重庆市云阳县人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0235民初2188号原告：盛清华，男，1982年11月14日出生，汉族，住重庆市云阳县。委托诉讼代理人：何代川、周粼，重庆捷讯律师事务所律师。特别授权。被告：重庆蚁加蚁装饰有限公司，住所地重庆市渝**龙溪街道金山路**山顶道****4-5-2，统一社会信用代码91500112MA5U6BWD6B。法定代表人：陈万平。被告：重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司，，住所地重庆市云阳县青龙街道移民大道**新都雅苑****统一社会信用代码91500235MA5YTHB36X。负责人：彭庆国。原告与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司装修装修合同纠纷一案，本院于2019年3月26日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年4月24日对本案及杜明星、黄靖、张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司装修装修合同纠纷两案公开开庭进行了合并审理。原告及其委托诉讼代理人何代川、周粼到庭参加诉讼，被告重庆蚁加蚁装饰有限公司法定代表人陈万平、被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司负责人彭庆国到庭参加诉讼。诉讼过程中，原告申请对位于重庆市云阳县XXX城XX-X-X的室内装修工程已装修部分的质量及价值进行鉴定。本院依法委托重庆正宏建设工程造价咨询有限公司进行鉴定。该公司于2019年8月7日作出鉴定意见。本院依法于2019年8月22日对本案及杜明星、黄靖、张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司装修装修合同纠纷两案再次公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人周粼到庭参加诉讼，被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。盛清华向本院提出诉讼请求：1.判决解除案涉《PINGO家居整装工程施工服务合同》；2.判决二被告返还原告预付的装修工程款169081.60元；3.判决二被告支付原告逾期完工违约金（按每天83.40元的标准，从2018年11月15日起计算至解除合同的判决生效之日止，暂计至起诉之日为10425.00元）；4.判决二被告承担本案诉讼费及保全费等相关费用。诉讼过程中，原告将第2项诉讼请求变更为：判令二被告返还原告预付的装修工程款125815.65元，并增加诉讼请求：判决被告承担本案鉴定费。事实及理由：2018年5月13日，原、被告双方签订《PINGO国际整装优惠认购协议》，约定由被告向原告房屋提供整装服务，原告于同日支付定金1万元。2018年5月26日，原、被告正式签订《PINGO家居整装工程施工服务合同》，约定由被告负责原告整装家居的安装施工，工程地点位于重庆市云阳县XXX城XX-X-X，从双方确定进场施工开始110个工作日内完工，因被告责任延误工期的，每延误一日，由被告向原告支付本合同总价款万分之五的违约金。2018年6月23日，原告向被告支付装修款99581.60元；2018年8月1日，原告向被告支付装修款59500.00元，共计169081.60元。原告按照合同约定按时足额支付了家居整装工程价款及施工现场管理费等相关费用，但被告却时常无故停工。装修过程中，原告已数次催促被告加快工程进度，确保如期完工交房，被告以各种理由推脱，施工进度迟滞不前。原告也曾通过多种途径与被告协商处理此事。但截至诉前，案涉合同约定的竣工验收日早已届至，被告仍未完工交房，亦未提出合理解决方案。重庆蚁加蚁装饰有限公司辩称，原告的诉称部分属实。被告公司主要是从事PINGO整装的运营和基础施工。在给客户服务的过程中，要衔接PINGO的货物跟订单包括施工款项。正常的服务流程是客户交定金，签订整装合同，再由分公司与PINGO进行款项对接后出图开工。在2018年客户与我们签订服务协议期间和施工过程中，PINGO总部发生了管理变革和供应链断货以及资金链断裂，全国上千家公司受影响。分公司没有拿到相应的施工费用，导致分公司停业关闭。按照全国的整装运营标准，目前的基础施工部分，已接近尾声，若PINGO总部到现在还没有货到，被告尽自己全力来垫资施工，同时催促PINGO总部进行工程款的返还。希望法官根据被告的实际状况去调查下PINGO的状况以及客户的状况，依法判决。重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司辩称，同意被告重庆蚁加蚁装饰有限公司的答辩意见，无其他补充意见。本院经审理认定事实如下：2018年5月13日，原告（甲方）盛清华与被告（乙方）重庆蚁加蚁装饰有限公司签订《PINGO国际整装优惠认购协议》，约定由被告向原告房屋提供整装服务，整装单价1390.00元每平方米（甲方认购套餐的具体内容见甲方签字确认的套餐种类明细），甲方拟装修的房屋位于云阳XXX-X-X，面积91.6平方米，甲方与乙方签订本协议时向乙方交付整装定金人民币1万元整。2018年5月26日，原告（甲方）盛清华与被告（乙方）重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司正式签订《PINGO家居整装工程施工服务合同》，约定，甲方委托乙方进行整装家居的安装施工，现双方达成如下条款：1、房屋信息：房屋地点云阳县XXX城XX-X-X，房屋面积93.14平方米。2、施工验收标准：施工标准GB50237-2001《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《PINGO家居整装施工标准》。4、施工费用结算：甲方确认并达成购买意向后，由乙方上门量尺寸确认实测面积，确认实测面积后双方签订本协议，同时甲方在三日内支付定金至乙方结算账户，甲方付款后凭付款单据通知乙方，由乙方在7个工作日内出具设计方案交甲方确认；施工综合管理费按整装家居购销合同折前总价款的20.0%计算，计25892.92元；此费用与《PINGO家居整装工程购销服务合同》价款同步支付给乙方；工程变更单的增加项目施工管理费，乙方按施工《工程变更单》收取，变更部分的施工管理费按合同统一标准收取，乙方结算账户：户名陈万平，开户行：开县支行，账号XXX。5、本合同签署后，在甲方设计方案、工程现场符合施工要求以及整装家居交付乙方后，自双方确定进场施工开始110工作日内完工（按实际工作日为准，节假日除外）；7、乙方负责按整装家居的施工方法、标准、图纸进行施工，按期完成工程安装服务。8、整装工程保修期为2年，完工后由乙方签订工程保修单，由乙方对工程承担保修责任，保修期后乙方对有防水要求的厨房、卫生间防渗漏的水路及电路工程10年内，木制家具5年内，其他产品参照行业标准年限进行有偿维护。10、由于乙方责任延误工期的，每延误一天，应向甲方支付本合同总价款（家居整装工程价款及施工现场管理费的总和）金额万分之五的违约金。14、因一方违约导致合同无法履行，任意一方依据以上条款要求解除合同的，应在7日内发出书面通知并告知另一方；合同解除后，乙方妥善做好已完工工程、已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将人员和自有设备撤出工地，甲方提供必要的协助；甲方与乙方就完工项目、已移交的产品、已生产完成的产品进行核算，即双方核算已完成的工程及安装的家电设备等，乙方扣除相应的款项及甲方因违约造成乙方的损失后，将剩余价款退回甲方；除此之外，有过错一方应向其他方赔偿由于合同解除造成的损失。《PINGO家居整装工程施工服务合同》签订前后，原告盛清华向被告重庆蚁加蚁装饰有限公司共计支付装修款169081.60元（含定金1万元），其中2018年5月13日支付支付装修定金1万元，2018年6月23日支付装修款99581.60元，2018年8月1日支付装修款59500.00元。被告重庆蚁加蚁装饰有限公司在装修过程中因故停工。经评估机构鉴定，原告房屋已完成装修部分的市场价值为43265.95元，原告为此支出鉴定费5000.00元。被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司因经营不善，现已停止营业。本院认为，原告盛清华与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司签订的《PINGO国际整装优惠认购协议》，以及此后原告与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司签订的《PINGO家居整装工程施工服务合同》，系当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，均系有效合同。合同生效后，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。原告向被告支付装修款169081.60元后，被告严重延误工期，迟延履行合同主要义务，无故停工，严重违约，致使合同目的不能实现。原告以被告构成根本违约为由，主张解除原、被告双方签订的《PINGO家居整装工程施工服务合同》的诉讼请求，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，本院予以支持。原、被告双方签订的《PINGO家居整装工程施工服务合同》约定，合同解除，双方对完工项目、已移交的产品、已生产完成的产品进行核算，即双方核算已完成的工程及安装的家电设备等，扣除相应的款项，将剩余价款退回原告。原告共计支付被告重庆蚁加蚁装饰有限公司装修款169081.60元，扣除装修已完成部分的市场价值43265.95元，本案原告因合同解除应当获得退款125815.65元。《中华人民共和国公司法》第十四条规定，公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。本案中，《PINGO家居整装工程施工服务合同》虽系原告与重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司签订，但重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司系重庆蚁加蚁装饰有限公司的分支机构，隶属于重庆蚁加蚁装饰有限公司，不具备独立法人资格，现已停止营业，且原告系向被告重庆蚁加蚁装饰有限公司装修款支付的装修款。故本案合同解除，应由被告重庆蚁加蚁装饰有限公司退还原告装修款125815.65元。原、被告双方签订的《PINGO家居整装工程施工服务合同》同时约定，由于乙方责任延误工期的，每延误一天，应向甲方支付本合同总价款（家居整装工程价款及施工现场管理费的总和）金额万分之五的违约金。现原告主张被告按照83.40元/天的标准向原告支付违约金符合双方约定，本院予以确认。原、被告双方约定，本合同签署后，在甲方设计方案、工程现场符合施工要求以及整装家居交付乙方后，自双方确定进场施工开始110工作日内完工（按实际工作日为准，节假日除外），双方未明确具体进场施工时间，本院根据原、被告双方在《PINGO国际整装优惠认购协议》中约定的装修流程及行业惯例认定，被告自原告第一次支付装修款后的第一个工作日起即自2018年6月25日起进场施工，被告应在2018年12月6日完工，即被告应自2018年12月7日起向原告支付违约金至合同解除之日，重庆蚁加蚁装饰有限公司负有支付该违约金的法律责任，本院对原告主张的超额部分不予支持。原告请求由被告承担对原告房屋已完成装修部分的市场价值进行鉴定的鉴定费，并提交了鉴定费票据予以佐证，符合法律规定，本院予以支持。原告请求由被告承担保全费，但原告并未提交原告因本案支出保全费的证据证明其主张，故本院对原告的该诉讼请求不予支持。综上所述，本院对原告的部分诉讼请求予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第四项、第九十七条，第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、原告盛清华与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司于2018年5月26日签订的《PINGO家居整装工程施工服务合同》于判决生效之日解除；二、被告重庆蚁加蚁装饰有限公司于本判决生效后十日内退还原告盛清华装修款125815.65元，并自2018年12月7日起按照83.40元/天的标准向原告盛清华支付违约金至双方签订的《PINGO家居整装工程施工服务合同》解除之日止；三、被告重庆蚁加蚁装饰有限公司于本判决生效后十日内支付原告盛清华鉴定费5000.00元；四、驳回原告盛清华其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1841.00元，由被告重庆蚁加蚁装饰有限公司负担1677.00元，原告盛清华负担164.00元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。审判员  李中云二〇一九年八月二十九日书记员  向童瑶