广西壮族自治区桂林市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂03民终2134号 上诉人（原审原告）：唐翠连，女，汉族，农民，住广西壮族自治区全州县。 上诉人（原审原告）：王瑞悦，男，汉族，农民，住广西壮族自治区全州县。 二上诉人共同的委托诉讼代理人：蒋小林，广西永富律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：全州县新城房地产开发公司。住所：广西壮族自治区全州县全州镇民族路。 法定代表人：蒋奇峰，该公司总经理。 委托诉讼代理人：蒋征财，广西千里目律师事务所律师。 上诉人唐翠连、王瑞悦因与被上诉人全州县新城房地产开发公司房屋买卖合同纠纷一案，不服广西壮族自治区全州县人民法院（2019）桂0324民初106号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年7月2日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人唐翠连、王瑞悦共同的委托诉讼代理人蒋小林，被上诉人全州县新城房地产开发公司的委托诉讼代理人蒋征财到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 唐翠连、王瑞悦上诉请求：一、撤销广西壮族自治区全州县人民法院（2019）桂0324民初106号民事判决书，支持上诉人的一审诉讼请求；二、本案的诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一、原判决既然认定被上诉人存在违约行为，那么就应当按照合同约定的违约责任承担其义务。二、原判决认定事实错误。被上诉人与政府签订合同的时间远早于其与上诉人签订合同的时间，被上诉人应当能够充分地考虑清楚有关部门的行为是否会影响其交房后才与上诉人约定交房时间，那么现在被上诉人因没有验收而无法交房就不能归因于有关部门的行政行为。并且恶劣天气是发生在2017年7月1日后，该情况也不能成为延迟交房的理由。三、原判决认定违约金约定过高需要酌情调整，但是合同中违约金仅是年息18%，在法律保护范围内，不能算作约定过高。综上，一审认定事实与法律相悖，判决缺乏事实和法律依据，请二审法院撤销原审判决，支持上诉人的诉讼请求。 全州县新城房地产开发公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决公正，上诉人的上诉请求没有事实和法律支持，请二审法院驳回上诉，维持原判。 唐翠连、王瑞悦向一审法院起诉请求：请求法院判令被告依照合同自2017年7月1日起至将验收合格的商品房交付给原告之日止向原告支付违约金143730元（诉讼时暂时计算至2018年11月30日共518天×554943元×0.0005）。 一审法院认定事实：原告唐翠连、王瑞悦系夫妻，2015年4月9日，二原告与被告签订《商品房买卖合同》，合同约定：原告购买被告在全州县全州镇滨江路开发建设的万和华庭商品房一套，房号为第5幢7层5号房，建筑面积为151.91平方米，总价款为554943元，被告应当在2017年6月30日前将经验收合格的商品房交付给原告使用。合同第八条还特别约定：如逾期交房超过60日，二原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告自最后交房期限的第二天起至实际交付之日止，按日向二原告支付已交付房价款万分之五的违约金。同时还约定了三种情形下，被告可据实予以延期交房。合同签订后，二原告依照合同约定支付购房款554943元及相关附加费用给被告。2018年10月，被告通知所有购房人交付房屋。因万和华庭第5幢房屋至今未取得验收合格证，两原告至今未接受房屋。 一审法院认为，综合诉辩双方的观点归纳本案的争议焦点为：一、逾期交付房屋的天数如何确定；二、违约金如何计算。 本案中二原告与被告签订的《商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律规定，是依法成立的合同，对双方当事人均具有约束力，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。由于被告未能按照合同约定按期交付房屋，显属违约，应当承担违约责任。 关于争议焦点一逾期交房天数认定问题。因房屋未取得验收合格，二原告至今拒绝接收房屋。逾期房屋天数应从逾期之日起计算到起诉之日止较妥。同时根据双方约定和被告提交的有关政府文件，从涉案楼盘报建至合同约定的交付日止确实存在政府因各种原因下发文件要求停工的情形，由于双方当事人约定因当地政府行政因素造成的，被告可以据实予以延期。综上，该院酌情扣除60天，被告共逾期交房488天。本案虽存在不可归责于被告的情形，但并不属于不可抗力。因此，对被告主张的“逾期交房是不可抗力所致，被告不应承担责任”的抗辩意见，该院不予支持。 关于争议焦点二违约金如何计算问题。双方当事人约定逾期交房按已交付房价款的日万分之五计付违约金。被告认为约定的违约金过高，应当予以减少。对当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。逾期交房，原告的实际损失应根据同地段同类房屋租金标准确定，结合本案存在不可归责之因素，该院酌定将逾期交房计算标准调整为日万分之一，逾期交房具体计算违约金为488天×554943元×0.0001＝27081.21元。 综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十六条、第十七条第二款的规定，判决：被告全州县新城房地产开发公司应向原告唐翠连、王瑞悦支付逾期交房违约金人民币27081.21元。案件受理费3174元，减半收取1587元，由原告唐翠连、王瑞悦负担1200元，由被告新城房地产开发公司负担387元。 当事人在二审期间均未提交新证据。 经审查，一审查明事实与二审查明事实一致，本院予以确认。 综合诉辩双方的意见，本案二审的争议焦点是：原审判决关于违约天数、违约金计算标准的认定是否适当。 本院认为，关于违约天数的认定问题。涉案楼盘从报建至双方签订《商品房买卖合同》约定的交付房屋之日止，被上诉人虽不能按期交付房屋，然确系存有不可完全归责于被上诉人之客观事由。因此，为公平计，一审判决酌情扣除部分逾期交房时间并无不当，本院予以认可。 关于违约金的计算标准问题。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。在商品房买卖合同当事人以约定的违约金数额过分高于因违约造成的损失为由请求减少时，人民法院可以约定的违约金数额是否超过损失30%为标准，予以适当调整。有鉴于此，上诉人要求被上诉人以每日万分之五的标准向其支付违约金显然过分高于其损失，故一审法院根据商品房买卖合同中双方当事人签订合同、履行合同的过错程度，一方预期利益及一方负担能力等实际情况综合考量后认定违约金计算标准应予调整的法律思维并无不当。然则，诚实信用兼顾公平的原则作为民法秩序体系之基石，一审法院酌定违约金以每日万分之一的基准调整并不足以有效的彰显社会公平诚信的内在呼吁，亦不完全契合违约金关于补偿性与惩罚性辩证统一的法治内涵。于此，就本案而言，以当事人实际损失为基础，为契约自由与公平合理之间的平衡考量计，本院认为，涉案逾期交房违约金的计算标准应当以中国人民银行确定的同期贷款利率标准为基础，兼顾合同履行情况，当事人过错程度以及预期利益等因素综合确定。基于此，本案违约金的标准当调整至每日万分之二为宜，即违约金应为554943元×488天×0.0002/天=54162.4元。 综上所述，上诉人唐翠连、王瑞悦上诉请求部分成立，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，判决如下： 撤销广西壮族自治区全州县人民法院（2019）桂0324民初106号民事判决； 被上诉人全州县新城房地产开发公司向上诉人唐翠连、王瑞悦支付逾期交房违约金人民币54162.4元。 驳回上诉人唐翠连、王瑞悦一审的其他诉讼请求。 上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起10日内履行完毕，如果未按本判决指定期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向一审人民法院或被执行人财产所在地的一审人民法院申请执行。 一审案件受理费3174元，减半收取1587元，二审案件受理费3174元，合计4761元，由上诉人唐翠连、王瑞悦负担1587元，由被上诉人全州县新城房地产开发公司负担3174元。 本判决为终审判决。 审判长 陈 卉 审判员 王治斌 审判员 王 凯 二〇一九年八月二十八日 书记员 阳雨芹