安徽省阜阳市颍东区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1203民初1993号 原告：阜阳市通达理装卸服务有限公司，住所地阜阳市颍东开发区阜蚌路313号，统一社会信用代码91341200740899680C。 法定代表人：周利平，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王晓娟，女，该公司职工。 被告：武川县大汉国风新能源有限公司，住所地武川县青山路，统一社会信用代码911501253997158407。 法定代表人：王伟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张晓东，男，该公司员工。 原告阜阳市通达理装卸服务有限公司(以下简称“通达理公司”)诉被告武川县大汉国风新能源有限公司(以下简称“大汉国风公司”)租赁合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告通达理公司委托代理人王晓娟，被告大汉国风公司委托诉讼代理人张晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告通达理公司向本院提出诉讼请求：一、请求依法判决被告支付欠款170.3万元。二、请求被告支付实际欠款金额,(按照银行同期贷款利息支付滞纳金)。三、本案的诉讼费用由被告承担。四、本案律师费、保全费等其他费用由被告承担。事实与理由：2019年11月7日被告因工程需要,与原告签订《800吨桁架臂汽车起重机械服务合同》,由原告提供吊车,被告租用,进场费用35万元,租赁费用为70万元/月,租赁吊装费按月付款。吊车从阜阳市通达理公司出发,前往武川县上秃亥乡东房子国风电场吊装作业施工工地现场。合同约定2019年12月5日进场至2020年4月2日退场,扣除春节假日十五天,合计月租为3个月零13天,合计费用为275.3万元。现被告武川县大汉国风新能源有限公司至今尚欠原告租赁费170.3万元,并有被告人签字确认的进场单、退场单。合同明确约定权利、义务、违约金、诉讼法院所在地。此后经原告多次不断催要协商未果,被告拒不支付原告租赁费,为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。 被告大汉国风公司辩称：原告称其“2019年12月5日进场至2020年4月2日退场，除去15天春节假期，合计月租为3个月零14天，合计费用为275.3万元”。被告认为该说法与事实不符，根据《机械作业进场单》显示原告自2019年12月5日正式进场，按监理方施工日志记录，所有施工方于2020年1月9日下午4时全部停工，于2020年1月10日正式放假，工期合计35天。春节假期期间适逢全国“新冠”疫情爆发，原告的两名吊车司机直至2020年3月24日才返回武川并随公安机关进行隔离登记。根据《吊装服务退场确认单》原告退场时间为2020年4月2日，此期间受“新冠”疫情影响并未进行吊装作业。而原告主张总费用为275.3万元是多计算了因“新冠”疫情期间在吊车司机未到场、吊车无人驾驶情况下的设备租赁费，这是没有事实及法律依据的。并且根据双方签订的《800吨桁架臂汽车起重机械服务合同》第3.4.2条约定，原告应在吊装前为机械设备配置满足要求数量的操作人员，显然原告未能按合同要求履行约定。因此原告要求被告承担此期间的设备租赁费是不合理的。被告已向原告支付了进场费及1个月的设备租赁费共计105万元，由于受“新冠”疫情影响，原告的司机在返回武川后无法进行吊装作业，此属于不可抗力情形。同时在《吊装服务退场确认单》上也注明了受疫情影响的费用及时间协商后进行减免，因此剩余的设备租赁费的数额应由双方另行协商，待金额确认后由被告支付给原告。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条之规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任”。因此原告认为，被告应当按照原告实际的工作天数向其支付设备租赁费。根据《800吨桁架臂汽车起重机械服务合同》第3.3.3条之约定，免责维修保养时间为2天/月，但具统计，原告的机械维修时长累计5.5个工作日，并且原告吊车上的打销器自2019年12月3日损坏直至12月18日备件才运输过来，此期间是由我方工作人员为其从其他单位调借打销器，否则其误工时长须额外增加15天。并且因原告的提前撤场导致我方需另行寻找吊装公司并额外支付设备进场费，被告认为已支付的105万元已然超出了实际应付的租赁费，综上所述，原告的诉讼请求缺乏事实基础及法律依据，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。 原告为证明自己的诉讼主张，向本院提交以下证据：证据一、原告营业执照、证明原告的诉讼主体资格；证据二、租赁合同。证明双方签订的合同真实有效，对进场时间等约定详细；证据三、进场单、退场单。证明进场时间和退场时间，实际结算的时间和约定实际时间要多；证据四、清单。被告仍下欠1703000元是真实有效的。 经庭审质证，被告大汉国风公司对原告提供的证据质证如下：对证据一无异议；对证明二无异议；对证据三真实性无异议，但对证明目的有异议；对证据四有异议，对原告的实际租赁期限计算不认可，不应将原告司机未到场时间计算到实际租赁期限内。 被告为证明自己的答辩意见，向本院提交以下证据：证据一、《800吨桁架臂汽车起重机械服务合同》。证明合同1.2.2.5约定原告应配备2名吊车司机以满足吊装需求。证据二、付款凭证。证明被告已经向原告支付了35万元的进场费及70万元的租赁费。证据三、监理合同。证明我方监理单位为北京中景恒基工程管理有限公司。证据四、施工日志。证明原告机械维修的误工时长，并且有监理盖章，及司机返回时间。证据五、往来联络函。证明该项目自2020年1月10日停工，且原告以疫情不可抗力为由执意撤场。 经庭审质证，原告对被告提供的证据质证如下：对证据一无异议，但应按照1.2.2.5条约定；对证据二无异议；对证据三有异议；对证据四有异议；对证据五有异议，工期结束是2020年4月15日，天数在疫情期间已经去除。 本院经审理认定事实如下：原告通达理公司系从事货物装卸、工程机械租赁、服务等经营的公司。被告大汉国风公司承建山东国风49.5MW风力发电供电供热工程项目，由北京中景恒基工程管理有限公司对该项目工程提供监理。因工程项目建设需要，被告承租原告公司“800吨桁架臂汽车吊”吊车进行工程作业。2019年11月7日，原告通达理公司（乙方）与被告大汉国风公司（甲方）签订《800吨桁架臂汽车起重机械服务合同》，约定：“第一条、作业内容。1.1乙方为甲方在风电安装项目提供设备。1.2.1项目所在地：内蒙古呼和浩特武川县；1.2.2项目内容：49.5MW风力发电供电供热工程项目；1.2.2.5作业：乙方提供2名证件齐全机械设备操作人员并负责保证机械设备操作人员按照有关安全操作规程正确操作，完成甲方指定工作任务；1.3工作期限进场日期：乙方对施工地点经现场勘查，双方确认进场日期为2019年11月15日。甲方承诺工期不少于2个月，不足2个月按2个月计费，超出2个月后按实际使用工期计费。第二条费用结算。2.1.1机械设备作业费：采用包月费用，包月价70万元，备注：1、进场费35万元；2、均含有6%增值税专用发票价格；3、不包含平板车。第三条双方的权利的义务。3.4.2乙方应为机械设备配置满足要求数量的操作人员，并确保操作人员服从甲方现场管理；第五条违约责任。5.1.4甲方若不按时支付机械费用，乙方为实现债权而产生的费用由甲方承担；5.2.3机械设备不能正常使用影响现场施工的，乙方应采取一切必要措施尽快恢复，不可抗力事件的发生导致机械设备无法使用的情况除外。”《800吨桁架臂汽车起重机械服务合同》签订之后，2019年11月25日，被告通过中国工商银行转账的方式向原告支付吊车进场费350000元。2019年12月15日，原、被告签订《机械作业进场确认单》，原告公司的“800吨桁架臂汽车吊”吊车及吊车司机正式进入武川项目工地。2020年1月9日下午4时，因春节放假，“800吨桁架臂汽车吊”吊车及司机正式撤场，于2020年1月10日正式春节放假。2020年1月10日，被告通过内蒙古银行网上银行转账的方式向原告支付吊车租赁费700000元。 另查明，春节假期系从2020年1月10至2020年1月24日，共计15天。春节期间恰逢全国“新冠”疫情爆发，被告武川工地项目无法开工，原告公司的两名司机无法返回工地。直至2020年3月23日，原告两名吊车司机才返回武川县并随公安机关进行备案登记，于3月25日到达工程项目部并查看吊车情况，于4月2日与被告签订《吊车服务退场确认单》，原告“800吨桁架臂汽车吊”吊车及司机正式退场。 再查明：2020年3月30日，原告向被告出具《询问函》，载明：“关于租赁800T桁架臂吊车在武川县施工相关事宜，此工程于2020年1月10日停工。按约定，我公司同意春节期间15日为春节假期时间，不计入工程作业费中。现我公司2名驾驶员已于2020年3月25日到岗，武川工地迟迟不能开始吊装。现就贵公司是否继续使用此车辆及使用时间提出询问……”3月31日，被告向原告出具《回复函》，载明：“我公司与贵公司签订的《800吨桁架臂汽车起重机械服务合同》仍然有效，因此贵公司的800吨桁架臂吊车仍然需要在武川工地等待继续进行吊装。受新冠疫情影响，我公司计划4月1日开工，但因目前呼和浩特市收境外人员到来的影响，相关作业人员暂时无法进场，项目开工推迟到4月15日。因此，我公司计划在4月15日正式复工，希望贵公司能充分考虑此不可抗力情形，耐心等待。”2020年4月1日，原告回复《回复函》，载明：“800T吊车自2020年1月10日停工到目前已达2个月10天，我公司无法承受这个损失，所以我公司不同意将开工日期推迟到4月15日……” 以上事实，有当事人陈述，原告营业执照、《800吨桁架臂汽车起重机械服务合同》、进场单、退场单、清单、付款凭证、监理合同、施工日志、往来联络函等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，原、被告之间签订的《800吨桁架臂汽车起重机械服务合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原告“800吨桁架臂汽车吊”吊车及司机进入武川工地的时间为2019年12月5日，退场时间为2020年4月2日，有《吊装服务退场确认单》、《机械作业进场确认单》以及《施工日志》为据，本院予以认定。在2020年1月9日春节放假工程停工后，直至2020年1月25日，被告工地实际使用吊车的施工期为35天。之后恰逢全国“新冠”疫情爆发，被告系因不可抗力导致武川工地无法开工，原告吊车司机也无法进入工地，合同无法正常履行。根据《合同法》第一百一十七条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。”第一百一十八条规定：“当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，应当在合理期限内提供证明。”在“新冠”疫情爆发这一不可抗力情形发生后，原、被告双方并未及时履行通知义务，要求协商解除合同，以减少双方因不可抗力造成的损失。而原、被告双方于2020年3月30日才开始协商“800吨桁架臂汽车吊”吊车租赁事宜，2020年4月2日确认“800吨桁架臂汽车吊”吊车退场。结合本案的合同履行情况及双方损失大小，兼顾公平原则，双方应合理分担损失。因2020年1月10日至2020年1月24日系春节放假期间，原告认可该期间不计算至“800吨桁架臂汽车吊”吊车租赁期限内。故对于2020年1月25日至2020年4月2日的“800吨桁架臂汽车吊”吊车租赁损失应当由原、被告双方共同分担50%。被告应当负担的租赁费为700000元/30×69天÷2=805000元。自“800吨桁架臂汽车吊”吊车进场后，实际租赁期限为35天，扣除合同约定的30天的包月费用后，被告还应当向原告支付5天的租赁费，即700000元/30×5天=116666.67元。被告在庭审中称，原告“800吨桁架臂汽车吊”吊车打销器损毁导致损失，但其未提供证据予以证明，本院不予支持。原告要求被告支付滞纳金，滞纳金属于违约金性质，本案系不可抗力导致合同不能履行，双方不存在违约行为，故对于原告要求被告支付违约金的诉讼请求，本院不予支持。原告要求被告支付本案的律师费，因原告未提供证据予以证明，而且原、被告双方并未对律师费的承担进行约定，故本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条、第一百零一十七条、一百一十八条、第一百一十四条第一款、第二百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告武川县大汉国风新能源有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告阜阳市通达理装卸服务有限公司租赁费921666.67元； 二、驳回原告阜阳市通达理装卸服务有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费20128元，减半收取10064元，由原告负担5032元，由被告负担5032元；保全费5000元，由原告负担2500元，由被告负担2500元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员  张满军 二〇二〇年七月十五日 书记员  李泓霄 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。 第一百一十八条当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，应当在合理期限内提供证明。 第二百一十二条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。