广西壮族自治区河池市金城江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂1202民初1363号 原告：金城江区名风空间设计工作室，住所地：广西河池市金城江区金城西路**西城铭苑******房，统一社会信用代码：92451201MA5M5PT301(1-1)。 经营者：谭锋。 被告：广西河池金城西街投资有限公司，住所，住所地：广西河池市金城江区新建路**社会信用代码：91451200MA5KCD1L3B。 法定代表人：全飞燕。 委托诉讼代理人：蒙义军，系该公司职员。 原告金城江区名风空间设计工作室（以下简称“名风设计室”）诉被告广西河池金城西街投资有限公司（以下简称“金城西街公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2019年5月24日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告名风设计室的经营者谭锋、被告金城西街公司的委托诉讼代理人蒙义军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告名风设计室向本院提出诉讼请求：1、判令被告付给原告应得的工程款148235.74元、违约金75000元，共计223325.74元。按第二次开工的保证协议书起算，500元/天（装修合同）×5个月×30天。2、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：原告于2015年12月25日注册登记成立金城江区名风空间设计工作室。2017年12月2日，被告（甲方）指定其公司职员陈胜龙代表与原告（乙方）签订《金城西街三楼办公室装修合同书》，以半包方式将金城西街三楼办公室总面积约536.7㎡的装饰工程承包给原告施工，工程总价款暂定为28万元。工期50天，自2017年12月2日开工，2018年1月20日竣工。合同第七条约定：由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失，每停工一天，甲方付乙方伍百元；甲方未按合同付款的，每逾期一天，支付伍百元违约金，超出一个星期后发包方未按合同约定付工程款,承包方有权停工。合同签订后，原告按时进场，按质量要求积极组织施工。可当原告施工一个多月完成总工程量80%左右时（期间，被告又给原告增加了一些工程），由于被告应当完成的主体工程没有完成，妨碍了原告施工。原告多次督促被告抓紧施工，可被告就是不与配合，既不施工，又不与原告结清工程款，造成原告停工时间长达7个多月。原告多次督促被告抓紧施工，并于2018年11月11日被告与原告双方另补充协议，双方写下《保证协议书》，被告向原告承诺保证，原告进场后预付工程款叁万元人民币作进场费，工程进场一个星期内被告另支付原告贰万元工程款，但是原告按时进场，按质量要求积极组织施工，工程进展两个星期后被告一直未向原告支付当时承诺开工一个星期内应支付给原告贰万元人民币工程款。就连被告要原告代购室内门材料费7860元人民币未支付。原告多次催促被告支付该工程款，被告一直拖拉，到2019年1月4日农历大年30晚当天被告都未向原告支付一分钱，多次打电话催促被告，被告不接电话、同时关机。被告的行为已经构成严重违约，也给原告造成了很大经济损失。2019年2月18日，原告多次催促被告无果，经双方实事求是地对原告所完成的工程量进行测量及其验收，得出原告实际完成的工程量为288902.83元，扣除工程质保金8667.09元和被告己付给原告共132000元，被告尚欠原告的工程款为148235.74元。被告不按双方所签订《保证协议书》结清原告工程款，违约金自2018年12月18日起算至2019年4月18日，每月按30天计，为75000元。综上所述，请求支持原告的诉讼请求。 被告金城西街公司辩称，原告没有按合同履行，工期一拖再拖。由于原告工期拖延，装修工程未完工，被告公司至今无法搬入办公；原告提供的工程量数据，被告没有盖章认可，因工程未完工，未验收因此不存在拖欠工程款。 综合全案证据及庭审查明的案件事实，本院确认以下法律事实：因装修被告位于河池市金城江区，原、被告合意由原告以包工及部分包料的形式为被告的上述办公室进行室内装修，原告并按照被告的要求制作了《预算表》。2017年12月10日，被告（甲方）与原告（乙方）签订《金城西街三楼办公室装修合同书》，以半包方式将金城西街三楼办公室总面积约536.7㎡的装饰工程承包给原告施工，工程总价款暂定为28万元，工期50天，自2017年12月2日开工，2018年1月20日竣工。该合同与本案相关的其他主要约定概括为：由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失，每停工一天，甲方付乙方伍百元；甲方未按合同付款的，每逾期一天，支付伍百元违约金，超出一个星期后发包方未按合同约定付工程款,承包方有权停工；由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的2%向甲方支付违约金。 该装修合同签订后，原告即按要求进场组织施工。在原告施工过程中，由于被告应当完成的主体工程没有完成等原因，妨碍了原告继续施工，导致停工数月之久。在原告多次催促后，2018年11月11日被告与原告双方签订《保证协议书》，被告向原告承诺保证，原告进场后预付工程款叁万元人民币作进场费，工程队进场一个星期内被告另支付原告贰万元工程款。原告重新进场施工后，被告未按约定支付给原告贰万元工程款，由于工程款未予支付及其他原因，致使案涉装修工程至今未完全完工。因被告拖延支付装修工程款等原因，双方发生矛盾，遂引发本案诉讼。 另查明，在原告催促下，为结算的需要，2018年12月21日，原告与被告的工作人员覃鸿武共同对案涉装修工程的工程量进行了测量，覃鸿武对相关的测量数据进行了确认。根据该数据，并结合前期所制作的《预算表》中对装修单价的约定，原告遂自行制作了《广西河池市金城西街办公室装修工程结算表》。但当原告将该装修工程结算表提交给被告方确认时，被告方以各种理由不予理会，对装修工程未予配合进行结算。本案诉讼中，经本院询问，双方当事人均表示不申请对案涉工程的工程量及工程价款进行委托司法评估。 以上案件事实有当事人所提交的《预算表》、《金城西街三楼办公室装修合同书》、《广西河池市金城西街办公室装修工程结算表》、《保证协议书》、手机通信截图等证据，及当事人诉讼中所作陈述、庭审笔录等在卷为证。 本案的争议焦点归纳为：对原告的各项诉请主张是否应予支持。 本院认为，依法成立的合同，自成立时生效，合同双方均应按照合同的约定履行各自的权利义务。本案中，原告已尽其所能完成了其应当完成的装修工作，而被告拖延配合进行工程款的结算，致使原告应得的工程款长期未得到落实，进而引发本案诉讼，故，被告应承担相应的合同违约责任。 对原告已完成的工程量及被告应付工程款如何确定的问题。被告虽对原告所主张的工程款的数额不予认可，但被告明确表示不申请进行工程款评估亦未提供证据反驳原告的主张。本案装修工程的工程量已经过被告方相关人员的确认，原告依据该工程量数据并结合装修合同及《预算表》对装修项目单价的约定，最终计算得出工程款数额，但原告将该《广西河池市金城西街办公室装修工程结算表》交予被告后，被告采取未置可否的态度拖延进行结算，由此造成的违约责任在被告，故，对原告依据《广西河池市金城西街办公室装修工程结算表》进行计算，工程总造价为288902.83元，扣除已付工程款132000元及工程质保金8667.09元，所计算得出的被告应付的装修工程款的数额148235.74元，本院予以认定。 关于原告所主张的违约金的计算问题。本案合同约定违约金为每日500元，结合原告所主张违约金的起算及截止日期，本着权利、义务平衡的原则，综合考虑原告主张违约金的计算周期及被告拖延支付工程款，则相应引发原告垫付工人工资、材料款等重大损失，本院对原、被告双方所约定的违约金的标准予以认定。从原、被告双方共同确认工程量的日期即2018年12月21日起至原告自行确定的计算截止日即2019年4月18日止，共计118天，被告应支付的违约金数额为59000元，对原告超出部分的违约金主张本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条的规定，判决如下： 由被告广西河池金城西街投资有限公司在本判决生效之日起十日内向原告金城江区名风空间设计工作室支付装修工程款148235.74元； 由被告广西河池金城西街投资有限公司在本判决生效之日起十日内向原告金城江区名风空间设计工作室支付合同违约金59000元； 三、驳回原告金城江区名风空间设计工作室的其他诉讼请求。 本诉案件受理费4650元，减半收取2325元（原告已预交），由被告广西河池金城西街投资有限公司承担。 如义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述款项，义务人逾期不履行的，权利人可自判决书确定的履行期限届满之日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河池市中级人民法院，并在上诉期限届满后七日内预交上诉案件受理费4650元，汇入：广西壮族自治区河池市中级人民法院，开户行：农行河池分行城东分理处，账号：20×××98。逾期不交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 员 谢忠迎 二〇一九年八月二十三日 法官助理 韦 娜 书 记 员 韦媛媛 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 不履行人民法院生效法律文件将承担的法律后果 一、发生法律效力的法律文件，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，人民法院将依法强制执行，并由被执行人负担执行费及其他费用。 二、被执行人在限定时间内应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况，不申报或不如实申报财产、拒不履行义务的，将视情节轻重，依法采取罚款、拘留等措施。 三、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务，按中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》精神，将会受到多部门联合惩戒，采取如下联合惩戒措施：限制从事特定行业或项目；限制获取政府补贴或支持；限制担任公司高管；限制招录（聘）为公务人员或事业单位人员；限制担任党代表、人大代表或政协委员；限制入伍服役；限制从事特定行业；限制授予文明单位；限制从事特殊市场交易；限制乘坐飞机、列车软卧、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等座以上座位；限制在星级酒店住宿、高消费旅游度假；限制子女就读高收费私立学校；限制出境；限制新建、扩建、高档装修房屋等，直至全部履行义务为止。 四、《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 注：若当事人遭受黑恶势力的违法侵害，欢迎举报涉黑涉恶及其保护伞的犯罪案件线索。对相关举报，本院将严格保密，并依法保护举报人的合法权利。 金城江区人民法院“扫黑除恶”举报电话：0778-225****