的履行期间内将相应的款项通过法院转交给权利人；款项转入或存入法院指定的履行款账户后，应当及时告知案件承办人，并提供银行转入或存入凭证复印件。 履行款存入以下账户 开户单位：龙岩市新罗区人民法院 开户行：兴业银行龙岩新兴支行 账号：17×××01 支付款项时，请在摘要栏写明款项内容、案件承办人、案号、当事人姓名等。 （二）生效法律文书确定应当负担诉讼费用的当事人，应当在法律文书生效后七日内，自觉到办结案件的开票窗口开具网络版的《福建省政府非税收入缴款通知书》到代收银行缴款，缴款后及时到法院开票窗口领取相应的诉讼费票据；也可通过现场POS机刷卡直接缴款，现场领取相应的诉讼费票据。主动缴款后，应及时向案件承办人提供银行转入或存入凭证复印件，否则法院将依法定程序向当事人追缴。 （三）履行义务人未及时告知已自动履行，导致案件进入执行程序，造成的负担执行费用、列入失信被执行人名单等一切后果自负。