广西壮族自治区灵山县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂0721民初764号 原告：广西华旭晨建设工程有限公司，住所地南宁市青秀区东葛路**凯丰大厦****房。统一社会信用代码：91450103576832555B。 法定代表人：谢桂东，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李胜军，广西铭鑫律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄胜业，该公司工程技术员。 被告：灵山县利客隆购物广场有限责任公司，住所地灵山县灵，住所地灵山县灵城街道六峰路步行街码：914507217884144514。 法定代表人：陈宁，该公司经理。 委托诉讼代理人：梁联珍，该公司员工。 原告广西华旭晨建设工程有限公司与被告灵山县利客隆购物广场有限责任公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年5月8日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行审理。原告的委托诉讼代理人李胜军、黄胜业、被告的委托诉讼代理人梁联珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告广西华旭晨建设工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告支付拖欠的工程款629281.25元并支付违约金50万元；2、案件诉讼费用由被告负担。事实和理由:2016年6月30日，原告与被告签订了施工合同，合同约定：原告承包灵山县利客隆购物广场二楼吊顶及包柱装饰工程；承包内容及规模为二楼整层吊顶及包柱等，承包方式为包工、包料，双方还对工期、质量标准、合同价款等内容进行了约定。合同签订后，原告按照合同的约定进行了施工，在施工过程中又根据原告的要求增加了工程量。施工完成后，原告出具了工程量及造价清单与被告进行结算，被告只支付了22.28万元工程款，但拒绝与原告进行结算，拒不支付剩余工程款，后又自行进驻购物广场进行经营活动。为维护原告的合法权益不受损害，特此向人民法院提起诉讼。 被告灵山县利客隆购物广场有限责任公司辩称，被告已按合同约定向原告支付了工程款，当施工费用已大于合同约定的工程造价时并认为需要额外增加工程量时，原告并未明确告知被告，就增加的工程量也没有取得双方签字认可的有效签证、图纸、预决算文书等，对于超预算超原定工程量的工程属原告自作主张的施工，被告不予认可，只承认合同价款23.8万元。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人经质证无异议的证据的证明效力，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认证如下： 对原告提交的《广西华旭晨建设工程有限公司工程预算表》、《广西华旭晨建设工程有限公司装修灵山县利客隆购物广场二楼吊顶天花工程结算表》、《通知》各一份，被告经质证认为上述证据为原告自行制作，对其真实性不予认可，因上述证据为原告自行制作，未经被告的认可，对上述证据的证明效力，本院不予确认； 对经本院委托由广西金朋工程造价咨询有限公司作出的金朋价鉴函[2019]05-005号《灵山县利客隆购物广场公司二楼吊顶及包柱装饰工程工程造价鉴定意见》，被告经质证认为该份鉴定意见得出的结论超出双方合同约定价款的三倍多，对该份鉴定意见的真实性不予认可，由于该份鉴定意见是经符合资质的鉴定机构根据双方提供的证据及对施工现场进行勘验得出的结果。对该份证据的证明效力，本院予以认可。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年6月30日，原告与被告签订《施工合同》一份，主要约定：1、被告将灵山县利客隆购物广场二楼吊顶及包柱装饰工程承包给原告施工，工程内容及规模为二楼整层吊顶及包柱等，承包方式为包工包料，暂定工程款为23.8万元；2、付款方式为合同签订后原告进场施工次日即预付合同总价款30%（即71400元），工程全部竣工原告退场次日再预付合同总价款30%（即71400元），工程竣工交付使用后由原告准备相关验上资料给被告，被告在收到验收资料后一个月内安排工程验收，验收结算后，被告按工程结算款支付至97%，剩余结算款3%作为质保金，自验收合格之日起满一年无质量问题后支付；3、工程工期为施工图设计（原告负责）4天，即从2016年6月26日至2016年6月29日，现场施工期45天，暂定从2016年6月30日至2016年8月13日;4、施工时间段为晚上22：00至第二天早上7：00；重大设计变更并引起工程量增加，经被告代表确认，工期相应顺延，原告需在发生工期延误情况后2天内，就延误的内容向被告代表提出书面报告，被告代表收到报告后2天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，原告即可视被告对此报告予以批准；5、工程按实际验收工程量进行结算，工程单价以预算单价的0.8239折为结算单价，有重大设计修改、签证增减工程量的以签证价款调整，设计修改或签证增加工程项目取费优先以合同单价为依据，没有的按双方协商价；重大设计变更或签证内容包括施工图纸变更引起的工程量重大变化、取得或增加某一项目、改变有关部分的标高、基线、尺寸和位置造成工程量重大变化；6、工程质保期为一年，自验收合格之日起计算；7、合同生效后，如原告不能按时竣工，则按延期每日支付给被告合同总价款的5‰作为违约金，如被告未能按期支付应付的工程款，则按延期每日支付给原告应付款的5‰作为违约金。合同还约定了其他相关事项。 合同签订后，原告当日即进场施工，在施工过程中，原告除了完成约定的工程量，还完成了超出合同约定部分的工程。案涉工程于2016年11月1日竣工后，原告制作了一份《广西华旭晨建设工程有限公司工程预算表》、《广西华旭晨建设工程有限公司装修灵山县利客隆购物广场二楼吊顶天花工程结算表》，案涉工程结算价为852081.26元，但被告对原告工程结算价不予认可，在未对工程进行验收的情况下，继续使用商场进行经营。被告至今只支付了22.28万元工程款给原告，双方由此发生争议。 在审理过程中，2018年8月15日，根据原告的申请，本院依法委托广西金朋工程造价咨询有限公司对灵山县利客隆购物广场二楼吊顶及包柱装饰等工程项目的工程量和工程造价进行评估。2019年7月30日，广西金朋工程造价咨询有限公司作出“金朋价鉴函【2019】05-005号”《灵山县利客隆购物广场公司二楼吊顶及包柱装饰工程工程造价鉴定意见》，鉴定结果：灵山县利客隆购物广场二楼吊顶及包柱装饰工程415197.7元，争议部分--餐厅64339.17元、争议部分--签证单97707.8元，合计577244.67元。被告为此支出测绘费10000元、鉴定费12820元。 本院认为，原、被告签订的《施工合同》，约定原告对案涉工程进行施工，双方之间形成了装饰装修合同的法律关系,主体适格，合同内容是当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的规定，合同合法有效。本案立案案由为装修装饰合同纠纷，本院依法予以更正为装饰装修合同纠纷。原告已对案涉工程进行了施工并完成合同约定的装饰装修工程量，另外对原、被告双方口头约定增加合同外的工程量，原告虽然未能提供有效的工程签证单等证据证实，但被告在庭审中认可案涉工程存在工程量增加的事实，且增加合同外的工程量客观存在于被告经营的商场内。原告在施工过程中至竣工后，被告均没提出异议和要求，并在没有验收的情况下继续使用商场进行经营，且被告对原告的主张未能提供任何证据证实增加的工程量是原告擅自变更增加，故应为原、被告双方在施工过程中经口头协商变更增加。故原告要求被告支付工程款，合理有据，本院予以支持。根据广西金朋工程造价咨询有限公司作出的“金朋价鉴函【2019】05-005号”《灵山县利客隆购物广场公司二楼吊顶及包柱装饰工程工程造价鉴定意见》，案涉工程的工程总造价为577244.67元，被告已支付了22.28万元给原告，尚欠349244.67元。因此，本院支持原告向被告请求支付尚欠的工程款349244.67元的诉讼请求。 对于原告请求被告支付50万元违约金的诉讼请求，虽然被告存在逾期支付工程款的事实，但逾期之原因在于双方对案涉工程的结算未能达成一致意见，原告提交的结算单的工程结算价远超过工程造价评估结果，且被告已按最初合同约定之金额支付了22.28万元给原告，被告迟延付款的行为存在对工程造价异议的原因，原告对此亦存在一定的过错，原告请求被告支付50万元违约金，于法无据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条的规定，判决如下 被告灵山县利客隆购物广场有限责任公司支付工程款349244.67元给原告广西华旭晨建设工程有限公司； 驳回原告广西华旭晨建设工程有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费14964元、测绘费10000元、鉴定费12820元，合计37784元，由原告广西华旭晨建设工程有限公司承担10336元，由被告灵山县利客隆购物广场有限责任公司承担27448元。 上述债务，义务人应在本案判决生效之日起十日内履行完毕，逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区钦州市中级人民法院。 审 判 长  何训著 人民陪审员  施 畅 人民陪审员  江楚雄 二〇一九年八月二十三日 法官助理叶开华 书记员黄春虹 附： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。