江西省于都县人民法院民 事 判 决 书（2020）赣0731民初1232号原告（反诉被告）：于都臻品装饰工程有限公司地址：于都县贡江镇滨江大道水云豪苑B栋2层01号写字楼，统一社会信用代码91360731MA3897E822。法定代表人：刘征良委托代理人：徐德文，江西雩山律师事务所律师，代理权限：特别代理。被告（反诉原告）：刘正鑫，男，汉族，2000年5月8日生，住于都县，确认送达地址：于都县贡江镇香江湾小区2栋110-111商铺。被告（反诉原告）：于都县潮锦记鲜牛火锅店地址：于都县贡江镇香江湾小区2栋110-111商铺，统一社会信用代码9236071MA3904CU3H。经营者：刘正鑫，男，汉族，（以下简称“被2”即反诉原告2）委托代理人：梁燕，女，汉族，系于都县潮锦记鲜牛火锅店员工，代理权限：特别授权。原告于都臻品装饰工程有限公司（以下简称：臻品装饰公司）与被告刘正鑫、于都县潮锦记鲜牛火锅店（以下简称：潮锦记店）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月21日立案后，依法适用普通程序，于2020年5月20日公开开庭进行了审理。原告臻品装饰公司的委托代理人徐德文、被告刘正鑫、被告潮锦记店的委托代理人梁燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告臻品装饰公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令被告向原告支付拖欠的装修工程款126000元，并支付利息，利息按月利率2%计息，从2019年12月13日起暂计至起诉之日止的利息为7560元，合计133560元，利随本清；2.案件受理费用由被告承担。事实和理由：被告系一家经营火锅的食品店，工商注册成立于2019年11月12日。被告成立伊始，被告就委托原告对其新店进行装修，双方于2019年11月1日签订《合同书》，原告依约为被告提供装修服务，即使在被告未按照《合同书》约定的付款时间向原告支付工程款，原告同时克服其他不可抗力的因素下，向被告交付了合格的装修工程，被告也按期顺利开业至今。原、被告签订的《合同书》，约定工程总价为380000元。虽然原告多次催要，被告仅仅支付了25.4万元，尚欠原告工程款12.6万元。原告为被告能够尽早开业，投了巨大的人力、物力，但被告却以各种理由，迟迟不向原告支付剩余工程款。为维护原告的合法权益，原告不得不提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。被告刘正鑫、潮锦记店辩称，我方实际支付原告28万元，根据合同约定，未支付的款项10万元；案涉工程尚未进行验收，根据约定，还没有到支付的期限；被答辩人未按约定时间交付合格工程，给我方造成严重损失，答辩人在合同履行工程中不存在违约情形，无需承担违约责任，被答辩人要求答辩人支付逾期利息的请求不适合法律依据。反诉原告向本院提出反诉诉讼请求：1.判决反诉被告赔偿二反诉原告各项损失共计6917元；2.判决反诉被告向反诉原告支付因工程延误产生的违约金共计76000元；3.判决反诉诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：2019年11月1日，反诉原告与反诉被告签订《合同书》，约定由反诉被告承包反诉原告潮锦记店装修装饰工程，工程造价为38万元。《合同书》同时约定：开工日期2019年11月3日，竣工日期2019年12月3日，施工期限共计30日；由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程款总造价1%的违约金。反诉原告依约向反诉被告提供的符合要求的施工条件，由于反诉被告自身并不具备施工队伍及施工技术，全靠业务分包，导致工期未能按时完成，反诉被告辩称，反诉被告在装修时间已经向反诉原告交付了合格的装修工程，有关工程延期的原因是因为被告未在双方约定的时间内付工程款，天然气施工出现困难，广告牌被于都城管局拆除，不能安装造成延期，关于反诉原告要求支付损失6917元，本案的反诉被告已经交付了合格工程，本案反诉原告并无实际证据证明造成了渗水，反诉原告没有实际证据，我方不应该承担相应的损失，我方并未延期，反诉被告无需承担相应的损失。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告为证明自己的主张向本院举证如下：1、原、被告身份信息资料；2、原、被告之间签订的合同书，已经详细列明了被告即反诉原告应该在合同履行期内支付相应的款项，被告即反诉原告应在交付工程五日内及时验收，否则视为合格，现工程已经交付完毕，被告已经营业长达四、五个月，聊天记录证明被告已经向原告支付了工程款，广告牌问题和天燃气问题导致了工程延期，被告未及时支付工程款，导致工程一再延期；3、聊天记录一份。被告质证认为，对证据1三性无异议；对证据2三性无异议，但是刘正鑫本人就是在原告处工作，承诺了给他一万元的介绍费，是签了装修合同才去办的营业执照，双方签合同的真实性有异议；对证据3真实性无异议，但是对关联性、合法性有异议，这些都是在工程刚开始的时候，现在原告仍然在对装饰装修工程进行修补，该证据不能证明原告的观点，我方的合同的工期是刚开始的时候发生的问题，其他我方在第二天就已经解决了。被告为反驳原告向本院举证如下：1、转账凭证一组，证明我方已经实际支付了25.7万元的事实；2、合同一份（与原告提交合同一致，未提交），证明我方不需要支付这些钱；3、本人和装修负责人之间的聊天记录，证明工程在12月30日之前仍然没有达到合格标准；4、照片数张，证明工程出现问题；5、店里的收银系统一份，证明被告方店里造成的损失；6、证人谭某到庭作证，证实其系反诉原告店员工，2019年12月18日开始上班，职务为收银员，反诉原告潮锦记店于2019年12月23日开始营业，经营中客人反映天花板有渗水，因停电客人退单，造成损失。7.证人邓某到庭作证，证实其系反诉原告的员工，2019年12月2日入职，当时店里尚在装修，入职潮锦记店的店长职务，在该店2019年12月23日开始上班，客人多时会停电，墙壁会渗水，包厢内的设备也会漏水。原告质证认为，对证据1中的数据应该是25.4万元；对证据2中已经写明了乙方要提前通知甲方才能验收，原告方交付了工程他们已各种理由迟迟不验收，原告方认为已经交付了合格产品，不存在质量问题；对证据3真实性、合法性无异议，关联性有异议，原告已经将问题处理完毕，不存在墙面和线路的问题，合同已经明确约定了交付工程被告要及时验收，如果以各种理由未验收，则原告交付的工程合格；证据4被告的照片不能反映该照片显示的内容是原告的原因造成的，有关跳闸导致客户退单不能证明是原告的装修有问题，客户是否买单是因为什么原因，被告无证据证明是原告的原因，对其关联性有异议；对证据5对收据不符合证据的形式，被告要提供相应的发票，二份收据证实时间是在2020年4月10号，已经过了五个月，加上疫情，相关费用不能让原告承担，应该是被告的原因。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院对当事人无异议的证据和事实及有争议的证据和事实，综合审查查明，本院认定如下：原告于都臻品装饰工程有限公司经于都县市场监督管理局注册，2018年11月29日成立。系有限责任公司，经营范围为建筑装饰装修工程、水电安装工程、园林绿化工程设计和施工；智能家居、安装弱电工程设计、施工及维护；家用电器、建筑材料批发、零售。法定代表人：刘征良。被告于县潮锦记鲜牛火锅店，经于都县市场监督管理局注册，2019年11月12日成立。系个体工商户，经营者：刘正鑫，经营场所：赣州市于都县贡江镇香江湾小区2栋110-111号商铺。2019年11月1日，被告刘正鑫与于都臻品装饰工程有限公司签订一份《合同书》。合同载明，甲方（发包方）：刘正鑫，乙方（承包方）臻品装饰工程有限公司。甲方委托乙方承担本工程的施工，安装任务。…，为明确双方的权利和义务，结合本装修工程具体情况，甲方双方就本装饰装修工程施工事项一致，达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：潮锦记全牛火锅店。2.工程承包方式采取乙方一次性包干（包工包料方式以工程报价单的项目为准），工程总价380000元（不含税），大写叁拾捌万元（含厨房加建部分2万元）。3.若因甲方原因或政府原因导致厨房加建部分无法正常施工，甲方仍应向乙方支付乙方实际施工的工程量价款，支付上限为2万元，相应的涉及厨房部分工期自然顺延。第二条工程施工期限1.开工日期2019年11月3日，竣工日期2019年12月3日。全部施工期限30天.乙方按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。…，第三条施工图纸。双方商定施工图纸由甲方委托乙方设计施工图纸，施工图纸一式三份，甲方、乙方、工程部各执一份，甲方不另行支付费用。第四条甲方义务。1.提供符合施工要求的水、电（费用由甲方承担），并说明使用注意事项；…。4.参与对工程质量，施工进度进度及对材料进场、工程竣工的验收；…，第五条乙方义务1.乙方派出专职工地工程监理，负责合同履行，施工中严格执行国家相关施工规范。按合同要求组织施工，保质，保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。…，5.保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，垃圾运离；…，7.与工程相关的乙方相关人员，要保持与甲方的密切联系和沟通，以确保工程施工的顺利进行。…，第七条材料供应。1.由甲方提供的材料、设备、其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并提前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担。2.由乙方提供的材料、设备甲方有权减低检验；若乙方所提供的品牌、规格、质量与报价表不符，甲方有权拒绝接受使用，由此而延误供工期或影响工程质量、责任由乙方承担；…。第八条工期延误。对以下原因造成的竣工日期延误，工期相应顺延；1.工程量增减或设计变更。2.不可抗力；3.甲方未按时参加阶段验收而造成的停工或甲方其他原因引起的延误；4.甲方同意工期顺延的其他情况；5.因乙方所供材料或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。…，第十条工程验收和保修。1.双方在施工过程中分阶段对工程资料进行验收；乙方应提前一天通知甲方参加各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收但（工程验收单作为本合同附件）。若甲方接到通知五天内未进行验收，视为该工程验收合格，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工程延误及其它损失均由甲方承担。2.工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（工程结算单作为本合同的附件）。并填写工程保修单（工程保修单作为售后服务凭证）。第十一条关于工程价款及结算的约定。1.合同价款：本合同工程总造价为380000元（含厨房加建部分），金额大写：…。2.本合同签订后，甲方预付乙方双方签认的《工程（预算）报价单》中工程款5万元，乙方进场施工。3.乙方工程进度至泥工完成后，甲方支付第一期工程款16.5万元，施工及安装施工验收合格后三日内甲方支付余下工程款16.5万元。4.甲方应将工程款直接叫乙方以下指定书款账号；…。第十二条违约责任。1.合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论何原因违约造成合同无法履行的，…。2.工程因未验收或未结算尾款而未移交，甲方提前使用擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的，甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利，且甲方仍应向乙方全额支付工程款。3.甲方未按期支付工程款，乙方有权停工；每延期支付一日，甲方应向乙方支付本合同载明的工程总造价1%的违约金；4.由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修理。所需修理费用由乙方承担。5.由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价1%的违约金。…，第十五条附则。1.施工过程中，对于乙方需要通知甲方为（不为）相关行为的，乙方可以采取书面、口头、电话、传真、信函、电子邮件、QQ（或其他网络聊天工具）等方式行使通知甲方的义务，自乙方发出通知即为乙方履行了通知义务，通知后甲方未按照乙方要求完成事务的责任由甲方承担。2.效果图系基于理想状态下由电脑合成，…，3.本合同一式二份，甲方执一份；乙方执一份；双方签字（盖章）后生效；4.工程（预算）造价项目清单系本合同附件，为本合同的组成部分，作为验收参考标准。甲方：刘正鑫签字按手印，乙方，法定代表人刘征良签字，公司盖章。合同签订后，原告臻品装饰公司进场装修，被告陆续付款，2019年11月1日支付50000元，同年11月30日支付94000元，12月5日支付27000元，2020年1月11日支付50000元，另支付33000元，共计254000元。装修过程中，原告方于2019年11月7日提出天然气管道还没进行改管，督促尽快安排，不然工地工期会延期，三天后，仍然未能解决。2019年11月15日，于都县城市管理局对被告擅自设置不符合户外广告牌作出了责任停止违法（章）行为通知书并下发责任改正通知书，该通知书责任被告对上述问题在三日内予以改正，并在11月18日前将整改情况书面报告给于都县城市管理局。对之前问题原、被告共同进行了解决。2019年12月13日原告将装饰工程完工交付给被告，在被告方接受该装饰工程后，被告方发现部分包厢墙体有渗水，天花板等处有渗水，被告方告知相关情况，原告进行了修复。12月23日，被告潮锦记店开张经营。被告潮锦记店提供结算单流水，载明从2020年1月16日至21日因停电有14单退单，共计金额为4567元。2020年4月10日和4月16日，被告提供的收据二张，载明维修电路支付了500元和600元。另查明，被告刘正鑫原系原告臻品装饰公司员工，被告刘正鑫介绍原告臻品装饰公司承揽被告潮锦记店装饰工程，约定原告应支付相应的介绍费用，被告方在支付工程款时已扣除6000元，抵扣被告应支付给原告的工程款6000元。2020年1月1日，被告潮锦记店为原告方管理人员充值会员卡，会员充值通知载明，卡号为188××××2788，会员：高先生，充值金额10000元，赠送金额：0元，付款方式：现金，可用金额：10000元；卡号为15×××28，会员：刘先生，充值金额10000元，赠送金额：0元，付款方式现金，可用金额10000元，共计充值20000元。被告经营中，被告通知原告出现了渗水问题需维修，原告已派人修复。原告向被告请求结清剩余工程款，被告以尚未验收为由，双方协商未成，原告遂于2020年4月诉至本院，请求被告支付剩余工程款。被告答辩期间，向本院提起反诉，认为工程尚未验收，不应支付工程款，并提出反诉，请求反诉被告即本诉原告赔偿各项损失及支付违约金。本院认为，原告臻品装饰公司与被告刘正鑫签订的对被告潮锦记店内部装修装饰的《合同书》，系双方真实意思表示，未违反法律法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人因按约履行合同。本案争议的焦点：1.装饰工程是否已经验收合格并且交付使用；2.工程延误是否因被告原因造成的工期延误；3.是否造成了反诉原告的经济损失。1.装饰工程是否验收并交付使用问题。合同约定工程在2019年12月3日前完工。原告向被告交付装饰工程是在2019年12月13日，双方未对工程进行验收。根据合同约定，甲方提前使用擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此造成的损失，由甲方负责，并视为自动放弃保修及维修的权利，且甲方仍应向乙方全额支付工程款。被告方在原告交付工程后，一直使用并开业经营至今。2.工程延误是否因被告原因造成的工期延误。本案中，因被告设置广告牌被于都县城市管理局责任整改，加建厨房的天然气管道该管，被告未及时联系，造成原告工程施工延误。根据合同约定甲方其他原因造成的延误，工期顺延。3.是否造成了反诉原告的经济损失问题。反诉原告即本诉被告提出工程质量问题，反诉原告提交的电路维修发票及结算单退单的流水及工程渗水照片等，不能证实是否为工程质量问题;被告虽未验收,但擅自使用后，又以使用的工程不符合约定为由主张权利的，不予支持。因此，反诉原告提出的质量问题引起的损失，无事实依据，本院不予采信。根据被告向原告支付的工程款共计254000元，被告刘正鑫介绍费用6000元抵扣工程款，被告为原告方充值会员卡20000元，应予抵扣工程款，原告方辩解实际充值10000元，被告方赠送了10000元，应计算10000元的理由，无事实依据，不予采信，因此，被告共支付给原告工程为280000元，工程总价为380000元，减去280000元，尚欠工程款100000元。被告应向原告支付剩余工程款100000。原告请求被告支付尚欠的工程利息问题。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条和第十八条规定以及全国法院民商事审判工作会议纪要精神，对工程款未约定利息，从工程实际交付之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。实际交付时间为2019年12月13日，按约定在交付之日三日内付清尚余工程款，因此，应从2019年12月17日起对尚欠工程100000元，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，至付清款止。因此，原告请求被告从2019年12月13日起按月利率2%计算，不予采信。反诉原告请求因工程未验收，无需支付尚余工程的主张，不予采信；反诉原告请求反诉被告赔偿经济损失和支付违约金的主张不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、第十七条和第十八条第（一）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第六条、第七条、第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十条的规定，判决如下：一、被告刘正鑫、于都县潮锦记鲜牛火锅店于判决生效后十五日内向原告于都臻品装饰工程有限公司支付拖欠的工程款人民币100000元并支付利息，（利息计算，以100000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2019年12月17日起至付清款止，计算的利息）；二、驳回原告于都臻品装饰工程有限公司其他诉讼请求；三、驳回反诉原告刘正鑫、于都县潮锦记鲜牛火锅店请求反诉被告于都臻品装饰工程有限公司赔偿经济损失6917元的诉讼请求；四、驳回反诉原告刘正鑫、于都县潮锦记鲜牛火锅店请求反诉被告于都臻品装饰工程有限公司支付因工期延误的违约金76000元的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2971元、反诉费936元，共计3907元，由原告负担671元，被告负担3236元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江西省赣州市中级人民法院。审 判 长  严继东人民陪审员  黄智英人民陪审员  曾 飞二〇二〇年七月二十一日书 记 员  梁 娜