宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院民事判决书（2019）宁0202民初2289号原告：佳林建设有限公司宁夏分公司。法定代表人：薛某。委托诉讼代理人：张某。委托诉讼代理人：兰某，宁夏辅德律师事务所律师。被告：宁夏华远房地产开发有限责任公司。法定代表人：刘某。委托诉讼代理人：余某。委托诉讼代理人：杨某。原告佳林建设有限公司宁夏分公司（以下简称佳林建设宁夏分公司）与被告宁夏华远房地产开发有限责任公司（以下简称华远房地产公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月20日立案受理，本院依法适用简易程序于2019年7月17日公开开庭审理本案，原告佳林建设宁夏分公司的委托诉讼代理人张某、兰某，被告华远房地产公司的委托诉讼代理人余某、杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佳林建设宁夏分公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付拖欠工程款130021元；2.判令被告向原告支付逾期付款违约金141527.86元（暂计至2019年6月19日，请求判令至实际付清之日止），以上两项暂共计：271548.86元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年6月5日，被告与原告签订《宁夏华远房地产房博会布展施工合同》，合同约定，由原告承包宁夏华远房地产房博会布展工程，工程地点为大武口区、惠农区，施工期限为6月6日起至6月20日完成大武口区工程，27日完成惠农区工程，总工程价格为21万元。合同约定，原告需缴纳2万元工程履约保证金，被告在会展结束后三日内返还该保证金；付款方式为，大武口区工程完工并具备参展条件，则向原告支付工程总价款的70％，惠农区工程完工并具备参展条件的，向原告支付剩余30％价款，合同签订后，原告依照合同约定，向被告支付工程履约保证金2万元，亦依约施工，并完成该工程。被告仅在2013年7月3日向原告转账99979元，后原告多次催要，被告至今不履行付款义务。原告因此诉至法院。华远房地产公司辩称，1.对拖欠的工程款金额不予认可，合同签订该项目为大武口区房展会及惠农区房展会，总价款为21万元，被告已经支付10万元，21元是因为手续费被银行扣除，按照合同约定，大武口区项目完成后占整个项目的70%，被告应当支付15万元，惠农区工程占30%即6万元，保证金是为两项工程的保证，被告没有付清该工程款是因为大武口房展会工程施工时间是6月5日至20日，因2013年6月20日强降雨原因导致21日的房展会展棚有漏雨塌陷情况，6月21日原告方进行修补，6月23日又因为降雨，房展会展棚又漏雨，导致整个房展会无法进行，导致被告未付清原告工程款，因天气降雨原因，惠农区未按照合同约定搭设展棚。2.原告主张违约金被告不同意支付，按照合同约定，6月5日至21日的工期，但是由于天气原因导致展棚无法使用，被告没有违约，因大武口展棚结束后搭设惠农区展棚，但是因为降雨原因，展棚已经损坏，原告无法按照合同第一项第四条约定工程内容完成惠农区展棚，所以被告方不同意承担违约金。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织双方当事人进行了质证，对双方当事人所举证据本院认证如下：1.原告提交的企业信息表、房展会布展施工协议书、收据、宁夏银行支付系统专用凭证真实、合法，本院予以确认；2.原告提交的工程定案单虽系于海补签，但综合原告提交的于海、王耀新证人证言以及付款凭证、施工合同、过路费票据能够相互印证证实原告完成了惠农区的布展。对该事实本院予以确认；3.于海社保流水信息照片与本案不具有关联性，本院不予确认。4.被告提交的房博会布展施工协议书、转账单、银行手续费单、石嘴山市气象服务中心天气证明真实、合法，本院予以确认；5.被告提交的石嘴山日报、房展会现场照片和照片光盘能够相互印证，证实2013年6月21日宁夏·石嘴山第八届“华远·铂宫尚品”杯房·车文化生活博览会开幕，6月21日至25日在石嘴山市大武口区和平广场举办，6月28日至7月2日在惠农区文景广场举办。华远房地产公司展区为欧式风格布展，及2013年6月21日大武口区天气有雨的事实，对上述事实本院予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年6月5日，石家庄市佳林装饰工程有限公司宁夏分公司（乙方）与被告华远房地产公司（甲方）签订宁夏华远房地产房博会布展施工合同，合同约定，工程内容为双方认可的设计施工图纸及工程预算书所含的所有施工项目，包含在大武口参展结束后拆除运输至惠农区重新安装恢复布展。工程包干价21万元，自签订合同次日开始施工，20日完成大武口展会现场装修、安装及布展工作；6月25日拆除转运至惠农展会现场，27日完成现场安装、修补及布展工作。合同生效后，乙方向甲方缴纳履约保证金2万元，此保证金带展会结束后三个工作日内返还乙方，大武口展区布展完成，具备参展条件，甲方向乙方支付总价的70%工程款，即15万元，惠农区布展完成，具备布展条件，甲方向乙方支付剩余30%工程款，即6万元。合同同时约定，如乙方责任未按合同规定的工期交工，则合同约定的保证金不予返还，工程款不予支付；甲方未按合同约定支付工程款，按每日万分之五的逾期违约金补偿乙方。合同落款处甲方签字位置加盖公司公章，在落款日期上方记载：合同经办人于海；乙方签字位置由薛某签字并加盖公章。2013年6月8日石家庄市佳林装饰工程有限公司宁夏分公司向被告缴纳工程保证金2万元。2013年6月21日宁夏·石嘴山第八届“华远·铂宫尚品”杯房·车文化生活博览会开幕，6月21日（当日大武口区下雨）至25日在石嘴山市大武口区和平广场举办，6月28日至7月2日在惠农区文景广场举办，报纸显示华远房地产公司大武口展区为欧式风格布展。2013年7月3日，被告向石家庄市佳林装饰工程有限公司宁夏分公司付款10万元，实际到账99979元。原告要求被告支付下欠工程款，被告抗辩认为，原告只安装了大武口展会的展区，未安装惠农展区，双方纠纷成诉，原告诉至法院，请求判如所请。另查明，石家庄市佳林装饰工程有限公司宁夏分公司于2014年3月19日变更名称为佳林建设装饰工程有限公司宁夏分公司，又于2017年1月4日变更名称为佳林建设有限公司宁夏分公司。本院认为，承揽合同是指承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。本案案由应当定为承揽合同纠纷。原、被告签订的宁夏华远房地产房博会布展施工合同系双方当事人真实意思表示，合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告所举证据能够证实原告履行合同义务完成大武口区、惠农区两处布展，被告认为原告未完成惠农区布展项目的主张无证据证实，本院不予采信。庭审中，被告抗辩认为原告施工的大武口展区存在漏雨、坍塌，该主张无证据证实，本院亦不予采信。被告应当支付下欠款项110021元，并返还原告履约保证金2万元。对原告主张的违约金，被告对违约金计算方式并无异议，对此本院予以认可，但原、被告所签合同于2013年6月27日即履行完毕，工程定案单于2013年7月5日签字，原告应当及时主张权利，对扩大的损失应当由原告承担责任，因此对原告主张的违约金，本院参照民法总则及民事诉讼法的有关规定计算三年，为59411.34元（110021元×0.0005/天×360天×3年）。综上，被告应当支付原告工程款110021元，返还履约保证金2万元，并支付逾期付款违约金59411.34元。依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第三款规定，判决如下：一、被告宁夏华远房地产开发有限责任公司支付原告佳林建设有限公司宁夏分公司工程款110021元；二、被告宁夏华远房地产开发有限责任公司返还原告佳林建设有限公司宁夏分公司保证金2万元；三、被告宁夏华远房地产开发有限责任公司支付原告佳林建设有限公司宁夏分公司逾期付款违约金59411.34元；上述一、二、三项于本判决生效后十五日内付清。四、驳回原告佳林建设有限公司宁夏分公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5374元，减半收取计2687元，由佳林建设有限公司宁夏分公司负担813元，宁夏华远房地产开发有限责任公司负担1874元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。审判员 张白茹 二〇一九年八月二十八日书记员 李 桢附：本案相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十六条发生法律效力的民事判决书、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉费，逾期则视为放弃上诉。