广东省广州市越秀区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0104民初25769号原告：广州奥的斯电梯有限公司广州分公司。住所地广州市天河区珠江西路15号第28层自编2801房。负责人：陈泽华，职务：总经理。委托诉讼代理人：陆奕兰，广东东方昆仑律师事务所律师。委托诉讼代理人：马晨程，广东东方昆仑律师事务所律师。被告：广州吉祥房产发展有限公司。住所地广州市越秀区中山路与吉祥路十字路口。法定代表人：吴秀莲，该司董事长。委托诉讼代理人：张玲燕，广东安华理达律师事务所律师。原告广州奥的斯电梯有限公司广州分公司（下称奥的斯广州分公司）与被告广州吉祥房产发展有限公司（下称吉祥公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年6月18日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告奥的斯广州分公司委托诉讼代理人陆奕兰、被告吉祥公司委托诉讼代理人张玲燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告奥的斯广州分公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向原告支付电梯安装费人民币206900元，并向原告支付逾期付款违约金人民币6207元（违约金以人民币206900元为本金，按照每日千分之零点三的标准，从2017年2月4日起计算至付清电梯安装费之日止，按照3%限额标准计算的违约金金额为人民币6207元）；2.判令本案诉讼费用由被告承担。上述合计为人民币213107元。事实和理由：原告与被告于2013年9月签订《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务》（以下称“合同”），就被告位于广州市越秀区吉祥大厦电梯进行安装，安装费用合同金额为人民币2995400元。双方对安装项目、安装费用付款方式及违约责任进行了明确约定，其中安装尾款应在安装调试完毕，经质量技术监督部门检验合格且领取相关合格准用证件的后一个月内，被告一次性支付。若被告不能在合同规定的时间支付相应款项，每逾期一天被告应向原告之逾期款部分千分之零点三的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期付款部分的3%。之后，双方依据安装进度签订了多份补充协议，安装总价款调整为人民币3200424元。合同签订后，原告依约履行了安装义务，完成了合同约定的所有安装项目，涉案工程于2017年1月4日验收完成，被告应于2017年2月3日前支付剩余安装款项。截至提起诉讼之日，被告共计向原告支付安装款2993524元，尚欠206900元未支付。为维护原告的合法权益，根据《合同法》第一百零七条的规定，原告提起本案诉讼，要求被告立即支付拖欠的安装费用，并承担相应的违约责任，请求法院依法判决。被告吉祥公司答辩称：被告已履行与原告之间就电梯安装签订的《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务》（以下简称合同）及其6份补充协议项下大部分义务，原告诉讼请求所述金额不符合双方实际履行的情况，请求法院依法驳回原告方不合理的诉讼请求。事实和理由：一、根据原被告双方签订的合同及补充协议约定的电梯安装费有：1.合同：2995400元；2.补充协议：37080元；3.补充协议一：0元；4.补充协议二：52000元；5.补充协议三：276965元；6.补充协议四：68400元；7.补充协议五：16779元。合同约定金额合计：3446624元。二、按照合同第十条约定，本合同项下工程必须进行结算。经过结算以确定的最终的工程费用才是被告应承担的，原告在本案中没有提供结算文件。三、根据被告给出的数据，原被告双方已就安装费结算完毕，原被告双方确定的以上合同及其补充协议的全部结算金额为3176050.12元。四、被告吉祥公司已支付2993524元，因此本案中被告欠付金额为182526.12元。五、合同第五条第3款“安装调试完毕，经质量技术监督部门检验合格且领取相关合格准用整证件后一个月内，甲方一次性支付尾款”，原告证据3反映的检验合格准用证件发出的日期是2017年8月，因此即便仅按照合同约定，被告付款时间为2017年9月，被告的违约责任也是从2017年10月1日起算。根据合同关于逾期付款违约金不得超过未付金额的3%的约定，被告应付违约金为5475.78元。综上所述，原告诉请的未付安装工程款金额206900元及违约金6207元，被告仅应承担182526.12元及违约金为5475.78元，请求法院依法查明事实，予以认定。经审理查明，原、被告双方当事人签订了《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书》（合同编号：D6NJ6957/6997），约定被告作为甲方（委托方）、原告作为乙方（施工方），一、电梯安装工程承包由乙方根据甲方要求提供电梯号为DT1-DT7、DT11-20、L21-44的电梯安装及相关服务；二、合同总价电梯安装费用总价为人民币2995400元（包含服务费和其他费用）。五、付款方式1、在安装队伍进场前30天，乙方递交合同总价20%的银行履约保函，银行履约保函应为不可撤销见索即付保函。2、在安装队伍按进场前30天，甲方在收到监理工程师确认的工程款资料后，12个工作日内确认该批次安装工程款并回复乙方，甲方自确认工程款之日起30个日历天内完成该批电梯安装总价的50%支付手续。乙方收到该款后10天内进场开展安装工作。3、安装调试完毕，经质量技术监督部门检验合格且领取相关合格准用证件后一个月内，甲方一次性支付合同尾款（但此款的支付不超过货到工地后12个月，除乙方原因造成无法验收的除外），双方办理电梯交接，乙方完全向总包移交档案资料和结算文件，乙方同时提供5%的银行质量保函，有效期2年。乙方必须继承承担本合同约定和法律规定的质量保证责任。4、甲方每次支付工程款时，经乙方确认后可扣除因乙方责任发生的费用。十一、违约责任1、甲方应按合同规定的付款方式按时付款，如甲方无正当理由不能在本合同规定的时间内支付合同有关款项时，每逾期1天甲方向乙方偿付逾期付款部分千分之零点三的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期付款部分的3%。2014年7月17日，原、被告双方签订了《吉祥大厦电梯工程安装合同补充协议》，约定因合同编号为D6NJ6957/6997的原合同中的DT12-13、15电梯发运至现场缺少存放场地，需另行租用仓库，双方协商增加工程名称：吉祥大厦DT12-13、15电梯共3台电梯租用仓库2个月及相关的装卸车和二次运输费用。增加工程造价为吉祥大厦3台电梯2个月仓储增加工程费用含税总包价37080元。本协议双方签署后15天内，被告一次性支付本次增加工程含税总包价的全部费用37080元。2013年12月11日，原、被告双方签订了《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书补充协议（一）》约定对部分梯号的技术规格进行变更，此次变更不调整安装价格，按原合同执行。2015年7月9日，原、被告双方签订了《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书补充协议（二）》约定增加一台电梯，安装费用为52000元，付款方式按原合同执行。安装及验收工期2015年9月30日前完成。2015年7月17日，原、被告双方签订了《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书补充协议（三）》，约定增加工程名称：吉祥大厦电梯/扶梯改造工程。增加工程造价：吉祥大厦电梯/扶梯改造工程增加费用含税总包价为275965元。付款方式为：本协议双方签署后10天内，被告支付本次增加费用含税总包价的50%费用（1379825.5元）；所有电梯通过政府部门验收后10天内，被告支付本次增加工程包税总包价的50%工程款（1379825.5元）。2015年9月18日，原、被告双方签订了《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书补充协议（三）之变更协议》，约定变更工程内容：补充协议三中L39-40扶梯的离场方案变更为将L39-40扶梯从4层上5层井道中吊卸并移至3层楼板指定位置，其余L37-40扶梯的离场方案工程取消执行；变更工程费用：双方协商将L39-40扶梯从4层上5层井道中吊卸并移至3层楼板指定位置，费用7000元。原补充协议三内L37-40扶梯的其余离场方案不再执行，减除费用58800元。变更后的补充协议三约定的“吉祥大厦电梯/扶梯改造工程”协议含税总包价由275965元变更为217165元。2015年11月5日，原、被告双方签订了《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书补充协议（四）》，约定双方根据原合同约定，L37-40四台扶梯设备不再安装。原合同内关于L37-40扶梯的内容及安装费用均取消执行。被告向原告支付L37-40扶梯到货至安装前发生的费用，费用含税总价为运输费12400元，卸车费12000元，吊装费38000元，现场措施费6000元，合计68400元。本协议双房签署后15天内，双方办理移交手续并经书面确认后，被告支付本协议含税总价的100%费用（68400元）。2015年12月10日，原、被告双方签订了《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书补充协议（五）》，约定按照被告要求在DT15电梯在第八层增加厅门，由原告实施并完成相关改造工程，增加费用为16779元。付款方式为：本协议双方签署后15天内，被告向原告一次性支付本协议含税总包价的100%费用（16779元）。2014年7月24日、2015年11月2日、2016年3月7日、2016年6月21日、2016年11月25日、2017年4月20日，原、被告双方当事人分别签订了《电梯物料移交清单》，就原告安装项目进行了移交和接收。同时，双方当事人在相应项目的《接收证明》盖章。涉案的电梯安装工程陆续通过检验，其中最后通过检验的L41、L42电梯，通过检验的时间是2017年1月4日。2018年12月，原告向被告发出吉祥大厦电梯设备采购、安装及相关服务工程的《工程结算造价确认表》，该确认表第一项为吉祥大厦电梯设备采购、安装及相关服务工程结算金额15516524元：1.设备采购合同总价12157400元；2设备安装合同总价2995400元；3.设备采购合同补充协议（一）18900元；4.设备采购合同补充协议（一）0元；5.设备安装合同补充协议（仓租及相关装卸费用）37080元；6.设备安装合同补充协议（二）52000元；7.设备采购合同补充协议（二）139800元；8.设备采购合同补充协议（三）之变更协议217165元；9.设备安装合同补充协议（四）68400元；10.设备安装合同补充协议（四）-186400元；11.设备安装合同补充协议（五）16779元。该确认表第二项为施工过程费用扣减：1.施工电费-21098.88元；2.垃圾清运费-3275元。实际结算金额为15492150.12元。被告公司确认2019年1月2日收到了该《工程结算造价确认表》。2019年3月5日，原告以吉祥大厦设备安装及相关服务合同结算后安装款申请为事由，向被告发出了申请函。内容为：根据双方签署的“吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书及相关补充协议（一）-（五）”中的约定及要求，现向被告申请电梯工程结算后未付的安装款182526.12元，请被告配合尽快支付上述合同约定之款项。合同内容：设备安装合同金额2995400元，已付款2788500元，未付金额206900元；设备安装合同补充协议（一）金额0元；设备安装合同补充协议（仓租及相关装卸费用）37080元；设备安装合同补充协议（二）金额52000元；设备安装合同补充协议（三）之变更协议217165元；设备安装合同补充协议（四）68400元；设备安装合同补充协议（四）-186400元；设备安装合同补充协议（五）16779元；施工过程费用扣减-24373.88元，其中施工电费-21098.88元、垃圾清运费-3275元。请款金额为182526.12元。诉讼中，双方当事人共同确认了以下事实：1.涉案电梯安装工程共产生费用为3200424元：主合同约定的安装费用总价2995400元+补充协议增加工程费用37080元+补充协议（二）增加费用52000元+补充协议（三）之变更协议增加费用217165元+补充协议（四）增加费用68400元-补充协议（四）扣减费用186400元+补充协议（五）增加费用16779元。2.被告已支付的电梯安装费用2993524元。原告称其起诉所主张的206900元系包含了施工电费和垃圾清运费24373.88元（21098.88+3275），其认为该施工电费和垃圾清运费不应当扣减。被告则认为原告在工程造价确认表和请款函中已自行确认扣减施工电费和垃圾清运费。本院认为，原、被告双方之间签订的《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书》及系列补充协议是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，也不违背公序良俗，合法有效，双方当事人均应依约履行。原告为被告提供了电梯安装服务，依照合同的约定，被告负有支付安装费用的合同义务。关于安装费用的数额，虽然原告于2018年12月向被告发出了《工程结算造价确认表》，该确认表中的第一项第3点列明的设备采购合同补充协议（一）金额为18900元，但实际上双方的合同补充协议（一）并未增加或调整安装价格；确认表第一项第7点设备采购合同补充协议（二）金额为139800元，但实际上双方的合同补充协议（二）增加的工程费用为52000元，该笔52000元已在第一项第6点列明。扣除上述两笔18900元和139800元，吉祥大厦电梯安装费用为3200424元。原告在2019年3月5日的安装款申请函中确认的合同金额亦是3200424元，双方当事人在诉讼中也共同确认了依照相关合同约定产生的安装费用为3200424元。关于施工过程中产生的电费和垃圾清运费应否予以扣减的问题。在《工程造价确认表》及安装款申请函中，原告均确认了应当扣减上述两笔费用合计24373.88元，原告现又主张不应扣减，缺乏理据，本院不予支持。现双方当事人共同确认了被告已经支付的安装款为2993524元，结合应付的安装款及应扣除的费用，被告尚欠原告安装款182526.12元（3200424-2993524-24373.88）。根据《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书》第五条的约定，被告应当在安装调试完毕经质量技术监督部门检验合格且领取相关合格准用证件后一个月内，一次性支付合同尾款。涉案电梯最后通过检验的时间为2017年1月4日，被告应在2017年2月3日前支付合同尾款。被告至今未支付该笔182526.12元已构成违约，原告主张被告自2017年2月4日起支付逾期付款的违约金至实际支付之日止，合同依据充分，本院予以支持。根据《吉祥大厦电梯设备安装及相关服务合同书》第十一条的约定，被告每逾期1天应支付未付款部分千分之0.3的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期付款部分的3%。被告逾期付款已达900余天，应向原告支付滞纳金5475.78元（182526.12元*3%）。原告超出182526.12元及滞纳金5475.78元的诉讼请求部分，缺乏事实依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百五十一条之规定，判决如下：一、被告广州吉祥房产发展有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州奥的斯电梯有限公司广州分公司支付电梯安装款182526.12元及逾期付款滞纳金5475.78元；二、驳回原告广州奥的斯电梯有限公司广州分公司的其他诉讼请求。付款义务人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4497元，由被告广州吉祥房产发展有限公司负担3967元，原告广州奥的斯电梯有限公司广州分公司负担530元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在交纳上诉状次日起七日内按照不服一审判决部分的上诉请求数额向广东省广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  杨银桃人民陪审员  曲敏华人民陪审员  赵海舰二〇一九年八月二十六日书 记 员  刘 敏