北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0105民初8113号原告东阳青芒影视传媒有限公司，住所地浙江省东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼。法定代表人王明国，经理。委托代理人李梣溪，女，1985年8月24日出生，汉族，东阳青芒影视传媒有限公司职员，住江苏省如东县。被告陈大伟，男，1986年1月15日出生，汉族，住辽宁省沈阳市铁**。委托代理人张迪，北京京师（天津）律师事务所律师。原告东阳青芒影视传媒有限公司（以下简称东阳青芒公司）与被告陈大伟承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李增辉担任审判长，与人民陪审员杨林屏、宋树桂组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告东阳青芒公司的法定代表人王明国及委托代理人李梣溪，被告陈大伟的委托代理人张迪到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。原告东阳青芒公司起诉称：2017年4月，东阳青芒公司制作的系列电影《凌云山庄传奇》三部曲在横店拍摄完成，由人介绍陈大伟接手所有特效工作，东阳青芒公司先后支付陈大伟15000元，双方形成事实劳动关系。2017年5月，因剧组主创方沟通问题换了剪辑，陈大伟以之前工作白费为由指责东阳青芒公司，东阳青芒公司出于人道理解，让陈大伟计算已做工作量，东阳青芒公司基于信任开始了漫长的求其继续工作的进程，陈大伟始终说做却再没做过。直至2017年7月，陈大伟依旧没有任何工作进展，东阳青芒公司无奈只得接受陈大伟自行选择做完的最简单的一部特效，其余两部由东阳青芒公司另找他家。直至2017年8月，陈大伟依旧不履行承诺，并扬言未签合同无权要求履行职责，要求加钱并继续延期，同时要求东阳青芒公司需经过新公司同意来进行为难。2017年8月28日，陈大伟称已经做完可以审核了，东阳青芒公司在剪辑房看了所谓审核成果，多数完全不可能通过，陈大伟以有技术难度为由进行开脱。2017年9月5日，陈大伟改正仍旧不合格，问题大多属于特效基本工作，并且拒绝沟通或者沟通效果不理想。现东阳青芒公司诉至法院，要求判令陈大伟返还制作费15000元、支付违约金1500元、支付重新加急制作费3万元、支付延期回收资金成本19440元，以上共计65940元，诉讼费由陈大伟承担。被告陈大伟答辩称：第一、东阳青芒公司未按照约定向陈大伟支付制作费。根据合同约定，《夺权》制作费15000元，并未支付。《杀机》、《擒凶》制作费15000元，尚欠1000元未付。第二、东阳青芒公司要求支付违约金以及经济损失，没有事实及法律依据。合同约定“乙方提供免费修改一次”，但东阳青芒公司在履行期间因自身原因反复提出修改要求，陈大伟无奈按要求进行多次修改，其已经于2017年9月7日提供修改后的镜头。东阳青芒公司提交证据中的镜头并非最后一次修改的版本。陈大伟最后一次提供修改镜头后，东阳青芒公司就拒绝沟通，不提出具体修改意见。合同约定履行期限为2017年9月10日，东阳青芒公司于2017年9月17日提起诉讼，早已做好起诉准备，极大浪费诉讼资源。综上，请求驳回东阳青芒公司的全部诉讼请求。经审理查明：2017年3月3日，东阳青芒公司与象山xxxx影视文化有限公司（以下简称xx影视公司）、浙江xx影业有限公司（以下简称xx影业公司）签订《系列电影投资合作协议》，约定由xx影视公司负责剧本创作、剧本评审、定稿及成片监制、发行与版权销售，xx影业公司负责本剧全部投资，东阳青芒公司负责摄制、制作整体运营，3部影片需投入资金共计540万元。2017年3月14日，东阳青芒公司与xx影业公司另行签订《系列电影投资合作协议》，约定双方均负责电影总投资数额的50%。2017年8月10日，东阳青芒公司作为甲方与乙方陈大伟签订《影视后期特效制作合同》，约定：本剧名称为《凌云山庄传奇》，拍摄地点为浙江横店，拍摄周期为40天，合同涉及项目为后期特效制作；甲方负责提供本剧制作所需素材及剧本，应于2017年5月15日前将上述资料交予乙方，乙方应于2017年9月10日前完成本剧后期剪辑制作；甲方对制作周期内各项目的制作应派专人给与艺术上的指导和监督，甲方应按照合同约定时限分期付款；若甲方需要延长制作周期或增加制作项目，需提前7个工作日告知乙方并协商确定延期时长以及延期产生的相关费用，如乙方原因延期，乙方应负责所有产生的费用；乙方负责提供甲方所需的性能良好的前后期设备，乙方负责各项技术指标参数达到国家及媒体播出标准；乙方须按照甲方认可的方案制作完成，当阶段性制作完成并经甲方审核合格后，如甲方要求乙方对该成果作出修改，或需要重新制作，则最终交付日期及收费由双方另行协商；审查后，如甲方需进行修改镜头等，乙方将提供免费修改一次，如甲方需要大量或者多次修改，则乙方将进行另收费，收费标准由双方根据实际工作量协商确定；本剧后期剪辑制作费，共3部《夺权》、《杀机》、《擒凶》，共计15000元，本剧后期全部制作完成，在乙方向甲方提供送审DVD前，甲方需一次性付给乙方全部剩余制作尾款，全部制作完成情况需达到国家及媒体播出标准；甲方应严格按照合同约定向乙方支付制作费用，甲方逾期支付当期制作费超过30天的，乙方有权终止本项目，并要求甲方支付合同总金额10%的违约金；乙方应认真负责，严格按照国家及媒体播出标准制作本项目，并按期交付甲方，逾期超过7日未交付或由乙方产生的重大失误，甲方有权终止本合同，乙方应在终止或解除后五个工作日内退回已支付款项，并支付合同总金额10%的违约金。上述合同中付款方式部分，东阳青芒公司法定代表人王明国、陈大伟共同将《杀机》、《擒凶》两部分删除，并手写注明“已付清”。诉讼中，东阳青芒公司提交了录音、工作成果节选、成片重点片段、微信截图、电话截图等证据，证明陈大伟长期恶意延期抬价不配合工作，并拒绝实际沟通，陈大伟最终给付的镜头数量及质量均不符合要求。陈大伟对于成片重点片段、微信截图、电话截图予以认可，对于录音、工作成果节选认为无法证明工作不合格。此外，东阳青芒公司提交其与北京xx**文化传播有限公司（以下简称xxxx公司）签订的《后期特效制作合同》，以此证明重新加急制作的费用，该合同约定：xxxx公司接受东阳青芒公司委托为《凌云山庄传奇之夺权》提供后期特效服务，制作费为3万元，制作周期从2017年10月1日到10月15日。陈大伟对合同真实性存疑，并坚持认为东阳青芒公司迟延提供材料导致陈大伟无法正常开展工作。诉讼中，陈大伟提交工作证明、视频截图、付款凭证等，证明陈大伟完成镜头数量160余个，东阳青芒公司付款金额为14000元，金额与合同约定不符。针对此，陈大伟拟提出反诉请求，经本院释明后撤回反诉。东阳青芒公司对于上述工作证明、视频截图的真实性不予认可，并认为付款金额应为15000元。上述事实，有东阳青芒公司提交的《系列电影投资合作协议》、《影视后期特效制作合同》、《后期特效制作合同》、录音、工作成果节选、成片重点片段、微信截图、电话截图，有陈大伟提交的工作证明、视频截图、付款凭证及当事人陈述等在案佐证。本院认为：东阳青芒公司与陈大伟签订的《影视后期特效制作合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。本案法律关系应属加工承揽合同纠纷，根据法律规定，承揽人应当按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，承揽人完成工作后，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明，定作人应当验收该工作成果，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。本案中，东阳青芒公司委托陈大伟负责《凌云山庄传奇》中《夺权》部分的后期特效制作，后期双方基于特效制作完成的时间、质量存在争议，东阳青芒公司提交了录音、工作成果节选、成片重点片段、微信截图、电话截图等证据，工作成果节选与成片重点片段能够形成对比，显示效果存在差异，录音与微信截图、电话截图相互印证可以证明双方多次尝试进行沟通，但因陈大伟原因在后期沟通不畅，导致交付成果未能满足东阳青芒公司要求。上述证据可以形成基本证据链条，佐证陈大伟未能按照合同约定向东阳青芒公司交付特效视频，该行为已经构成违约，现东阳青芒公司主张陈大伟退还制作费并支付违约金，合法有据，与合同约定相符，本院予以支持。关于东阳青芒公司主张陈大伟支付加急制作费，其仅提供了《后期特效制作合同》，该合同未注明签约时间，无法判定与前述合同履行的时间关联性，且东阳青芒公司未提交相应支付凭证，故因证据效力不足，对于该项诉讼请求，本院不予支持。关于东阳青芒公司主张的延期回收资金成本，依据亦不充分，本院不予支持。陈大伟所辩称付款金额，与合同条款注明内容不符，本院对此不予采信。陈大伟与东阳青芒公司基于合同履行如存有其他争议，可以另行解决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百五十三条、第二百六十一条、第二百六十二条之规定，判决如下：一、被告陈大伟于本判决生效之日起十日内退还原告东阳青芒影视传媒有限公司制作费一万五千元；二、被告陈大伟于本判决生效之日起十日内支付原告东阳青芒影视传媒有限公司违约金一千五百元；三、驳回原告东阳青芒影视传媒有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费一千四百四十八元，由被告陈大伟负担二百一十二元（于判决生效后七日内交纳），由原告东阳青芒影视传媒有限公司负担一千二百三十六元（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审 判 长  李增辉人民陪审员  杨林屏人民陪审员  宋树桂二〇一九年八月二十三日书 记 员  孙增瑞