文书内容            广东省梅州市梅江区人民法院                  民事判决书      （2018）粤1402民初1777号原告：黄华，男，汉族，1987年4月16日出生，现住梅州市梅江区。被告：侯朝阳，男，汉族，1988年4月30日出生，住址梅州市梅江区。被告：广州志帆室内装修有限公司，地址：广州市天河区天河北路侨林街27号1106房之T471房。统一社会信用代码：91440101MA5AMK8M0D。法定代表人：侯朝阳。原告黄华与被告侯朝阳、广州志帆室内装修有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年8月20日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告黄华到庭参加诉讼。被告侯朝阳、广州志帆室内装修有限公司经本院依法公告送达民事起诉状副本、开庭传票等诉讼文书，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄华向本院提出诉讼请求：1.判令两被告返还原告未装修款54672元、装修违约金8973.8元、装修工期延误费10000元、中央空调费20000元、电视背景墙1000元；2.判令被告支付诉讼费1700元、法院公告费300元、装修评估费3500元。合计100145.8元。事实和理由：原告黄华经表姐熊嫦娥介绍被告侯朝阳（广州志帆室内装修有限公司）给原告所有位于梅州市××区客天下山湖里K1栋2005房进行全屋装修。双方于2018年4月20日签订了装修合同，于2018年5月6日开始施工，合同工期45天，现已超期。在此装修施工期间，被告侯朝阳不停向原告要求预支装修款，目前原告已预支给被告共95384元。但房屋装修项目仅完成1/3，剩余项目未完成。被告已失联，原告为维护自己的合法权益，特向人民法院起诉，请求人民法院支持原告的诉讼请求。侯朝阳、广州志帆室内装修有限公司未作答辩。黄华对其诉讼请求提供了如下证据予以证实：1.原告身份证复印件，证明原告诉讼主体资格；2.被告侯朝阳人口信息查询资料、被告志帆公司营业执照（被告拍照给原告的）、被告志帆公司企业信息表，证明两被告诉讼主体资格；3.志帆设计装修施工合同原件，证明被告与原告签订装修合同，装修只装修了一些，就未再进行装修；4.原告与被告侯朝阳的微信聊天记录、原告转账给被告侯朝阳的转账记录、支付宝转账截图，证明原告向被告支付的款项；5.工程预算表原件，证明被告公司给原告装修套房的工程预算，原告同意后，被告即开始装修；6.微信语音光盘，证明原告与被告侯朝阳关于装修施工及付款情况。黄华表示愿意对其在法庭上所作陈述的真实性，以及向法庭所提供证据的真实性和来源的合法性承担相关法律责任。诉讼过程中，1.本院根据黄华提出的鉴定申请，依法委托广东证诚价格评估有限公司对侯朝阳、广东志帆室内装修有限公司所进行的梅州市××区客天下山湖里K1栋2005房已装修项目价值进行评估。黄华向广东证诚价格评估有限公司预交了评估费3500元。2019年3月25日，广东证诚价格评估有限公司作出粤证价估[2019]077号黄华房屋已装修项目价格评估报告，评估结果为：黄华所有的位于梅州市××区客天下山湖里K1栋2单元2005房中由被申请人进行的已装修项目价值为40712元。庭审中，经出示质证粤证价估[2019]077号黄华房屋已装修项目价格评估报告和评估费发票，黄华表示无异议。本院经审理认定事实如下：黄华是坐落于梅州市××区客天下山湖里K1栋2单元2005房的权属人。2018年4月20日，黄华与广东志帆室内装修有限公司签订了一份《志帆设计装修施工合同》，合同内容概括如下:甲方黄华，乙方广东志帆室内装修有限公司……甲方将住房的装修、装饰工程交给乙方施工承建……装璜供应地点广东梅州客天下山湖里K1栋2单元……工装建筑面106平方米，家庭住房结构3房2厅1厨2卫2阳台，建筑面106平方米……工期45个实际工作日……付款方式：首期款，签合同当日，金额35895（已付）；二期款水电工程验收当日金额17947（已付）；三期款瓷砖程验收当日金额8973（已付）；四期款木工程验收当日金额8973（已付）；五期款油漆工程验收当日金额8973；尾款验收合格当日金额8973；总工程款89738.（手写备注：艺术玻璃500已付；橱柜交5000抵4000已付）……第六条……由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币50元违约金……第八条合同的变更和解除……一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%向一方支付违约金办理终止合同手续……附注：送中央空调一拖四，电视背景墙。后广东志帆室内装修有限公司于2018年5月6日进场开始装修，期间黄华陆续向广东志帆室内装修有限公司法定代表人侯朝阳通过支付宝、微信转账支付装修款共计95384.76元。根据广东证诚价格评估有限公司现场查勘情况：泥水工项目被告已全部完成对瓷块、防水的施工；油漆工项目未进行任何施工；水电工项目完成开槽、布管工作、但未按工程预算完全布线，给水系统和排水系统已完工；木工项目完成客厅、饭厅等的龙骨框架制作及部分灯位造型，未进行石膏封面、拉丝收边等施工，卫生间吊顶未做；门项目仅安装2扇卫生间门；橱柜项目完成灶台、洗手台柜架、台面安装，未安装铝合金柜门，厨房吊柜未安装；其他项目材料进行部分搬运，但未进行卫生清理。经广东证诚价格评估有限公司在评估基准日自2018年5月6日-6月20日工期45天，黄华所有的位于梅州市××区××村客天下山湖里K1栋2单元2005房中由被告进行的已装修项目价值为40712元。后黄华多次联系侯朝阳，无法联系上，于2018年8月20日向本院起诉，提出上述诉讼请求。本院认为：本案是装修装饰合同纠纷。原告与被告签订装修装饰合同，由被告对原告所有的梅州市××区××村客天下山湖里K1栋2单元2005房进行装修，被告在收取了装修款共计95384.76元后，未按约定全面履行其应进行的装修项目，原告黄华请求两被告返还未装修的项目款54672元，于法有据，本院依法予以支持。原告请求被告支付装修违约金8973.8元、装修工程延误费10000元，原、被告双方签订的《志帆设计装修施工合同》中均有明确约定，现两被告预支装修款后未再装修，原告无法联系上，双方的装修装饰合同无法继续履行，两被告存在明显违约，因此按双方合同第八条约定按合同总价款10%即8973.8元，计算合理合法，本院依法予以支持。原告请求装修工程延误费本院依法计算从2018年6月21日起至起诉之日即2018年8月20日共计60日，按照双方合同第六条约定，逾期一天按50元计算，依法计算为3000元，原告请求超过部分不予支持。原告请求被告支付中央空调费、电视背景墙的费用，因该费用是双方合同约定的附送权利（未约定价格），鉴于已对被告承担合同约定的违约金现被告违约承担违约责任，原告该请求价值不明确，属约定不明，本院不再支持。原告请求被告支付装修评估费3500元，于法有据，本院依法予以支持。原告请求因送达所支付的人民法院公告费用300元，于法有据，本院依法予以支持。被告侯朝阳、广州志帆室内装修有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其自愿放弃抗辩、质证等权利，依法作缺席判决。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第九十三条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告侯朝阳、广州志帆室内装修有限公司应当在判决生效后十日内，支付未装修项目款54672元、装修违约金8973.8元、装修工程延误费3000元给原告黄华。二、被告侯朝阳、广州志帆室内装修有限公司应在本判决生效后十日内，支付装修评估费3500元给原告黄华。三、被告侯朝阳、广州志帆室内装修有限公司应在本判决生效后十日内，支付人民法院公告费300元给原告黄华。四、驳回原告黄华的其他诉讼请求。案件受理费1711.17元（此款已由原告黄华预交），由被告侯朝阳、广州志帆室内装修有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省梅州市中级人民法院。审 判 长  黎伟平审 判 员  肖俊峰人民陪审员  姜庆范二〇一九年八月三十日书 记 员  廖紫娟