河南省兰考县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0225民初2743号原告：郭钢领，男，1990年3月1日生，汉族，住河南省兰考县。原告：郭领弟，女，1988年11月20日生，汉族，住河南省兰考县。二原告共同委托诉讼代理人：彭文洁，北京市瑞（深圳）律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：河南麒钰装饰工程设计有限公司，住所地：兰考县朝阳路与兰阳路交叉口欧蓓莎兰考商业广场****。统一社会信用代码：91410225MA3X94KH9G。法定代表人：亓玉霜。被告：曹玉东，男，1983年12月16日生，汉族，住兰考县。原告郭钢领、郭领弟诉被告河南麒钰装饰工程设计有限公司、曹玉东装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月9日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告郭钢领、郭领弟及其委托诉讼代理人彭文洁、被告河南麒钰装饰工程设计有限公司法定代表人亓玉霜、被告曹玉东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郭钢领、郭领弟向本院提出的诉讼请求：1、请求法院判令被告向原告支付逾期竣工违约金221706元（从2018年6月19日暂计至2019年5月10日止）；2、请求法院判令本案诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：原告郭钢领购买了兰考县汇龙苑西幢601号商品房，2018年4月17日，原告郭领弟与被告河南麒钰装饰工程设计有限公司签订了麒钰装饰房屋装修合同，约定工期自2018年4月18日开工至2018年6月18日，工期60天。合同签订后，被告的装修多处不符合合同约定和常理，原告多次找被告曹玉东整改，但被告一直不行动。2018年10月8日，经城关乡派出所民警调解，被告承认装修做的不好，存在多处问题，并答应所有项目于2018年10月16日完成。但之后被告并未履行承诺，至原告起诉之日，被告仍未竣工，对于被告的不诚信和违约行为，原告只有起诉，请求法院支持原告的诉讼请求。被告河南麒钰装饰工程设计有限公司辩称，1、签订合同时我不知情，我与被告曹玉东之前是夫妻关系，现在已经离婚，公司是夫妻双方共同开的，公司的事务基本上都是被告曹玉东来处理，关于这个事情之前听曹玉东说起过，但是具体事情我不知情；2、原告家中的墙面是毛坯，用手一画，沙子、水泥就往下掉，曹玉东说汇龙苑小区房子的墙面都是这样，当时我们建议将墙面重新整理，铲掉砂浆，但是原告方嫌成本太高，让直接装，后来曹玉东觉得以前装过这样的，可以装好，就做了这个工程；3、包括工程款、后期纠纷等一切事务，我从来没有与原告方来往过，听被告曹玉东说已经给原告方装修完毕，原告让重新整改的，还没有改完，既然装修已经完毕，谈不上违约金的事情；5、原告方在网络上对公司、曹玉东发布很多不好的言论。综上，我不应当承担责任。被告曹玉东辩称，1、对原告家中的装修在9月份已经做完，只是有一点让整改、调整、更换的地方；2、因为原告从开始装修就说法不一，停工十来天，后来与工人产生矛盾耽误工期，墙面有问题，一直在考虑是否直接装修，所以因原告方的责任导致停工，原告要求支付违约金不合理。为证明诉讼请求所依据的事实，原告郭钢领、郭领弟向本院提交下列证据材料：1、原告与被告麒钰公司签订的房屋装修合同书一份，项目负责人处签的是被告曹玉东的名字，证明被告为原告装修汇龙苑房屋一套，约定工期从2018年4月18日至2018年6月18日竣工，工期60天，工程总价为69030元，后增加2000元，调整为71000元。合同第二条中约定付款方式分四次付款，前三次原告均已支付，剩余的3800元，约定工程结束后三个工作日之内竣工，被告一直未通过验收，所以目前余款3800元还未支付给被告；合同第七条第二款约定了逾期付款违约金，每逾期一天按照2%支付违约金。2、原被告签订合同时被告为原告出具的VIP尊享套餐，套餐详细记载了装修的各项标准。3、原告郭钢领与被告曹玉东在2018年10月8日签订的协议一份，从协议上可以看出，当天看装修现场，对已经装修的部分多处不符合合同约定、套餐工艺标准，被告承诺在2018年10月16日完成重整的施工，在备注上可以看出外卫洗衣柜、配镜柜均未装，从该协议上可以看出被告曹玉东答辩的不属实。4、光盘一份，证明在施工过程中，被告曹玉东一直在拖延装修，每次打电话都要拖延一个月、半个月，说他的钱用于别的地方了，没钱定柜子了，在2019年3月底的录音当中，被告曹玉东还跟原告说这几天都交钥匙，还承认工程没有干完是曹玉东自己的原因。被告河南麒钰装饰工程设计有限公司发表质证意见：对证据1合同，确实写了违约金的事情，但是既然敢写进去就一定会给原告装修；对证据4光盘，原告的录音不全面，房屋本身存在质量问题，不该归于装修问题。被告曹玉东发表质证意见：对证据1合同、证据2套餐均无异议；对证据3协议有异议，上面说了装修已经全部都做完了，只是有的地方需要更改，当时说的每一项，后来原告方又来回改；关于洗衣机柜，原告说让我去市场上买，差一点都不行；对证据4录音对原告提出的赔偿不接受，与原告从一开始就说效果图是整体效果，具体细节还得看客户的房屋，给原告的石膏线改了三次，来回改，原告说的不完整、不全面。工期延误是双方的责任，不是单方面的，有时候可能说话会急，但是从来没有拖延过。根据上述有效证据及当事人陈述，本院确认下述案件事实：2018年4月17日，原告郭领弟（娣）与被告曹玉东签订房屋装修合同，原告将位于兰考县汇龙苑西幢601的住房交被告河南麒钰装饰工程设计有限公司进行装修，自2018年4月18日开工至2018年6月18日竣工，工期60天。合同约定有具体的施工项目及材料清单，工程价款71000元，合同约定付款方式，第一次付款，对预算设计认可签订合同之日支付工程总价40%，计27600元；第二次付款，木工吊顶结束验收后支付工程总价40%，计27600元；第三次付款，墙面漆结束验收后窗帘灯饰开始前支付工程总价15%，计10000元；第四次付款，工程结束，甲方（郭领弟）应在三个工作日内验收，并支付工程余款3800元。后因原告方增加2000元的衣柜，工程总价款由69030元增加为71000元。违约责任：由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的2%向甲方支付违约金。合同签订后，被告曹玉东带人开始装修，原告郭领弟先后于2018年4月26日支付装修款27600元、于6月3日支付27600元、于6月13日支付10000元，于8月6日支付衣柜门款2000元，原告同意被告于8月10日前把所有的项目装修完毕。后因原告对部分装修不满意，双方为此发生争执，于2018年10月8日签订验收结果单，所有维修项目于2018年10月16日完成。现原告认为酒柜上的装饰框没有装、沙发后面的壁纸没有贴、洗衣机的镜柜没有装、掉落四块瓷砖没有粘等，被告曹玉东没有将活干完，逾期交工，应承担违约责任，支付逾期竣工违约金221706元。本院认为，原告郭领弟与被告河南麒钰装饰工程设计有限公司项目负责人曹玉东签订的房屋装修合同约定，由原告提供装饰材料，按工程进度支付工程款，被告按合同约定的施工项目装修，并保证在约定的竣工日期内完工，如有违约，负相应的违约责任，该合同合法有效，双方应按约定履行。本案中，被告虽未在约定的工期内竣工，因微信聊天记录中原告认可工期顺延，且双方所签验收结果单显示的内容是多处存在瑕疵，需要维修、更换，此时装修工程已经结束，故原告主张从2018年6月19日要求支付逾期竣工违约金不合理，从原告提供的通话录音中，亦不能认定被告存在违约的具体情况。综上所述，原告未提供充分证据证明由于被告的原因导致工程逾期及逾期的起算时间，故对原告要求被告承担逾期竣工违约金的诉请，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决如下:驳回原告郭钢领、郭领弟的诉讼请求。案件受理费减半收取2313元，由原告郭钢领、郭领弟负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省开封市中级人民法院。审判员  张令花二〇一九年八月七日书记员  齐雪芳