湖南省长沙市天心区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0103民初4630号原告：日立电梯（中国）有限公司，住所地广东省广州市天河区天河北路**中信广场办公大楼**（仅限办公用）。法定代表人：闋秀明(SEKIHIDEAKI)，董事长。委托诉讼代理人：张志坚，广东广和律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘劼，男，1988年11月6日出生，汉族，系公司员工,住广东省深圳市福田区。被告：湖南电竞文化发展有限公司，住所，住所地湖南省长沙市天心区劳动西路**贺龙体育场**div>法定代表人：皮昕炜，总经理。委托诉讼代理人：杨露丝，湖南融城律师事务所律师。原告日立电梯（中国）有限公司诉被告湖南电竞文化发展有限公司合同纠纷一案，本院于2019年5月21日受理后，依法由审判员谭小松适用简易程序独任审判，于2019年7月29日公开开庭进行了审理。原告日立电梯（中国）有限公司的委托诉讼代理人刘劼、被告湖南电竞文化发展有限公司的法定代表人皮昕炜及其委托诉讼代理人杨露丝均到庭参与诉讼。本案现已审理终结。原告日立电梯（中国）有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付电梯改造费38700元；2、判令被告向原告支付违约金12900元；3、判令被告承担本案全部的诉讼费用。被告湖南电竞文化发展有限公司辩称，1、原告逾期交货、完工，违约在先。双方签订的合同中约定被告支付定金之日起40日内由原告向被告交付货物，被告于2016年2月26日支付51600元，原告应当于2016年4月6日向被告提供电梯轿厢及配件，但原告直至2016年5月11日才向被告交付货物，逾期交货35天，已构成违约，应当支付违约金13545元；2、被告与案外人湖南威斯顿国际酒店有限公司均系湖南百盛企业有限公司的承租人，因电梯施工对湖南威斯顿国际酒店有限公司的经营造成影响，被告遂与湖南威斯顿国际酒店有限公司对电梯施工工期进行了充分协商，被告承诺于2016年5月12日前完工，但因原告逾期交货，造成交付时间延至2016年5月11日，工期完工时间至2016年6月2日，湖南威斯顿国际酒店有限公司遂对被告提起诉讼，经长沙市中级人民法院判决确认被告向湖南威斯顿国际酒店有限公司赔偿损失70000元，该损失系原告造成，其应当承担赔偿责任。经审理查明：2016年2月18日，原告日立电梯（中国）有限公司与被告湖南电竞文化发展有限公司签订《电梯改造工程合同》，约定被告委托原告对湖南长沙百盛天心华庭1台观光电梯进行改造为1层轿厢对向双开门，合同价款为129000元；被告应在合同签订之日收到原告提供相对应金额发票起5个工作日内向原告支付合同总额的40%(其中10%作为定金)即51600元，原告收到该款后，应在40天内(不含重大节假日)向被告交付货物；货到工地且原告提供相对应金额发票起5个工作日内，被告向原告支付合同总额的30%即38700元，原告在收到该款后14天内将该工程安装、调试完毕；在该工程安装、调试完毕，通过政府主管部门验收及收到原告提供相对应金额发票起5个工作日内，被告向原告支付合同总额剩下的20%即25800元，原告在收到该款后15个工作日内将电梯验收合格等相关资料移交被告；被告在支付完第三笔款项后一个月内向原告支付剩余的10%即12900元；还约定，原告逾期交货、完工、验收或者被告逾期付款，应向对方支付违约金，违约金按合同总额每日千分之三计算，但违约金总额不得超过合同总额的10%。合同签订后，被告于2016年2月26日向原告付款51600元，原告日立电梯（中国）有限公司于2016年5月11日交付电梯轿厢及配件，被告又于2016年5月18日向原告支付38700元，原告于2016年6月2日将电梯安装、调试完成。2016年6月20日，案涉电梯经检验合格。2016年7月14日，原告与被告签订了《电梯改造移交确认书》，原告向被告移交了产品质量合格证书，双方确认电梯改造完成后运行正常、电梯轿厢及增加的厅门和外召外观完好。后被告未再向原告付款，经催讨无果，原告遂诉至本院。另查明，本院于2017年8月21日作出（2017）湘0103民初3282号民事判决书，该案经审理查明：2016年4月28日，被告湖南电竞文化发展有限公司与案外人湖南威斯顿国际酒店有限公司、湖南百盛企业有限公司签订《改装一号电梯承诺书》，约定，湖南电竞文化发展有限公司向湖南百盛企业有限公司提出申请，在湖南威斯顿国际酒店有限公司经营的场地一号观光电梯重新装修电梯，并向蔡锷路的方向开两扇门，由其开门发生的一切经济和治安事件由湖南电竞文化发展有限公司负责，湖南电竞文化发展有限公司承诺开一号观光电梯安装装修时间为半个月，即自2016年4月28日起至2016年5月12日，如超过5月15日，每天处罚8000元/天。《改装一号电梯承诺书》签订后，被告直至2016年6月2日将电梯装修施工完毕，超过约定时间17.5天。该案认为，湖南电竞文化发展有限公司违反合同约定，逾期完成电梯装修施工，给湖南威斯顿国际酒店有限公司造成损失，故判令湖南电竞文化发展有限公司向湖南威斯顿国际酒店有限公司支付违约金140000元。因不服本院的（2017）湘0103民初3282号民事判决，湖南电竞文化发展有限公司上诉至长沙市中级人民法院，该院于2017年11月30日作出（2017）湘01民终7906号民事判决书，认定湖南电竞文化发展有限公司违反合同约定，逾期完成电梯装修施工，给湖南威斯顿国际酒店有限公司造成损失，故判令湖南电竞文化发展有限公司向湖南威斯顿国际酒店有限公司支付违约金70000元。上述事实，有原告日立电梯（中国）有限公司、被告湖南电竞文化发展有限公司提交的《电梯改造工程合同》、《电梯改造移交确认书》、《电梯监督检验报告》、《设备租赁验收单》、银行转账凭证、长沙市天心区人民法院(2017)湘0103民初3282号民事判决书、长沙市中级人民法院(2017)湘01民终7906号民事判决书、当事人陈述等证据予以证实，经庭审核实，足以认定。本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中，原告日立电梯（中国）有限公司与被告湖南电竞文化发展有限公司签订的《电梯改造工程合同》，系双方的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规强制性规定，合同合法、有效，合同的相对方应当按约履行义务。合同签订后，被告湖南电竞文化发展有限公司于2016年2月26日向原告支付了款项51600元，根据合同约定，原告应当于2016年4月6日前向被告交付电梯轿厢及配件，但原告直至2016年5月11日才向被告交付电梯轿厢及配件，原告构成违约，应当承担相应的违约责任。根据《电梯改造工程合同》的约定：“原告逾期交货、完工、验收或者被告逾期付款，应向对方支付违约金，违约金按合同总额每日千分之三计算，但违约金总额不得超过合同总额的10%”，现原告逾期交付电梯轿厢及配件达35天，故其应当向被告支付违约金12900元（129000元*10%）。但是，案涉电梯改造工程于2016年6月2日完工后，又于2016年6月20日经检验合格，即便被告以其尚欠的尾款抵扣原告应当承担的违约金12900元，被告仍需向原告支付款项25800元（25800元+12900元-12900元），故被告仍负有按照合同的约定继续履行款项的支付义务，现被告至今未向原告支付尚欠款项，被告也构成违约，应当承担相应的违约责任，根据合同的约定，被告也应当向原告支付逾期付款产生的违约金12900元，因此，原、被告在履行合同过程中，均存在违约行为，本院确定原、被告之间的违约金相互进行抵扣，故被告仍欠付原告款项38700元，原告要求被告予以偿付，本院予以支持。对于被告湖南电竞文化发展有限公司主张因原告逾期交付电梯轿厢及配件产生的损失70000元，本院认为，虽然长沙市中级人民法院(2017)湘01民终7906号民事判决书中认定湖南电竞文化发展有限公司违反合同约定，逾期完成电梯装修施工，给湖南威斯顿国际酒店有限公司造成损失，故判令湖南电竞文化发展有限公司向湖南威斯顿国际酒店有限公司支付违约金70000元，且该判决中所指的电梯装修施工也就是本案原、被告签订《电梯改造工程合同》中所指的电梯改造工程，但是，因被告湖南电竞文化发展有限公司与案外人湖南威斯顿国际酒店有限公司签订的《改装一号电梯承诺书》中约定的施工截止日期为2016年5月12日，原告对该合同内容并不知情，根据合同的相对性原则，该合同对原告也无约束力，被告也无证据证实原告向其承诺于2016年5月12日前完成施工，且被告签订《改装一号电梯承诺书》的时间为2016年4月28日，原告于当时尚未向被告交付电梯轿厢及配件，但被告自行向案外人湖南威斯顿国际酒店有限公司承诺于2016年5月12日前完成电梯装修施工，由此产生的违约责任属于被告自行扩大的损失，与原告无关，故本院对被告的该项辩称，不予采信。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、限被告湖南电竞文化发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告日立电梯（中国）有限公司38700元；二、驳回原告日立电梯（中国）有限公司的其他诉讼请求。如果被告湖南电竞文化发展有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1090元，减半收取545元，由被告湖南电竞文化发展有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院审 判 员  谭小松二〇一九年八月九日法官助理祝铭辰代理书记员  邓双莹附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。