甘肃省会宁县人民法院民事判决书（2019）甘0422民初2024号原告：甘肃鸿融商贸有限公司，住所地甘肃省白银市平川区乐雅路兴隆小区一期12号商铺。法定代表人：邵春泉，系该公司经理。委托诉讼代理人：周巍峰，甘肃祖历人律师事务所律师。委托诉讼代理人：樊海家，该公司职工。被告:二十一冶建设有限公司第四分公司，住所地白银市白银区东山路296号。负责人:张继武，该公司负责人。委托诉讼代理人：董振川，男，1990年10月18日出生，汉族，该公司职工。住甘肃省白银市平川区黄峤乡牛拜村一社94号。被告：白银市第三人民医院，住所地甘肃省会宁县会师镇北城区。法定代表人：刘洋基，系该院院长。委托诉讼代理人：柴尚文，该院副院长。委托诉讼代理人：张贵生，该院职工。原告甘肃鸿融商贸有限公司（以下简称鸿融公司）与被告二十一冶建设有限公司第四分公司（以下简称二十一冶第四分公司）、白银市第三人民医院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告鸿融公司的委托诉讼代理人周巍峰、樊海家，被告二十一冶第四分公司的委托诉讼代理人董振川，白银市第三人民医院的委托诉讼代理人柴尚文、张贵生均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鸿融公司向本院提出诉讼请求：1、要求二被告支付原告工程款1615086.20元及利息60000元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告二十一冶建设有限公司第四分公司中标承建白银市第三人民医院建设工程项目。2017年12月5日原告与二十一冶建设有限公司第四分公司签订了《门诊医技楼装饰施工协议》。约定由原告承揽门诊医技楼玻璃幕墙、雨蓬等工程的装饰装修。确定了工作内容、价格等事项。工程款结算为项目竣工结算挂账三个月内支付到总结算的95%，预留5%为质保证。原告按照合同约定如期完成施工任务。2018年10月31日二被告及监理公司对工程进行了验收，根据工程量结算工程款为1615086.20元。2019年5月15日，原告与二被告对账，对欠款数额进一步确认。后原告多次催要欠款未果。被告二十一冶第四分公司辩称，原告所述劳务用工合同、分包、工程款数字属实。原告与被告签订协议属实，工程现在完工，被告与原告已经结算，对诉讼请求无异议，对利息有异议。欠工程款是事实，但被告现在拿不出这些钱，白银市第三人民医院的有些工程还没有干完，被告与白银市第三人民医院没有结算，所以没有足够的资金支付上述款项。被告白银市第三人民医院辩称，与被告二十一冶公司签订的总合同数额大概3.2亿，目前已支付2.8亿，3000万左右的质保金应扣除，还未完工的1000万、工程严重滞后的1000万罚款也应扣除，因此按照时间节点工程款已支付到位。2018年8月4日，白银市第三人民医院出了搬迁方案之后，为了加快搬迁进度，签订了一个奖励性的三方协议，如果原告按2018年8月19日保质保量完成工程，就按协议支付工程款。后因工程延期，8月21日搬迁时，只完成了1-4层部分工程量，一直到10月上旬工程才完工，已超出约定的完成时间。协议中约定施工方应按时保质保量完成甲方的工程，但是施工方未按时完成，构成违约，所以三方协议是无效的。2018年年底农民工工资已全部结清，还结了部分材料款，已经给原告支付了将近100万元，虽然三方协议无效，但还是履行了该协议的大部分内容，现在总工程还未结算，因此被告无法支付工程款，再付款会违反审计的规定。原告鸿融公司向法庭提交了如下证据：1、营业执照、法定代表人身份证明、身份证复印件各1张，用以证明原告主体适格；2、《门诊医技楼装饰施工协议》1份，证明施工协议中对施工期限、工作内容、价格组成、工程结算等进行了约定；3、《补充协议》1份，证明二十一冶第四分公司拖欠了原告的工程款，原告与二被告签订了协议，由白银市第三人民医院承担付款责任；4、《白银市第三人民医院工程验收表》，证明2018年10月31日，白银市第三人民医院、甘肃工程建设监理公司白银市第三人民医院工程项目监理机构二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部对工程进行了验收；5、《对账函》1份，证明2019年5月15日，二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部与樊海家进行了对账，经核算截止2019年5月15日，挂账数字1615086.20元；6、《樊家海队伍说明》1份，证明经核算，欠款数额为1571086.20元，董振川、樊海家签字确认。被告二十一冶第四分公司未提交证据。被告白银市第三人民医院围绕答辩意见提交以下证据：1、白银市第三人医院123号文件，证明搬迁时间为2018年8月15日-8月19日；2、照片复印件1张，证明白银市第三人民医院于2018年8月21日举行了搬迁揭牌仪式；3、《监理工程师通知》1份，证明2018年9月22号就住院楼施工尾项处理问题，甘肃工程建设监理公司白银市第三人民医院工程项目监理机构给二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部发放了监理工程师通知；4、白银市第三人民医院通知书2份、整改通知书1份，证明白银市第三人民医院就门诊医技住院楼、锅楼房、高压楼等遗留尾项如何处理的问题给甘肃工程建设监理公司分别发放了通知；5、通知书送达表1份，证明二十一冶接收通知的情况；6、白银市第三人民医院《关于尽快完成遗留尾项及工程结算的告知函》复印件，证明白银市第三人民医院就消防、通风系统的安装调试、工程尾项的处理给二十一冶建设集团有限公司送达了告知函；7、施工日志62张，证明2018年8月8日到2018年9月28日原告还在继续施工，原告所述已完工不属实。上述证据经质证，被告二十一冶第四分公司、白银市第三人民医院对原告提交的证据均无异议；原告对于白银市第三人民医院提交的证据来源均无异议，但证据1至6分别是医院内部及发给二十一冶第四分公司的，与原告无关；证据7，施工日志应由施工方记录、监理方签字、发包方确认，该日志系医院单方出具的，因此对该份证据的真实性有异议。对于原、被告双方提交的证据，经审查，原告提交的《补充协议》真实、有效，但根据协议内容，该协议系二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部与白银市第三人民医院共同商议，监理方见证，项目部与各施工班组达成的协议，樊海家系施工班组负责人，并未代表原告在协议中签名，因此，原告的证明目的不成立，其他证据，被告均无异议，予以确认。被告白银市第三人民医院提交的证据1-6，系被告举行搬迁典礼及就部分遗留尾项如何处理给甘肃工程建设监理公司及二十一冶建设集团有限公司第四分公司发送的通知、函告，该部分内容不能证明被告关于原告超出了协议约定的完工时间，未按时保质保量完成工程，构成违约的抗辩意见，对其证明效力不予认定；被告提交的证据7，系其单方记录的施工情况，无施工方的签字，且原告不予认可，对其证明效力不予认定。本院经审理认定事实如下：二十一冶建设有限公司中标承建白银市第三人民医院建设工程项目。2017年12月5日，被告二十一冶第四分公司与原告鸿融公司（委托代理人樊海家）签订了《门诊医技楼装饰施工协议》，协议约定由原告负责完成由被告二十一冶第四分公司在被告白银市第三人民医院住院楼装饰修标段分部分项工程指定幕墙等工作，约定综合单价为920元/㎡,工程量为约3500㎡，暂估价为3220000元，期限为2017年12月10日至2018年4月5日。按照约定计量方式计算规则、实际工程量开具结算书，分部分项当月实际完成验收工程量乘以单价合理比例凭任务单结算挂账，工程完工后，按总工程量结算的80%，项目整体竣工结算挂账三个月内支付到总结算的95%，余留全部结算任务量的5%作质保金，所余留质保金一年后无质量问题后无息付清。2018年8月8日，二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院项目经理部与被告白银市第三人民医院在监理方的见证下签署了《补充协议》，约定从2018年8月8日开始2018年度进场未付材料款和2018年度当年剩余人工费由白银市第三人民医院于2018年9月30日前付清。同年10月31日，经建设单位白银市第三人民医院、施工单位二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部、监理单位甘肃工程建设监理公司白银市第三人民医院工程项目监理机构共同验收，确认工程量已完成，验收合格。2019年5月15日，被告二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部与樊海家进行了核算，截止2019年5月15日，所欠工程款为1615086.20元。后经双方核算，所欠工程款为1571086.20元。本院认为，原告鸿融公司与被告二十一冶第四分公司签订了《门诊医技楼装饰施工协议》，原告按照协议约定完成了工程量，并经验收合格。二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部与原告的委托代理人樊海家进行了核算，经双方确认欠付工程款为1571086.20元，原告关于由被告二十一冶第四分公司支付1571086.20元工程款的请求，应予支持；原告要求由被告白银市第三人民医院承担连带付款责任的请求，根据原告提交的《补充协议》，协议中的主体是二十一冶建设有限公司白银市第三人民医院工程项目经理部和白银市第三人民医院，原告不是该协议的主体，樊海家只是作为施工班组负责人进行了签字捺印，不能作为原告向白银市第三人民医院主张权利的依据。因此，原告的请求不成立，不予支持；对于原告要求被告支付工程款利息的请求，根据庭审查明的事实，原告与被告二十一冶第四分公司签订施工协议时并未约定利息的计付标准，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，利息的起算时间应当自工程交付之日，即白银市第三人民医院搬迁投入使用之日2018年8月21日起至本判决指定的履行期限届满之日。原告关于由被告支付利息60000元的主张，不予支持。综上，依照《中华人民共和国保合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：一、被告二十一冶建设有限公司第四分公司于本判决生效后十五日内支付原告甘肃鸿融商贸有限公司工程款1571086.20元，并按照年利率的4.35%支付自2018年8月21日起至本判决指定的履行期限届满之日的逾期利息；二、驳回原告甘肃鸿融商贸有限公司由被告白银市第三人民医院承担连带付款责任的诉讼请求及其他诉讼请求；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费19876元，减半收取9938元，由原告甘肃鸿融商贸有限公司负担468.50元，被告二十一冶建设有限公司第四分公司负担9469.50元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省白银市中级人民法院。审判员杨黎霞 二〇一九年八月七日法官助理 王永霞书 记 员 李学童