广东省肇庆市高要区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1204民初809号原告：陆叶文，男，1969年11月7日出生，汉族，住肇庆市高要区，被告：肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社，住所地肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚，组织机构代码67887549-2。负责人：李华新。原告陆叶文诉被告肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社（下简称上倚经济社）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年3月20日立案后，被告上倚经济社在诉讼过程中向本院提出要求对案涉已完成的填土工程量进行司法鉴定的申请并获准。本院遂依法由简易程序转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告陆叶文及被告上倚经济社的负责人李华新均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陆叶文向本院提出诉讼请求：⒈上倚经济社向陆叶文支付工程款1048050元；⒉本案诉讼费由上倚经济社承担。事实与理由：上倚经济社为发展集体经济，经村民会议决定，将水仙坑、藕塘（土名）填平自用地，将坑岗、中间基（土名）升级改造为可用农用地。经协商，上倚经济社与陆叶文分别于2018年1月13日、28日签订了填土合同各一份，约定将水仙坑、藕塘（土名）和坑岗、中间基（土名）的填土工程发包给陆叶文推建填土，其中水仙坑和藕塘填土57000立方米、工程款1700000元，坑岗和中间基填土16547立方米、工程款490000元。以上两项工程均需陆叶文先带资承建。陆叶文带资自2018年3月上旬起进场施工填土；期间，因上倚经济社因村务问题及未能与上级有关部门衔接、沟通好，以上两块地的填土工程自同年6月上旬开始断断续续；直到同年10月间，该社向陆叶文发出通知，要求全面停工。目前，以上两项填土工程已完成70%，完成填土量约51482立方米（具体以双方测量核算为准），以每立方米30元的工价计算，工程款为1544460元；但该社只支付了496410元，尚欠1048050元。鉴于工程停工，陆叶文于2019年1月28日向该社发出告知书一份，要求该社在2019年2月20日前确定以上两项填土工程已完成的填土量并支付相应工程款，但该社仍未支付工程款。故起诉。上倚经济社对陆叶文诉称的两份填土工程合同、以每立方米30元计算工程款、两项填土工程已发通知于2018年10月间停工及已付部分工程款496410元的事实均无异议。但认为：已完成的工程量没有经过有资质的机构测量，故本社对陆叶文诉称的已完成工程量及相应尚欠工程款均不予确认；此外，陆叶文在本社其他土地上挖泥用于案涉填土工程，双方另约定所挖泥由陆叶文以3元/立方米、每车装运5立方米即每车15元的价格向本社支付相应款项，该部分款项共18990元应在尚欠填土工程款中作相应扣减。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人双方无异议的以下证据和事实，本院予以确认并在卷佐证：2018年1月13日、28日，上倚经济社与陆叶文分别签订了《填土工程合同》《填土合同》各一份，约定了陆叶文分别为该社水仙坑（土名）、藕塘（土名）和坑岗（土名）、中间基（土名）共两处土地进行填土，工程量分别为57000立方米、16547立方米，均以30元/立方米计算工程款并由陆叶文带资建设等的条款。以上合同生效后，陆叶文即进场施工填土，后因国土行政部门执法，上倚经济社于2018年10月20日向陆叶文发出通知，要求暂停施工填土。在施工填土期间，上倚经济社就已完成的工程量向陆叶文支付了部分工程款496410元。此外，因需在上倚经济社的其他土地挖泥填土，双方约定由陆叶文按挖泥3元/立方米的价格向该社支付相应泥款；陆叶文为此在该社以上其他土地上挖泥6330立方米，应向该社支付泥款18990元。对当事人有争议的部分，本院根据当事人陈述和经审查确认的证据，认定事实如下：2019年1月28日，上倚经济社与陆叶文签订了一份《声明书》，约定以下主要条款：一、陆叶文先暂停对上述土地的填土工程；二、目前经双方现场初步认定工程总量完成量为70%，填土约51482立方米（如对工程方数有异议，可请第三方测量）；三、对于未支付陆叶文的工程款部分，由双方另行商议解决。同年2月20日，陆叶文向上倚经济社发出一份《告知书》，要求该社派员测量已完成的填土工程量并在确认后于同年2月28日前支付已完成部分的工程余款。同年3月20日，陆叶文以上倚经济社未付清尚欠工程款1048050元为由，遂诉至本院。2019年5月13日，上倚经济社向本院提出要求对案涉已完成填土工程量委托有资质的机构进行测量鉴定的申请。经本院依法委托，广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司于同年7月16日作出粤金测字[2019]-023《高要区金利镇珠江社区上倚填土测量报告》，结论为已完成的总填土量为42594立方米。上倚经济社为此支出司法鉴定费18886元。诉讼过程中，双方对陆叶文应付上倚经济社泥款18990元在本案尚欠填土工程款中作相应扣减均无异议，一致同意上述司法鉴定费18886元由双方各负担一半并对尚欠工程款依法判决。本院认为：本案系建设工程施工合同纠纷。上倚经济社与陆叶文分别签订的《填土工程合同》《填土合同》各一份均属于双方的真实意思表示，并已由双方切实履行；但在施工填土期间，该社因国土行政部门执法而通知陆叶文停工，陆叶文对此没有异议，双方在以上合同中的权利义务据以终止，且依法并不影响合同中结算和清理条款的效力。对于填土工程款按30元/立方米计算、部分填土工程款496410元及陆叶文应付上倚经济社泥款18990元在本案尚欠填土工程款中作相应扣减，双方均无异议，符合双方约定且没有违反法律规定，故本院均予确认。对于双方争议的已完成工程量及相应工程款，因双方在庭审中对上倚经济社申请、经本院委托后由广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司于同年7月16日作出粤金测字[2019]-023《高要区金利镇珠江社区上倚填土测量报告》均无异议，故依该报告测量结论（已完成的总填土量为42594立方米），按双方约定的30元/立方米计算，已完成填土的工程款为1277820元，扣减已付填土工程款496410元及陆叶文应付上倚经济社泥款18990元，尚欠工程款762420元应由该社付清给陆叶文。对陆叶文该项诉请相应超出部分，理据不足，本院予以驳回。对上倚经济社认为不予确认陆叶文诉称的已完成工程量及相应尚欠工程款的抗辩意见，理据充足，本院予以采纳。对于上倚经济社支出的司法鉴定费18886元，双方一致同意各负担一半，没有违反法律规定，本院对此予以确认。对于双方当事人没有提出的主张和其他问题，本案不作审查和处理。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条、第一百一十九条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第九十一条、第九十八条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第五十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社应在本判决发生法律效力之日起10日内，把其尚欠原告陆叶文的工程款762420元清偿给原告陆叶文；二、驳回原告陆叶文的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14232元（已由原告陆叶文预交），由原告陆叶文负担3879元，被告肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社负担10353元；司法鉴定费18886元（已由被告肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社预交），由原告陆叶文与被告肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社各负担9443元。以上负担费用相对比后，由被告肇庆市高要区金利镇珠江社区上倚经济合作社在履行本判决确定的付款义务时，迳付910元给原告陆叶文。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。审 判 长  赵凡宜人民陪审员  黄巧英人民陪审员  徐玉桂二〇一九年八月二十六日书 记 员  黄绮妮