北京市昌平区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0114民初13760号原告：北京天中方环保科技有限公司，住所地北京市昌平区科技园区创新路**创业大厦**。法定代表人：朱业胜，总经理。委托诉讼代理人：刘淑玲，女，1973年10月19日出生，汉族，住天津市大港区，系该公司员工。委托诉讼代理人：左爵云，北京市常鸿律师事务所律师。被告：北京得利斯食品有限公司，住所，住所地北京市昌平区史各庄乡定福皇庄路西div>法定代表人：李双，总经理。委托诉讼代理人：胡玉勇，男，1964年5月30日出生，汉族，住北京市朝阳区，系该公司员工。被告：山东得利斯食品股份有限公司，住所，住所地山东省诸城市昌城镇驻地div>法定代表人：郑思敏，董事长。委托诉讼代理人：张鹏，山东同和恒信律师事务所律师。原告北京天中方环保科技有限公司（以下简称天中方公司）与被告北京得利斯食品有限公司（以下简称北京得利斯公司）、被告山东得利斯食品股份有限公司（以下简称山东得利斯公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告天中方公司之委托诉讼代理人左爵云、被告北京得利斯公司之委托诉讼代理人胡玉勇及被告山东得利斯公司之委托诉讼代理人张鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告天中方公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告向原告支付工程款76万元；2．判令被告向原告支付利息（以76万元为基数，按银行同期贷款利率，自2015年7月19日起计算至欠款还清之日止）；3．判令被告向原告退还保证金9万元；4．本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2015年4月13日,原告与被告北京得利斯食品有限公司签订《北京得利斯食品有限公司污水处理站项目总承包施工合同》,该合同就工程概况;设计规模及排放标准;承包范围及内容;工程开工、竣工日期;工程价款;争议解决方式及其他权利义务等进行了约定。合同签订后,原告已按合同的约定履行了应履行的义务,但被告北京得利斯食品有限公司仅支付了部分工程款,尚欠原告工程款76万元。为此,原告多次与被告北京得利斯食品有限公司协商此事,被告北京得利斯食品有限公司均以各种理由推诿,被告北京得利斯食品有限公司的行为严重侵害了原告的合法权益。经查,被告北京得利斯食品有限公司系被告山东得利斯食品股份有限公司独资设立的有限责任公司。根据《公司法》第63条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东财产的,应当对公司债务承担连带责任”的规定,被告山东得利斯食品股份有限公司应对被告北京得利斯食品有限公司的行为承担连带责任。为维护原告合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,特向贵院提出诉讼请求,请依法予以支持。被告北京得利斯公司辩称，不同意原告的诉讼请求。本案所涉污水处理站项目工程约定的完工日期为2015年7月27日，但实际完工时间为2016年11月16日；双方约定付款方式中，约定验收合格支付35%,其余5%为质保金，在原告施工完毕后将施工的竣工资料提交给被告，但被告至今尚未收到；合同约定保质期为18个月,现该工程仍未验收,原告曾于2016年11月16日提出验收未果,说明原告在履行该合同中存在违约的事实。被告因原告的施工质量问题导致被告被罚款并停业至今，原告应对自己设计施工的产品品质予以保证并保证被告能够正常使用,经北京市昌平区环境保护局抽验为污水处理不合格。就原告给被告所造成的经济损失和违约行为不排除另案解决。今日正式通知原告尽快与被告协商解决质量问题等。原告主张权利的日期是2018年12月19日，被告最后付款的日期是2015年9月10日，是否超时效由人民法院裁定。被告是独立的法人单位。原告诉山东得利斯食品股份有限公司不是合同的对应方,故山东得利斯食品股份有限公司不是本案的适格主体，敬请人民法院裁定驳回原告对山东得利斯食品股份有限公司的诉讼请求。综上，关于判令被告向原告支付工程款76万元的意见，被告不同意支付原告此款。通过上述的陈述,原告所承建的污水处理站项目至今没有验收且经北京市昌平区环境保护局抽验，污水处理站根本就不合格且给被告造成了很大经济损失。双方没有约定其利息且至今没有验收,原告请求法院判令被告支付利息的诉讼请求于法无据。所谓的质保金是对产品质量的保证,现对产品没有实质的验收谈不上予以退还，故原告请求判令被告退还保证金9万元的请求亦于法无据。被告山东得利斯公司辩称，对于案件争议部分的答辩意见与北京得利斯公司意见一致。对于原告要求我公司作为一人有限责任公司的股东承担连带责任的请求，我们认为原告的主张不成立，请求法院依法予以驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对本案的事实，本院认定如下：2015年4月13日，北京得利斯公司（发包单位，甲方）与天中方公司（总承包单位，乙方）签订《北京得利斯食品有限公司污水处理站项目总承包施工合同》，对北京得利斯食品有限公司污水处理站项目的设计规模及排放标准、承包范围及内容等进行了约定。该合同还约定：开工日期为2015年4月27日，设备安装完工日期为2015年7月27日；工程价款为190万元，合同价款为包死价格，工程为大包工程、交钥匙工程。双方对付款条件约定如下：乙方缴纳履约保证金玖万元，合同期满乙方无违约事项后无息退还；双方在合同上签字盖章后、乙方提供施工蓝图、土建施工单位进场,地槽,地槽开始开挖后三日内预付合同价款的15%工程中污水处理池钢筋砼筏板施工完成、钢筋全部进场后,付合同价款的20%；土建工程全部完成、主要设备全部到场,甲方对数量和表面观感质量通过验收后5日内,付合同价款的25%；设备全部安装、运行调试完成,水质经当地环保部门或甲方承认的水质监测单位,监测达到合同约定要求、整个工程全部竣工,乙方提报所有工程资料后,经甲方、环保部门验收合格后七日内,付合同价款的35%(付此笔工程款之前,乙方须提供全额增值税票后,甲方才能付此笔工程款,否则,甲方有权拒付此笔工程款)；剩余合同价款的5%为质保金,保质期(18个月)满无质量问题后付清。双方对竣工验收约定如下：工程竣工验收要在竣工资料(乙方)提交(甲方)完整并完成全部工程后进行,否则影响总体工程竣工验收,责任由乙方承担；工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料(包括竣工图)两套和竣工验收报告(乙方必须在竣工后10内提供完整竣工资料,否则每超一天乙方承担按照合同总额万分之五的违约金),甲方在收到验收报告后,组织有关部门验收,并在验收30天内给予批准或提出整改意见,乙方按要求整改,并承担整改费用；竣工日期为甲、乙双方及质检部门共同验收达标后的日期,需整改后才能达到合同约定要求的,应为乙方整改后再次提请甲方验收,甲方再次组织双方及质检部门共同验收合格签字的日期；验收标推执行新版《建筑工程施工质量验收规范》汇编,以及环保验收的相关规定。双方在该合同中还约定了其他内容。合同签订后，天中方公司向北京得利斯公司交纳保证金9万元后入场施工。北京得利斯公司按照约定支付天中方公司工程款114万元。2016年11月16日，天中方公司向北京得利斯公司发出《验收申请函》，载明“我公司承接的废水处理项目，整个项目的安装调试及试运行完毕，经谱尼测试公司检测，处理后的各项指标达到北京市地方排放标准，现申请贵公司对本工程进行验收”。北京得利斯公司认可收到该函，但其认为该函载明的时间即为本工程竣工的时间，天中方公司存在延期竣工的违约行为。2017年8月28日，北京市昌平区环境保护局向北京得利斯公司出具《行政处罚决定书》，载明“你单位在北京市昌平区阳坊镇阳坊工业区东区的实际经营地址从事生产肉制品等，经检测你单位总排口污水的化学需氧量……超过了北京市《水污染物综合排放标准》……的排放限值。……我局对你单位作出如下处理决定：处以罚款人民币陆万贰仟柒佰伍拾贰元柒角伍分……”北京得利斯公司实际缴纳了该罚款。2017年9月5日，北京市昌平区环境保护局向北京得利斯公司出具《行政处罚决定书》，载明“你单位在北京市昌平区阳坊镇阳坊工业区东区的实际经营地址从事生产肉制品等，私设暗管排放水污染物……我局对你单位作出如下处理决定：责令限三日内拆除，处以罚款人民币壹拾万元整……”北京得利斯公司实际缴纳了该罚款。2017年10月10日，北京市昌平区环境保护局向北京得利斯公司出具《行政处罚决定书》，载明“你单位在北京市昌平区阳坊镇阳坊工业区东区的实际经营地址从事生产肉制品等，但建设项目的水污染防治设施验收不合格。……我局对你单位作出如下处理决定：责令停止使用，处以罚款人民币壹拾叁万元整……”北京得利斯公司实际缴纳了该罚款。2018年2月7日，北京得利斯公司向天中方公司发出《询证函》，就北京得利斯公司与天中方公司的往来账目事项进行询证，询证函记载2017年12月31日应付工程款466287．25元、其他应付款保证金9万元。2018年3月6日，天中方公司回复称“信息不符，截止2017年12月31日欠我公司工程款760000元”。经询问，北京得利斯公司称因天中方公司建设的污水处理站不合格导致被相关部门罚款，罚款应由天中方公司负担，故该《询证函》记载的工程款系扣除前述三次罚款后得出。天中方公司认为前述十万元的罚款与污水处理站项目无关，其他两次罚款决定书系2017年作出，涉案工程已于2015年竣工，如排放不合格应属北京得利斯公司使用不当所致。后天中方公司分别于2018年8月17日、2018年10月18日通过电子邮件的形式向北京得利斯公司发出《催款函》，要求北京得利斯公司支付工程款76万元。庭审中，北京得利斯公司称天中方公司一直未按合同约定提供完整竣工资料和竣工验收报告，故该工程一直无法验收；天中方公司称北京得利斯公司拒绝接收竣工资料和竣工验收报告，故其自行委托谱尼测试公司对该项目进行检测，谱尼测试公司于2016年7月6日出具检测报告，报告显示该项目污水检测符合要求。北京得利斯公司认为该检测系天中方公司单方委托，未征求其意见亦未通知其参与，对该检测报告不予认可。在本案审理过程中，经天中方公司申请，我院向北京市昌平区生态环境局调取了环保部门对北京得利斯公司作出的水质检测报告，北京市昌平区环境保护局回龙观环境监察大队委托北京市昌平区环境保护检测站分别于2016年6月29日、2016年10月25日，北京市昌平区环境保护局南口环境监察大队委托北京市昌平区环境保护检测站分别于2016年11月30日、2017年6月7日和2017年7月13日对北京得利斯公司排放的废水进行采样和检测，并分别于2016年7月14日、2016年11月8日、2016年12月4日、2017年6月15日和2017年7月18日出具了检测报告。另外，北京市昌平区生态环境局留存的档案中还有北京得利斯公司在自主验收时提交的检测报告，该报告日期为2018年1月5日。天中方公司对以上调取的检测报告真实性认可，其认为2016年7月14日、2016年11月8日及北京得利斯公司自行提交的2018年1月5日的检测报告均显示合格，说明其施工的污水处理站是合格的，其他不合格项是由于北京得利斯公司运营不善所致。北京得利斯公司认为2016年11月30日、2017年6月7日提取和检测的废水不合格，应当推定天中方公司为其提供的污水处理设备是不合格的产品。山东得利斯公司认可北京得利斯公司的质证意见。经询问，天中方公司称涉案工程完工后即交付北京得利斯公司；北京得利斯公司称该工程并不合格，故无法使用，只有环保部门去了才打开。庭审中，山东得利斯公司向本院提交大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字[2019]190059号《审计报告》一份，用以证明北京得利斯公司具有独立完善的财务制度，具有自身的资产，与山东得利斯公司不存在资产混同的问题。天中方公司不认可《审计报告》的证明目的，理由为《审计报告》不是完整的审计报告，山东得利斯公司是北京得利斯公司的母公司，有相关的关联交易，不能证明二被告之间完全独立的股东财产，且审计报告是2018年度的，事情发生在2015年，仅一份报告不能证明山东得利斯公司的财产独立于北京得利斯公司的财产。以上事实，有北京得利斯食品有限公司污水处理站项目总承包施工合同、询证函、电子邮件、支出凭证、行政处罚决定书、验收申请函、检测报告、审计报告等证据及当事人的当庭陈述在案佐证。本院认为，依法成立的合同对双方具有法律约束力。合同双方当事人均应遵循诚实信用原则依约全面履行合同义务。天中方公司与北京得利斯公司之间达成的建设工程施工合同不违反法律规定，应属有效。双方对工程价款总额、工程款的支付条件和付款期限等均进行了约定。双方约定工程总价款为190万元，北京得利斯公司已付款114万元，剩余76万元尚未支付。现天中方公司要求北京得利斯公司支付剩余工程款76万元，北京得利斯公司以该工程未经竣工验收且质量不合格为由予以抗辩。本院认为，本案工程虽未依合同约定进行竣工验收，但根据本院查明的案件情况来看，环保部门最早于2016年6月29日对本案工程排放的废水进行采样检测，在该日期之前北京得利斯公司应当已经接收该工程并投入使用，故本院推定2016年6月29日为竣工验收合格之日，依照合同约定，剩余工程款已届给付日期。故北京得利斯公司应当按照合同约定支付合同价款的35%即66．5万元。关于5%质保金一节，双方合同约定质保期为18个月，期满无质量问题后付清。在2016年6月29日之后的18个月内，环保部门的检验报告中有部分不合格的情形、且环保部门还对北京得利斯公司进行过行政处罚，但北京得利斯公司在自主验收时提交的报告日期为2018年1月5日，该检测报告显示合格，且北京得利斯公司亦未在此期间就质量问题向天中方公司主张权利，故北京得利斯公司无法证明检验不合格和行政罚款系因天中方公司施工的工程存在质量问题所致，故5%的质保金亦已届给付期限。本院对天中方公司主张北京得利斯公司支付5%的质保金即9．5万元的请求予以支持。因合同约定天中方公司交纳履约保证金9万元，合同期满无违约事项后无息退还，故天中方公司要求北京得利斯公司退还履约保证金9万元的请求亦应予以支持。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。本案中，双方当事人对利息给付标准无明确约定，应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。但考虑到自2019年8月20日起,中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日(遇节假日顺延)9时30分公布贷款市场报价利率(LPR),中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消。因此,自2019年8月20日起,对于贷款利息基本标准的表述本院按照前述变化予以确定。利息从应付工程价款之日计付，本院确定2016年6月29日后七日内应付工程价款的35%，即应付工程款66．5万元应自2016年7月7日开始给付，该笔款项的利息亦从该日开始计付。关于5%的质保金即9．5万元的给付日期为2017年12月30日，该笔款项的利息亦从该日开始计付。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。本案中，北京得利斯公司系山东得利斯公司作为唯一股东的一人公司，山东得利斯公司负有证明其公司财产与北京得利斯公司财产相互独立的举证责任。关于山东得利斯公司所称天中方公司应提交相应线索，并提供初步证据证明二被告之间存在资产混同的辩论意见，本院不予采信。《中华人民共和国公司法》第六十二条规定，一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。山东得利斯公司虽然于本案中提交了编号为大华审字[2019]190059号《审计报告》一份，但该证据只反映了北京得利斯公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，其未能提交北京得利斯公司每个会计年度财务会计报告，故其于本案中提交的证据不足以证明北京得利斯公司财产与山东得利斯公司相互独立，故山东得利斯公司应对北京得利斯公司的上述付款义务承担连带责任。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第六十二条、第六十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、北京得利斯食品有限公司于本判决生效后十日内支付北京天中方环保科技有限公司工程款76万元,并支付以66．5万元为基数,按中国人民银行同期同类贷款利率自2016年7月7日起计算至2019年8月19日的利息和按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至全部付清之日止的利息;以9．5万元为基数,按中国人民银行同期同类贷款利率自2017年12月30日起计算至2019年8月19日的利息和按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至全部付清之日止的利息;二、北京得利斯食品有限公司于本判决生效后十日内退还北京天中方环保科技有限公司保证金9万元；三、山东得利斯食品股份有限公司对本判决第一项、第二项中北京得利斯食品有限公司的付款义务承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12300元，由被告北京得利斯食品有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。上诉期届满后七日内未交纳案件上诉费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  刘 敏人民陪审员  阚欣颖人民陪审员  张金华二〇二〇年七月二十九日书 记 员  吕萍萍