甘肃省临泽县人民法院民事判决书（2019）甘0723民初643号原告：张掖市蒙娜丽莎装潢装饰有限责任公司。公司住所地：张掖市东部建材市场统一社会信用代码：91620102587178762B。法定代表人：魏某，该公司经理。委托诉讼代理人：何某，甘肃沁泽律师事务所律师。被告：临泽县倪家营镇马郡村村民委员会。统一社会信用代码：54620723C94158673N法定代表人：梁某，该村委会主任。委托诉讼代理人：薛某，临泽县东关街法律服务所法律工作者。被告：董某，男，1971年10月6日出生，汉族，农民，甘肃省临泽县人，住临泽县，电话180XX****XX。被告：吴某，男，1966年9月2日出生，汉族，农民，甘肃省临泽县人，住临泽县，电话180XX****XX。原告张掖市蒙娜丽莎装潢装饰有限责任公司（以下简称“蒙娜丽莎公司”）与被告马郡村村民委员会（以下简称“马郡村委会”）、董某、吴某装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年4月27日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，因案情复杂转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭进行了审理,经审理作出（2017）甘0723民初926号民事判决书。被告临泽县倪家营镇马郡村委员会不服提起上诉，张掖市中级人民法院经审理后作出（2017）甘07民终1203号民事裁定书，以二审期间上诉人提交新证据、致使一审部分事实认定不清为由，裁定将案件发回本院重审，本院依法适用普通程序，另行组成合议庭公开开庭进行了审理,原告蒙娜丽莎公司的委托诉讼代理人何某、被告马郡村委会法定代表人梁某及其委托诉讼代理人薛某到庭，被告董某、吴某经本院传票传唤未到庭应诉答辩，本案现已缺席审理终结。原告蒙娜丽莎公司向本院提出诉讼请求：要求被告支付工程款165012.58元，承担逾期利息28050元，合计193062.58元，并承担本案诉讼费。事实与理由：2013年6月26日，原被告签订《工程施工成本合同》一份，约定原告承包被告马郡村委会办公室装修工程。合同对工程造价、承包方式、付款方式、违约责任做出明确约定。合同签订后原告即为被告进行施工，在施工过程中被告董某、吴某提出增加施工项目，原告根据其要求为其增加施工，增加项目价值18253元。2013年11月2日，时任马郡村党支部书记吴某、村主任董某对工程及附加项目进行了签字验收。在施工过程中被告仅付工程款6万元，下剩款一直拖欠未付。后原告向被告催要工程款，被告多次推拖，后又以村委会换届为由推拖拒不付款，故起诉来院要求处理。被告马郡村委会辩称：1、合同签定后，原告并没有完全按照合同约定施工，部分工程至今并未完工。2、粉刷工程由被告另行承包他人完成，应扣除该部分工作量相对应的金额。3、验收工程过程不符合客观事实，原告的法定代表人魏某，拿着验收单补签字，但是时间写在了2013年11月2日。原告未能按照合同约定以及装饰装修合同书进行验收，导致原告起诉的事实与客观事实不相符。4、工程款已付6万元，二审的时候提交新证据，证明已付8万元。被告董某原审中辩称，2013年本人担任马郡村委会主任，2013年年底村委会换届选举时被告不再担任村委会主任，所涉案的装饰工程也有部分没有完工。2014年6月，原告找到被告家让被告在工程验收单上签了字，但欠原告工程款的具体数额不清楚。被告吴某未到庭应诉答辩，在法庭调查询问时表示，工程进行过验收，在合同上和验收单上本人都签过字，现马郡村委会欠原告的工程款数额不清楚。本院经审理认定事实如下：2013年6月21日，原告张掖市宏达装潢装饰有限公司与被告马郡村委会签订《倪家营马郡村办公室装饰装修工程施工承包合同》一份，约定原告张掖市宏达装潢装饰有限公司以包工包料的方式承包被告马郡村委会办公室装修工程，工程期限60天，自2013年6月26日至2013年8月26日，造价为226795元；开工前发包人付给承包人工程款30%，即7万元；工程进度达50%时，发包人付给工程总造价的35%，工程完工后付10%，剩余工程款于2014年6月20日前付清。工程验收合格后承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人，发包人接到资料后3日内若无异议即视为同意，后原告按照合同约定进行了施工。另在施工过程中，马郡村委会将该项工程内的粉刷工程包给曹克伟，后该部分粉刷工程结算支付了9185元。后双方协商增加部分工程，增加工程价款为18253.10元。工程竣工后，经验收水电、泥工、木工、粉刷装饰项目均符合标准和要求，形成工程竣工验收单。在施工过程中，被告马郡村委会向原告支付工程款8万元。2015年5月，原告起诉本院要求被告马郡村委会支付剩余工程款，后申请撤诉，本院作出（2015）临民初字第864号民事裁定书准予撤诉，现原告再次起诉来院要求处理。另查明，张掖市宏达装潢装饰有限公司成立于2011年9月21日，于2013年10月31日更名为张掖市蒙娜丽莎装潢装饰有限责任公司，即本案的原告。为证明其主张，原告提交装饰装修工程施工承包合同一份、工程预算设计说明书一份、装修附加项目清单一份、装修竣工验收单一份、内资企业基本信息一份，试以证明原告与被告马郡村委会签订装修合同，被告完成马郡村委会办公楼装修工程的工程量，目前尚欠工程款情况。经质证，被告马郡村委会认为，合同所约定的部分内容原告未完工，其竣工验收也是事后补办补签。法庭经审查认为，虽然被告马郡村委会提出尚有部分工程未完工，但没有提出相关证据证明其未完工的工作量及其价值，且马郡村委会自2013年底施工完毕后就搬入使用至今，并在竣工验收单上签字确认。故法庭根据双方当事人陈述及所举证据，认定了上述事实。本院认为，合法的合同关系受法律保护。原告与被告签订的装饰装修工程施工承包合同，意思真实、合法有效，当事人均应遵照执行。原告签订合同后完成了约定的工程量，被告马郡村委会辩称部分工程至今未完工，但未提供相关证据佐证，现工程已经竣工验收且搬入使用至今，其辩解理由不能成立。关于粉刷等部分工程，村委会另行发包给他人施工完成，因原被告双方认可按工程结算票据价值进行扣除。其扣除数额为9185元。关于已给付工程款数额问题，双方在原案二审时提供新证据证明为8万元，且本次庭审中原被告双方均认可，故已付工程款数额应认定为8万元。关于原告主张的逾期利息，双方当事人在合同中对逾期付款利息未有明确约定，原告在庭审中并没有提交证据证明有损失存在，故对逾期利息不予支持。被告董某、吴某作为2013年签订合同时的村干部，代表被告马郡村委会签订合同，是履行职务行为，由被告马郡村委会承担该行为产生的责任。根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告临泽县倪家营镇马郡村村民委员会支付原告张掖市蒙娜丽莎装潢装饰有限责任公司工程款245048.10元，除已经支付的80000元，粉刷工程扣除9185元外，再支付155863.10元，限被告于本判决生效后十日内履行完毕；被告董某、吴某在本案中不承担责任。驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4161元，由被告临泽县倪家营镇马郡村村民委员会负担3500元，原告张掖市蒙娜丽莎装潢装饰有限责任公司负担661元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于甘肃省张掖市中级人民法院。审 判 长 宋建章审 判 员 曹冬兰人民陪审员 郭兴才 二○一九年八月三十日书 记 员 田丰朝附法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《中华人民共和国民法通则》第四十三条企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。备注：申请执行的期间为二年，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。