安徽省来安县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)皖1122民初2953号 原告:安徽省浦菲尔建材有限公司,住所地安徽省来安县汊河经济开发区,统一社会信用代码91341122568114549P(2-5)。 法定代表人:舒常梅,该公司董事长。 委托诉讼代理人:先兆龙,江苏首开律师事务所律师。 被告:江苏盛禾建设有限公司,住所地南京市高淳经济开发区花山路****,统一社会信用代码91320118745388791J(1/4)。 法定代表人:童一家,该公司董事长。 委托诉讼代理人:辛长洲,江苏苏源律师事务所律师。 委托诉讼代理人:顾珅,北京市炜衡(南京)律师事务所实习律师。 原告安徽省浦菲尔建材有限公司(以下简称浦菲尔建材公司)与被告江苏盛禾建设有限公司(以下简称盛禾建设公司)买卖合同纠纷一案,本院于2018年10月12日受理后,依法适用简易程序进行了审理,原告浦菲尔建材公司的委托诉讼代理人先兆龙、被告盛禾建设公司的委托诉讼代理人辛长洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浦菲尔建材公司向本院提出诉讼请求:1、盛禾建设公司依法支付所欠货款142388元,并返还保证金20000元;2、盛禾建设公司承担本次诉讼相关费用。诉讼过程中,浦菲尔建材公司变更诉讼请求1、盛禾建设公司依法支付所欠货款204204元,安装费24815.99元,并返还保证金20000元。事实与理由:2015年6月23日，其与盛禾建设公司签订《铝板加工及安装合同》并按照合同约定提供了相关产品。截止2016年8月29日,共发货204204元,盛禾建设公司支付了部分货款,尚欠142388元未付。另盛禾建设公司收取其质量保证金20000元没有返还,故诉至法院。 盛禾建设公司辩称,根据双方签订的合同约定,合同义务包括供货和安装。浦菲尔建材公司供货的数量和完成的工作量没有经过盛禾建设公司进行确认,其单方提供的单据不足以认定其完成的工作量,原告认为和被告之间履行了合同,但双方并未完成结算,工程量无法确定,不满足付款条件。刘杰所负责的安装也没有签证证明是否含有龙骨,其安装价格亦不能确定。付款的条件应以工程竣工合格方可支付,盛禾建设公司按照约定支付了工程的进度款81816元,浦菲尔建材公司所施工的工程存在反复整改造成工期延误等问题,根据合同约定,如果存在有保证金也应予以扣除,因工程质量问题,工程的甲方将原告所施工的工程拆除,与被告无关。综上浦菲尔建材公司所施工的工程因为质量问题及其完成的工作量无法确定,盛禾建设公司无法根据合同向其付款,请求依法驳回原告诉请。 经审理查明:2016年6月23日,浦菲尔建材公司(供方、乙方)与盛禾建设公司(需方、甲方)签订《铝板加工及安装合同》就瑞安翠湖山B2区总承包工程的铝单板加工事宜约定:“合同标的:1、合同标的清单:产品名称:铝单板,品牌/型号:长江,规格/颜色:2.0/见样,单价(元/M2):156,数量(M2):以实际发货结算;产品名称:铝单板,品牌/型号:长江,规格/颜色:2.5/见样,单价(元/M2):176,数量(M2):以实际发货结算;施工含辅料,不含龙骨:单价70元/M2;施工含辅料,含龙骨:单价95元/M2。2、如甲方修改或变更货物清单,必须提前通知乙方。异形板价格另算……9、甲乙双方确认供货的面积按甲方收货人员在送货单上签收为准,如有异议甲方应在收货后2日内书面提出,逾期以送货单面积数量为最终结算依据(含以上须加价条款)。二、技术与质量:……2、质量标准……(2)加强筋按幕墙规范;(3)钣金加工参照建筑幕墙行业标准GB/T21086-2007。(4)其他工艺质量等执行国家标准、行业现行标准、招投标文件要求及其他。……五、结算及付款:1、B2区总量约5000M2。2、结算数量以乙方实际交付的产品数量为最终结算数量。3、结算方式:工作量达1000M2(或以上),甲方付乙方18万元,以此类推。其他:余款春节前结清。六、违约责任与工程施工保证金:……2如因质量问题更换或数量差货等情况,甲方及时通知乙方协商解决。3、工程施工保证金:贰万元,签订合同前乙方支付至甲方专用帐户;4、保证金退回:工程完工后(3日内);5、保证金适用范围:乙方在施工过程中,如遇下列情况,甲方将有权从乙方工程施工保证金中扣除:a施工过程中出现退工现象。b施工过程中使用不合格材料。c进度跟不上总包要求。d有聚众闹事行为。……八、争议解决:本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,应向乙方所在地人民法院起诉”。合同签订后,浦菲尔建材公司分别于2016年6月25日、7月6日、7月19日、7月21日、7月28日、8月5日、8月10日、8月19日等向盛禾建设公司发货,共计面积1124.442平方米,总金额204204.732元,由现场施工负责人刘杰签收,并组织施工。 2016年11月21日、12月19日,案涉工程甲方江苏九西建设发展有限公司(以下简称江苏九西公司)发出工作联系单2份,列明B区工程施工及管理方面存在问题影响工程进度(包括案涉铝板安装工程),要求整改。2017年2月16日,江苏九西公司以已施工B2样板区部分外墙铝板效果不理想、近期提供的外墙铝板深化图纸不能满足设计要求为由,取消盛禾建设公司B2区总承包工程外墙铝板施工,且对原外墙铝板方案进行简化。盛禾建设公司在未经浦菲尔建材公司认可的情况下,拆除了浦菲尔建材公司的施工现场。 另查明,2017年7月25日,本院受理原告浦菲尔建材公司与盛禾建设公司买卖合同纠纷一案,浦菲尔建材公司向本院提出诉讼请求:1、盛禾建设公司依法支付所欠货款142388元,并返还保证金20000元;2、盛禾建设公司承担诉讼费用。本院经审理作出裁定:驳回浦菲尔建材公司的起诉。宣判后,浦菲尔建材公司不服本院裁定,向滁州市中级人民法院提起上诉。2018年5月23日,滁州市中级人民法院经审理撤销本院裁定,指令本院审理。 以上事实,有浦菲尔建材公司提供的铝板加工及安装合同、发货清单、项目结算单,盛禾建设公司提供的往来邮件、江苏九西公司工作联系单、工程指令及结算签证,(2017)皖1122民初1996号之二民事裁定书、(2018)皖11民终1235号民事裁定书，浦菲尔建材公司、证人刘杰及盛禾建设公司当庭陈述等在卷佐证。 本院认为,浦菲尔建材公司与盛禾建设公司之间的《铝板加工及安装合同》,是双方当事人真实意思表示,且不违反相关法律规定,是合法有效合同。依法成立的合同,对当事人具有约束力当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。浦菲尔建材公司依据合同约定提供铝板及组织施工,盛禾建设公司亦应支付相应货款及安装费用。盛禾建设公司认为浦菲尔建材公司提供的铝板安装存在质量问题,但在法庭辩论终结前未能提供有效证据加以证明,亦未得到浦菲尔建材公司认可。假设铝板质量有问题亦应在合同约定的检验期间内提出,盛禾建设公司未在约定的检验期间内以约定的方式提出质量异议,应视为浦菲尔建材公司提供的铝板及施工质量符合约定。盛禾建设公司在未经浦菲尔建材公司认可的情况下,自行拆除了浦菲尔建材公司的施工现场,应承担由此产生的法律后果。江苏九西公司的“工程指令”第2条要求简化外墙铝单板安装,致浦菲尔建材公司与盛禾建设公司之间《铝板加工及安装合同》已无法继续履行,应就已完成部分进行结算。故盛禾建设公司关于工程没有竣工验收,双方没有结算,浦菲尔建材公司的诉请没有事实和法律依据的辩解,本院不子采信。江苏九西公司的“工程指令”第1条,及浦菲尔建材公司提交的“发货清单”、现场施工负责人刘杰的证言可以确认浦菲尔建材公司提供的铝板安装数量及施工辅料单价构成,浦菲尔建材公司实际供货1122.442M2并组织施工,盛禾建设公司应按合同第五条约定支付货款及安装费用,而盛禾建设公司支付了81816元后未再支付余款，由此产生的纠纷应承担全部责任。盛禾建设公司辩称浦菲尔建材公司存在图纸深化不够、反复整改造成工期延误等问题,符合合同约定的保证金扣除条件应予扣除,本院对此予以采信。故浦菲尔建材公司要求盛禾建设公司依法支付所欠货款122388元(204204元-81816元)、安装费24815.99元的诉请,本院予以支持。浦菲尔建材公司要求返还保证金20000元的诉请，本院不予支持。当事人对自己的主张有责任提供证据,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利的后果。 综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条、第一零七条、第一零九条、第一百五十七条、第一百五十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款,《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条之规定,判决如下： 一、被告江苏盛禾建设有限公司予本判决生效后十日内支付原告安徽省浦菲尔建材有限公司货款122388元及安装费24815.99元； 二、驳回安徽省浦菲尔建材有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3548元,减半收取计1774元,由被告江苏盛禾建设有限公司负担. 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省滁州市中级人民法院。 审 判 员  王立武 二〇一九年八月二十日 代理书记员  田 丰 附一:本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第八条依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同依法成立的合同,受法律保护。 第四十四条依法成立的合同,自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百五十七条买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的,应当及时检验。 第一百五十八条当事人约定检验期间的,买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人,买受人怠于通知的,视为标的物的数量或者质量符合约定。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法》的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。 在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 附二:履行判决交付执行款 开户银行:来安县农村商业银行新河支行 开户户名:来安县人民法院 帐号:20000350242210300000018