四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川0104民初8021号 原告：王婵瑜，女，1990年2月7日出生，汉族，住四川省石棉县。 委托诉讼代理人：周依涵，四川泰仁律师事务所律师。 被告：成都泰合华信投资有限公司，住所地：成都市锦江区二环路东四段39号。 法定代表人：王仁果，任该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：庞颖聪，男，系该公司工作人员。 被告：四川泰合置业集团有限公司，住所地：南充市顺庆区杨家巷16号3楼。 法定代表人：王仁果，任该公司董事长。 委托诉讼代理人：张攀，男，系该公司工作人员。 原告王婵瑜与被告成都泰合华信投资有限公司（简称泰合华信公司）、四川泰合置业集团有限公司（简称泰合置业公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2018年7月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王婵瑜的委托诉讼代理人周依涵、被告泰合华信公司的委托诉讼代理人庞颖聪、被告泰合置业公司的委托诉讼代理人张攀到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 王婵瑜向本院提出诉讼请求：1.判令泰合华信公司支付逾期交付房屋违约金（从合同约定的交付期限届满次日起计算至达到合同约定的交付条件后实际交付之日止）；2.判令违约金按照同期、同地段、同类型房屋租金标准暂计算至2018年5月31日为21533元（87.89平方米×35元/平方米·月×7个月）；3.判令泰合华信公司承担本案诉讼相关费用和律师费1000元；4.判令泰合置业公司对上述全部诉讼请求承担连带责任。事实与理由：2016年2月26日，王婵瑜与泰合华信公司签订了《商品房买卖合同（预售）》、《商品房买卖合同补充协议》（以下简称《补充协议》），约定：王婵瑜（买受人）购买泰合华信公司（出卖人）开发建设的泰合国际财富中心号住宅用房，预测建筑面积共87.89平方米,总价款为838979元；出卖人应当在2017年10月31日前向买受人交付该商品房；除不可抗力外，出卖人未按照约定的时间向买受人交付该商品房，双方同意按照逾期时间分别处理，逾期在60日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。王婵瑜作为买受人，按照该《商品房买卖合同（预售）》的约定支付了全部购房款。但泰合华信公司未按照合同约定日期交付房屋。2018年11月6日，泰合华信公司向王婵瑜发放了收房的《通知书》，王婵瑜于2018年11月15日实际收房。王婵瑜认为，案涉房屋尚未达到合同约定的交付条件即未出具规划验收合格证明，王婵瑜收房并不等于其认可案涉房屋已达到合同约定的交付条件，因此违约金应计算至房屋达到合同约定的交付条件之日止。 泰合华信公司辩称，1.案涉房屋于2018年11月2日正式具备交房条件，依据泰合华信公司与王婵瑜签订的《补充协议》约定，具备交房条件以实际取得建设工程规划核实意见书的时间为准，即2018年11月2日；2.泰合华信公司的逾期行为具有不可抗力因素，依据双方签订的《商品房买卖合同（预售）》及《补充协议》的规定，如遇不可抗力可以顺延交房时间，故本案应扣除不可抗力造成的逾期天数124天，剩余天数承担逾期交房违约金；3.王婵瑜主张的律师费及违约金的计算方式于法无据，违约金应按照已付房款的每日万分之一计算，律师不应由泰合华信公司承担。 泰合置业公司辩称，王婵瑜主张要求泰合置业公司承担连带责任突破了民事诉讼法律关系的相对性，泰合置业公司与王婵瑜无直接合同关系，泰合置业公司不是案涉当事人，故王婵瑜要求泰合置业公司承担连带责任的请求无合同和法律依据，应予以驳回。 本院经审理认定事实如下：2016年2月26日，王婵瑜（买受人）与泰合华信公司（出卖人）签订《商品房买卖合同（预售）》及其附件和《补充协议》，约定：买受人购买泰合华信公司开发的泰合国际财富中心号住宅用房，预测建筑面积共87.89平方米，总价款为838979元；买受人采取公积金贷款方式付款，在2016年2月29日前支付首期房价款418979元，余款420000元向成都银行股份有限公司华兴支行申请贷款支付，期限20年；该商品房交付给买受人时符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收合格证明，2.该商品房已取得房屋面积实测报告书；该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《住宅工程质量分户验收结果表》；“建设工程竣工验收合格证明”是指建设、勘察、设计、施工、监理单位联合出具的工程竣工验收报告以及规划验收合格证明；出卖人在2017年10月31日前向买受人交付该商品房，因不可抗力需要延期交付该商品房的，出卖人书面通知买受人；该商品房达到本合同约定的交付条件后，出卖人在交付日期届满前7日，书面通知买受人查验房屋的时间、办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件材料，买受人在出卖人书面通知的时间和地点办理该商品房屋交接手续；除不可抗力外，出卖人未按照合同约定的时间向买受人交付该商品房的，双方同意按照逾期时间分别处理，逾期在60日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；如遇下列原因之一，出卖人可据实顺延交房时间：（1）不可抗力，（2）政府行为（包括但不限于政府强制性文件、行政禁令、行政命令等或其他群体性事件导致的行政性命令停工等）。上述合同及《补充协议》签订后，王婵瑜按合同约定履行了付款义务，但泰合华信公司未按约在2017年10月31日前交付房屋。 2017年7月11日，四川省大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室发布了川污防“三大战役”办[2017]18号《关于对成都平原地区实施大气污染防治特别管控措施的通知》，载明：为加强大气污染防控，在7、8月份采取以下特别管控措施：二、成都平原地区8市立即启动实施臭氧污染防控行动方案，实行联动整治；三、成都平原地区8市水泥、砖瓦、陶瓷等企业停产；化工、玻璃、汽车涂装、家具制造、包装印刷等行业企业实施最大限度限产、停产，在现有基础上至少压减50%以上生产负荷；大型商业场所和市政工程暂停有机溶剂日间作业；……五、成都市中心城区施工工地高排放非道路移动机械停止作业；六、推行高温假，鼓励企事业单位在7、8月集中安排休假。 2017年11月16日，成都市大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室发布了成污防“三大战役”办[2017]32号《关于印发成都市2017-2018年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》，载明：2017年12月1日-2018年1月31日，停止中心城区（11+2）各类工程土石方作业和房屋拆迁施工。 2018年4月20日，“泰合·国际财富中心”7#楼及相邻地下室工程取得建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位共同出具的《竣工验收报告》，结论为合格。2018年11月2日，成都市规划局向泰合华信公司出具《建设工程规划核实意见书》，载明：你单位提交的……房屋建筑面积测绘成果报告（2018年9月20日）等资料已收到，经核实，案涉项目建设符合规划要求，建筑用途为：住宅、商业服务业设施、办公、文化馆用房、图书馆用房，核实合格。 2018年11月6日，泰合华信公司向王婵瑜发放了《通知书》，载明：案涉房屋已完成规划验收，要求王婵瑜携带相关资料于2018年11月9-15日在成都市锦江区牛市口泰合国际财富中心售楼处办理收房手续。 以上事实，有当事人的身份信息材料、《商品房买卖合同(预售)》及《补充协议》、《收款收据》、《借款支取凭证》、《公证书》、《通知书》、《竣工验收报告》、《建设工程规划核实意见书》、《关于对成都平原地区实施大气污染防治特别管控措施的通知》、《关于印发成都市2017年-2018年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》以及当事人的陈述在案为证。 本院认为，王婵瑜与泰合华信公司签订的《商品房买卖合同（预售）》和《补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、法规的强制性规定，应属有效，双方当事人应当按照合同约定履行自己的义务。合同签订后，王婵瑜按约履行了付款义务，但泰合华信公司未按约在2017年10月31日前交付房屋，存在违约行为，根据《商品房买卖合同（预售）》第十九条逾期交房责任约定，泰合华信公司应以全部房价款为基数，按每日万分之一的标准支付逾期交房违约金。 关于交房时间。根据查明的事实，截止2018年11月2日案涉房屋已取得竣工验收报告、房屋建筑面积测绘成果报告及建设工程规划核实意见书，即此时已具备合同约定的交付条件；王婵瑜诉称案涉房屋尚不具备合同约定的交付条件，无相应的事实依据，本院该主张不予采信；2018年11月6日，泰合华信公司向王婵瑜发送《通知书》，要求王婵瑜携带相关资料于2018年11月9-15日办理收房手续。本院认为，因案涉房屋在《通知书》载明的收房时间前已经具备交付条件，王婵瑜是否按通知的时间收房不影响本院对泰合华信公司已履行房屋交付义务的认定。故案涉房屋的交付时间应认定为房屋具备交付条件后通知的最早收房时间即2018年11月9日。 关于是否存在延期交房的免责事由。泰合华信公司提出因政府部门要求进行大气污染防治、环保管控导致停工造成逾期交房天数应当扣除的主张。本院认为，政府部门两次发布通知，要求加强大气污染防控、改善环境空气质量，与泰合华信公司停工之间有因果关系，根据《补充协议》约定的，“如遇下列原因之一，出卖人可据实顺延交房时间：政府行为（包括但不限于政府强制性文件、行政禁令、行政命令等或其他群体性事件导致的行政性命令停工等）”，政府行为属于泰合华信公司据实顺延交房时间的事由。故在本案中，泰合华信公司实际逾期交房的天数应当扣除因环保导致停工的124天。 综上所述，泰合华信公司的逾期交房行为已构成违约，违约金应以合约约定的标准计算，即应以总房价838979元为基数，按合同约定的每日万分之一的标准支付，逾期天数为从合同约定的交付期限届满次日（2017年11月1日）起计算至实际交付之日（2018年11月9日）止，扣除环保停工期间124天。王婵瑜主张前述违约金按照同期同地段同类型房屋租金标准计算，但其未提供证据证明其已实际产生了相应的租金损失，故本院对该主张不予支持。王婵瑜主张泰合华信公司承担相应的律师费并要求泰合置业公司对前述逾期交房违约金等承担连带责任，均无相应的事实和法律依据，本院也不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告成都泰合华信投资有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告王婵瑜支付逾期交房违约金（以总房款838979元为基数，按合同约定的每日万分之一的标准，从2017年11月1日起计算至2018年11月9日止，扣除124天）； 二、驳回原告王婵瑜的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费363元，减半收取182元，由被告成都泰合华信投资有限公司负担169元，由原告王婵瑜负担13元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  黄鸿彬 二〇一九年八月二十七日 书记员  覃雪梅