甘肃省会宁县人民法院民事判决书（2019）甘0422民初2021号原告:会宁县恒逹建材装饰有限责任公司，住所地：甘肃省会宁县会师镇东山街交通宾馆219号。法定代表人：王某，系该公司经理。委托诉讼代理人：周某，甘肃祖历人律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨某，该公司职工。被告：二十一冶建设有限公司第四分公司，住所地白银市白银区东山路296号。法定代表人:张某1，该公司负责人。委托诉讼代理人：董某，该分公司职工。被告：白银市第三人民医院，住所地甘肃省会宁县会师镇北城区。法定代表人：刘某，系该院院长。委托诉讼代理人：柴某，该院副院长。委托诉讼代理人：张某2，该院职工。原告会宁县恒逹建材装饰有限责任公司（以下简称恒逹公司）与被告二十一冶建设有限公司第四分公司（以下简称二十一冶第四分公司）、白银市第三人民医院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告恒逹公司的委托诉讼代理人周某、杨某，被告二十一冶第四分公司的委托诉讼代理人董某、白银市第三人民医院的委托诉讼代理人柴某、张某2均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告恒逹公司向本院提出诉讼请求：1、要求二被告支付原告工程款2263222.95元及利息90000元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告二十一冶建设有限公司第四分公司中标承建白银市第三人民医院建设工程项目。2017年7月6日及2017年8月6日原告与二十一冶建设有限公司第四分公司分别签订了《装饰分部分项分包协议》、《装饰分部分项施工协议》。约定由原告承揽门诊楼室装饰装修、涂料保温等工程。确定了工作内容、价格等事项。工程款结算为项目竣工结算挂账三个月内支付到总结算的95%，预留5%为质保证。原告按照合同约定如期完成施工任务。2018年10月30日，二被告及监理公司对工程进行了验收，根据工程量结算工程款为2263222.95元。2018年8月18日，原告与二被告对账，对欠款数额进一步确认。后原告多次催要欠款未果。被告二十一冶第四分公司辩称，原告所述劳务用工合同、分包、工程款数字均属实。原告与被告签订协议属实，工程现在完工，被告与原告已经结算，对诉讼请求无异议，对利息有异议。欠工程款是事实，但被告现在拿不出这些钱。白银市第三人民医院的有些工程还没有干完，被告与白银市第三人民医院没有结算，所以没有足够的资金支付上述款项。被告白银市第三人民医院辩称，与被告二十一冶公司签订的总合同数额大概3.2亿，目前已支付2.8亿，3000万左右的质保金应扣除，还未完工的1000万、工程严重滞后的1000万罚款也应扣除，因此按照时间节点工程款已支付到位。2018年8月4日，白银市第三人民医院出了搬迁方案之后，为了加快搬迁进度，签订了一个奖励性的三方协议。如果原告按2018年8月19日保质保量完成工程，就按协议支付工程款。后因工程延期，8月21日搬迁时，只完成了1-4层的部分工程量，一直到10月上旬工程才全部完工，已超出约定的完工时间。协议中约定施工方应按时保质保量完成甲方的工程，但是施工方未按时完成，构成违约，所以三方协议是无效的。2018年年底农民工工资全部结清，还结了部分材料款，已经给原告支付了将近100万元，虽然三方协议无效的，但还是履行了大部分协议内容，现在总工程还未结算，因此被告无法支付工程款，再付款会违反审计的规定。原告恒逹公司向法庭提交了以下证据：1、营业执照、法定代表人身份证明、身份证复印件各1张，用以证明原告主体适格；2、《装饰分部分项分包协议》《装饰分部分项施工协议》各1份，证明二十一冶建设集团有限公司、二十一冶第四分公司分别与通渭县胜宁建材厂、原告恒逹建材公司签订了上述两项协议；3、《补充协议》1份，证明二十一冶拖欠了原告的工程款，原告与二被告签订了协议，由白银市第三人民医院承担付款责任；4、《白银市第三人民医院工程验收表》，证明2018年10月31日，白银市第三人民医院、甘肃工程建设监理公司白银市第三人民医院工程项目监理机构、二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部对工程进行了验收；5、《对账函》1份，证明2018年8月18日，二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部与杨某进行了对账，经核算截止2018年8月18日，未付款为2263222.95元。白银市第三人民医院盖章确认。被告二十一冶公司第四分公司未提交证据。被告白银市第三人民医院围绕其答辩意见提交了以下证据：1、白银市第三人医院123号文件，证明搬迁时间为2018年8月15日-8月19日；2、照片复印件1张，证明白银市第三人民医院于2018年8月21日举行了搬迁揭牌仪式；3、《监理工程师通知》1份，证明2018年9月22号就住院楼施工尾项处理问题，甘肃工程建设监理公司白银市第三人民医院工程项目监理机构给二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部发放了监理工程师通知；4、白银市第三人民医院通知书2份、整改通知书1份，证明白银市第三人民医院就门诊医技住院楼、锅楼房、高压楼等遗留尾项如何处理的问题给甘肃工程建设监理公司分别发放了通知；5、通知书送达表1份，证明二十一冶接收通知的情况；6、白银市第三人民医院《关于尽快完成遗留尾项及工程结算的告知函》复印件，证明白银市第三人民医院就消防、通风系统的安装调试、工程尾项的处理给二十一冶建设集团有限公司送达了告知函；7、施工日志62张，证明2018年8月8日到2018年9月28日原告还在继续施工，原告所述已完工不属实。上述证据经质证，被告二十一冶第四分公司对恒逹公司提交的证据均无异议。被告白银市第三人民医院对证据2中2017年8月6日签订的《装饰分部分项分包协议》有异议，公司盖章不是恒逹公司的，对其他证据均无异议。原告恒逹公司对被告白银市第三人民医院提交的证据来源均无异议，但证据1至6分别是医院内部及发给二十一冶第四分公司的，与原告无关；证据7，施工日志应由施工方记录、监理方签字、发包方确认，该日志系医院单方出具的，因此对该份证据的真实性有异议。对于原、被告双方提交的证据，经审查，原告提交的证据2中的《装饰分部分项分包协议》，系被告二十一冶第四分公司与通渭县胜宁建材厂签订，与本案无关，对其证明效力不予认定；《补充协议》真实、有效，但根据协议内容，该协议系二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部与白银市第三人民医院共同商议，监理方见证，杨某系施工班组负责人，并未代表原告在协议中签名，因此，原告的证明目的不成立。其他证据，二被告均无异议，予以确认。被告白银市第三人民医院提交的证据1-6，系被告举行搬迁典礼及就部分遗留尾项如何处理给甘肃工程建设监理公司及二十一冶建设集团有限公司第四分公司发送的通知、函告，该部分内容不能证明被告关于原告超出协议约定的完工时间、未按时保质保量完成工程，构成违约的抗辩意见，对其证明效力不予认定；被告提交的证据7，系其单方记录的施工情况，无施工方的签字，且原告不予认可，对其证明效力不予认定。本院经审理认定事实如下：二十一冶建设有限公司中标承建白银市第三人民医院建设工程项目。2017年7月6日，被告二十一冶第四分公司与原告恒逹公司（委托代理人杨某）签订了《装饰分部分项施工协议》，协议约定由恒逹公司负责完成由二十一冶第四分公司在白银市第三人民医院门诊医技楼装饰装修标段分部分项工程指定涂料、保温工作，包括门诊楼室内涂料、外墙保温、外墙真石漆、凹槽填充、干挂一体板，地下室顶面保温，住院楼外墙保温及真石漆，洞口框边真石漆等，约定综合单价分别为14元/㎡，110元/㎡、65元/㎡、125元/㎡、340元/㎡、40元/㎡、170元/㎡、90元/㎡。协议约定分部分项当月实际完成验收工程量或单价60%合理比例凭任务单结算挂账。2018年8月8日，二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院项目经理部与被告白银市第三人民医院在监理方的见证下签署了《补充协议》，约定从2018年8月8日开始2018年度进场未付材料款和2018年度当年剩余人工费由白银市第三人民医院于2018年9月30日前付清。同年8月18日，二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院项目部与原告的委托代理人杨某进行了对账，截止2018年8月18日，未付款为2263222.95元，二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部、甘肃工程建设监理公司白银市第三人民医院工程项目监理机构、白银市第三人民医院、杨某分别盖章（签字）确认。同年10月30日，经建设单位白银市第三人民医院、施工单位二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部、监理单位甘肃工程建设监理公司白银市第三人民医院工程项目监理机构共同验收，确认工程全部完成，验收合格。本院认为，原告恒达公司与被告二十一冶第四分公司签订了《装饰分部分项施工协议》，原告按照协议约定完成了工程量，并经验收合格。二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部与原告的委托代理人杨某进行了核算，经双方确认截止2018年8月18日未付款为2263222.95元，原告关于由被告二十一第四分公司支付2263222.95元工程款的请求，应予支持；原告要求由被告白银市第三人民医院承担连带付款责任的请求，根据原告提交的《补充协议》，协议主体是二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部和白银市第三人民医院，原告不是该协议的主体，杨某只是作为施工班组负责人进行了签字捺印，不能作为原告向白银市第三人民医院主张权利的依据；《对账函》中的甲方系二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院项目部、乙方为杨某，付款义务方为甲方，并未约定由白银市第三人民医院付款，白银市第三人民医院作为发包方在对账函中对于该笔账务盖章进行了确认，因此，原告的请求不成立，不予支持；对于原告请求的欠付工程款的利息，根据庭审查明的事实，原告与被告二十一冶第四分公司签订施工协议时并未约定利息的计付标准，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，利息的起算时间应当自工程交付之日，即白银市第三人民医院搬迁投入使用之日2018年8月21日起至本判决指定的履行期限届满之日。原告关于由被告支付利息90000元的主张，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：一、被告二十一冶建设有限公司第四分公司于本判决生效后十五日内支付原告甘肃会宁县恒達建材装饰有限责任公司工程款2263222.95元，并按照年利率的4.35%支付自2018年8月21日起至本判决指定的履行期限届满之日的逾期利息；二、驳回原告会宁县恒達建材装饰有限责任公司由被告白银市第三人民医院承担连带付款责任的诉讼请求及其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25626元，减半收取12813元，由原告会宁县恒達建材装饰有限责任公司负担360元，被告二十一冶建设有限公司第四分公司负担12453元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省白银市中级人民法院。审判员杨黎霞 二〇一九年八月七日法官助理 王永霞书 记 员 李学童