甘肃省临泽县人民法院民事判决书（2019）甘0723民初1908号原告：闫某，男，1957年12月11日出生，汉族，个体工商户，住嘉峪关市五一路祁连街区，现住临泽县，电话181XX****XX。委托诉讼代理人：王某、李某，甘肃金厦律师事务所律师。被告：张掖市某某房地产开发有限责任公司。统一社会信用代码：91620723566424XXXX。法定代表人：汤某，该公司执行董事，身份证号×××。住所：张掖市临泽县状元御景世家小区**楼北侧。委托诉讼代理人：陈某，系该公司副经理。委托诉讼代理人：孙某，甘肃民申律师事务所律师。原告闫某与被告张掖市某某房地产开发有限责任公司（以下简称“某某房地产公司”）劳务合同纠纷一案，本院于2019年7月24日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，由于案情复杂，双方争议较大，本案于2019年10月14日裁定转为普通程序。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告闫某及其委托诉讼代理人王某、李某、被告某某房地产公司的委托诉讼代理人陈某、孙某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告闫某向本院提出诉讼请求：1.请求判决被告立即支付原告劳动报酬90万元；2.要求本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年6月，被告某某房地产公司开发临泽县状元御景世家小区项目，聘用原告担任该项目经理，负责该项目工程建设。2017年12月28日，双方签订《劳动合同书》一份，约定原告代表被告对施工现场进行指挥控制，全面管理项目部各项工作，至项目工程的各项事宜全面结束，根据原告的工作性质实行薪酬包干制，原告的全部薪酬定为150万元，包含通信费、交通费、社保、加班工资、休假工资、工作顺利开展支出及个人劳务费；支付报酬的时间为2017年11月30日支付30万元，2018年春节前支付30万元，工程完工前支付40万元，剩余50万元在本项目全部结束后的三个月内支付。2017年12月，被告向原告支付30万元、2018年2月支付20万元，2018年10月支付10万元，共计支付60万元。2019年1月4日，该工程竣工备案，但被告至今未向原告支付剩余薪酬。2019年6月25日，原告向临泽县劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，临泽县劳动人事争议仲裁委员会于2019年7月1日作出《不予受理案件通知书》(临劳人仲不字[2019]2号)，以原告所主张的90万元劳动报酬实质为劳务费及工程款，不符合劳动人事争议的受案范围为由不予受理该案。综上，原告认为被告不按期足额向原告支付薪酬的行为违反合同约定，故依法提起诉讼要求被告立即支付原告劳动报酬90万元。被告某某房地产公司辩称：原被告双方虽然签订了劳动合同书，但根据合同的性质，双方签订合同实际是劳务合同，并不是劳动合同。被告方持有的合同与原告持有的合同部分条款不一致，在签订合同的同时双方又签订了一份关于原告闫某工资待遇的补充协议，该协议将临泽县状元御景世家小区外管网工程确定由闫某安装完成并承担人工费，该工程的人工和安装费包括在原告的薪酬150万元中，该项工程没有完成应予以扣除。原告作为被告聘任的公司经理，负责该项目工程建设，未完成合同约定的工作任务，并于2018年12月擅自离开公司，导致部分项目至今仍未完成，该项目外墙保温等工程无法进行结算，应扣除相应的劳动报酬。原告针对其诉讼请求向法庭提交了临泽县劳动人事争议仲裁委员会的不予受理案件通知书复印件，2017年12月28日原被告签订的劳动合同书，某某房地产公司的章程（2016年9月），企业法人营业执照，会计师事务所报告，原告职称证书、荣誉证书，汇嘉公司法人营业执照，临泽县发展和改革委员会（2015）第52号关于临泽县状元御景世家小区建设项目登记备案的通知复印件、甘肃省建设工程竣工验收备案表8份（其中临泽县状元御景世家棚户区改造4#楼、6#楼竣工验收备案表为原件，其他均为复印件），2018年状元御景世家小区建设工程应付款明细表及分项工程决算表，建设工程施工合同，工程建设项目招标代理协议、甘肃省增值税普通发票复印件，2014年12月23日的会议纪要，某某房地产公司（2015）01号通知，协议书，接处警工作登记表，临泽县国威工程劳务有限公司的证明，临泽县状元御景世家小区建设项目1#至9#楼外墙保温分项工程的承包人杨某的证明以及与被告公司副经理陈婷的微信聊天记录，被告给临泽县住房和城乡建设局的承诺书，证人刘某1、刘某2等人的书面证明，并申请证人刘某1、刘某2出庭作证，经质证，被告对下列证据提出异议：（1）2017年12月28日原被告签订的劳动合同书，认为该合同第四条第四项的内容与被告持有的合同不一致，原告的劳动报酬150万元包括原告以前为项目支付的费用和投入，还包括小区管网工程、人工费用和安装费用。经审查，该份合同书系原告与被告法定代表人汤远峰签订的，原告持有的该合同第四条第四项的内容并没有勾划删除，也没约定原告的劳动报酬150万元包括小区管网工程、人工费用和安装费用，且签订合同当天原告与被告法定代表人汤远峰又签订补充条款，双方对此均没有异议，故被告的辩解意见不能成立，对该份证据依法予以采信。（2）甘肃省建设工程竣工验收备案表。认为该项工程竣工验收是事实，但不能证明原告的工作任务已全面完成，其中10#楼至12#楼商铺、临泽县状元御景世家小区管沟开挖铺设、场地硬化等以及外墙保温没有完成。经审查，该建设工程竣工验收备案表均是以被告某某房地产公司的名义上报，并经勘查、设计、施工、监理以及建设单位同意竣工验收，且备案机关临泽县住房和城乡建设局审查后也同意该工程竣工验收备案，被告虽提出异议，但没有相应的证据予以佐证，故对上述证据依法予以采信。（3）2018年状元御景世家小区建设工程应付款明细表及分项工程决算表，认为均没有施工方盖章签字，不具有真实性。经审查，上述工程应付款明细表及分项工程决算表均系原告个人编制的，既没有施工方的签字，也没有建设单位的盖章，其真实性无法认定，故对上述证据依法不予认定。（4）被告与王卫国签订的建设工程施工合同，其对该施工合同没有异议，但认为由于原告擅自离开公司，导致该工程涉及的10#至12#商铺部分工程没有完工并通过竣工验收，经审查，被告对该合同的真实性没有异议，虽然认为该工程涉及的10#至12#商铺部分安装工程现在还没有完工，但没有提供相应的证据证实，故对被告的辩解意见依法不予采纳，该份证据能够证明原告按照合同约定代表被告履行工作职责，故对该份证据依法予以认定。（5）工程建设项目招标代理协议，认为没有被告方的签字和盖章，不具有真实性。经审查，该份工程建设项目招标代理协议，既没有施工方的签字，也没有建设单位的盖章，其真实性无法认定，故对上述证据依法不予认定。（6）2014年12月23日的会议纪要，认为该证据系复印件，其真实性无法确认，经审查，该份会议纪要虽系复印件，但被告认可原告闫某支付过该项工程的前期费用，该费用包含在劳动报酬150万元之内，结合原被告双方的陈述，故对该份会议纪要依法予以采信。（7）企业法人营业执照，会计师事务所报告，原告职称证书、荣誉证书，认为上述证据均系复印件，与本案不具有关联性，经审查，上述证据均系复印件，其真实性无法认定，且与本案不具有关联性，被告的辩解理由成立，故对上述证据依法不予认定。（8）临泽县国威工程劳务有限公司的证明，认为临泽县国威工程劳务有限公司并非10#至12#商铺工程项目的施工单位，不能证明10#至12#商铺工程已经竣工验收，经审查，临泽县国威工程劳务有限公司并非临泽县状元御景世家小区建设项目配套工程以及10#至12#商铺工程项目的实际施工单位，不能证明该工程项目是否完工及竣工验收情况，被告的辩解理由成立，故对该份证据依法不予采信。（9）临泽县状元御景世家小区建设项目1#至9#楼外墙保温分项工程的承包人杨某的证明以及与被告公司副经理陈婷的微信聊天记录，认为杨某与被告有利害关系，其出具的证明不具有真实性，经审查，证人杨某与被告之间存在经济纠纷已进入诉讼阶段，与被告有利害关系，且证人杨某没有出庭作证，接受原被告双方的询问，其微信聊天记录也系复印件，原告也再无其他证据予以佐证，其真实性无法认定，故对该份证据依法不予采信。（10）被告给临泽县住房和城乡建设局的承诺书，认为该承诺书系复印件，对其真实性有异议，该承诺书不能证明原告已经完成了合同约定的各项工作任务，经审查，该份承诺书系复印件，被告虽然提出异议，但该份承诺书能够证明临泽县状元御景世家小区建设项目4#、6#、8#、9#楼消防工程没有完工通过验收的事实，故对该份证据依法予以认定。（11）证人刘某1、刘某2的证言，认为证人证言不属实，经审查，证人系被告项目部的工作人员，原告系该项目部负责人，证人与原告具有利害关系，但证人均陈述被告公司副经理陈婷派人将原告处的工程项目资料取走，与原告提供的接处警工作登记表上面记载的内容基本一致，两名证人均陈述原告离开公司时临泽县状元御景世家小区10#至12#商铺工程项目主体已完工，但消防没有做，工程没有竣工验收，与原被告的陈述基本吻合，故对证人刘某1、刘某2的部分证言依法予以采信。（12）证人刘某1、刘某2等人的书面证明，认为该证明内容不属实，经审查，该份证明系原告事先打印好让证人刘某1、刘某2、邢某分别签字的，证明内容与证人刘某1、刘某2出庭作证的证人证言不相符，且证人邢某也没有出庭作证，接受原被告双方的询问，原告也再无其他证据予以佐证，其真实性无法认定，故对该份证据依法不予采信。庭审中被告提供了劳动合同书复印件、杨某起诉被告的民事诉状及诉讼材料、被告与张掖市九建建筑工程有限责任公司签订的建设工程施工合同、被告与临泽县国威工程劳务有限公司签订的管道工程承包合同。经质证，原告对下列证据提出异议，（1）劳动合同书复印件，认为被告擅自将劳动合同书中的第四项划掉，系被告的单方行为，并非通过协商进行变更的，经审查，被告提交的劳动合同书复印件，虽与原告持有的劳动合同书其他内容一致，但被告将合同书中第四项划掉，系被告单方行为，被告没有证据证明其与原告协商一致勾划删除该项内容，故对该份证据依法不予认定。（2）杨某起诉被告的民事诉状及诉讼材料。认为该份证据只能证明被告没有将拖欠杨某的工程款支付完毕被起诉的事实，与本案不具有关联性，经审查，原告代表被告与杨某签订工程施工合同，现杨某起诉被告要求被告支付工程款，被告再没有其他证据予以佐证，不能以此证明原告没有完成合同约定的工作任务，故对该份证据依法不予认定。（3）被告与张掖市九建建筑工程有限责任公司签订的建设工程施工合同、被告与临泽县国威工程劳务有限公司签订的管道工程承包合同，认为原告代表被告与张掖市九建建筑工程有限责任公司签订建设工程施工合同后，在原告离开公司时，两项工程的主体已完工，由于被告将原告手头的项目资料取走，导致原告无法从事工程竣工验收工作，但不能证明原告没有完成合同约定的工作任务，经审查，被告提交的建设工程施工合同以及管道工程承包合同，均系原告代表被告签订的合同，被告再没有其他证据予以佐证，不能证明原告没有完成合同约定的工作任务，两份合同能够证明原告按照合同约定代表被告履行工作职责，故对该份证据依法予以认定。根据双方当事人的陈述及经审查确认的证据，本院认定的事实如下：2014年6月，被告某某房地产公司开发临泽县状元御景世家小区建设项目，新建住宅楼9栋，框架结构，总建筑面积54320.25平方米，包括1#楼至9#楼及西侧商铺。2015年6月15日，被告聘用原告担任公司经理，具体负责该项目前期工程建设工作。2016年11月10日，原告与被告法定代表人汤远峰就原告工资待遇达成协议，约定按照以下方式处理：1.双虎家私由闫某与双虎家私业主共同开发，自负盈亏，其从土地到房屋的销售；2.某某房地产公司将小区8#楼端头一楼至三楼的物业用房合计250平方米左右产权归闫某所有（产权获得由闫某自理）；3.闫某承诺不再存在其他任何工资、待遇的问题，并负责某某房地产公司后期开发的业务至小区所有工程完工；4.状元御景世家小区内部管网由双方认可的决算公司进行决算后，扣除管道及辅材费用后的人工、安装费由闫某自行承担并收取。2017年12月28日，原被告双方签订《劳动合同书》一份，约定原告代表被告对施工现场进行指挥控制，全面管理项目部各项工作，至项目工程的各项事宜全面结束，原告的工作职责包括项目全过程，从开工准备到竣工验收、结算完成和工程保修，负责项目全过程的实施，协调对外关系，现场指挥管理，采购签约、安全管理责任等，并对原告的劳动报酬进行了明确约定：1.根据原告的工作性质实行薪酬包干制，其全部薪酬为150万元，包含通信费、交通费、社保、加班工资、休假工资、工作顺利开展支出及个人劳务费。2.被告支付报酬的时间为2017年11月30日支付30万元，2018年春节前支付30万元，工程完工前支付40万元，剩余50万元在本项目全部结束后的三个月内支付。3.原告负责与双虎家私业主协商，与双虎家私业主共同承担各项费用，对其土地出让金缴纳从开发到房屋的销售，自负盈亏。施工期不收取水、暖、电、管网相关费用。4.被告将小区8号楼西侧的一楼至三楼（包含地下室），归原告所有，被告提供相关资料办理不动产登记证的产权手续。同日，原被告双方在原合同的基础上协商增加补充条款，约定原告劳动报酬150万元，含原告以前为此项目支付的一切费用和投入；原告承诺不再拥有其他任何薪酬、待遇、收益等。合同签订后，原告按照合同约定履行管理职责，负责组织实施该项目的各项工作。截止2018年12月4日，临泽县状元御景世家小区项目1#楼至9#楼相继完工并组织竣工验收，临泽县状元御景世家小区项目1#楼至9#楼经备案机关临泽县住房和城乡建设局审查同意该工程竣工验收备案。临泽县状元御景世家小区西侧10#至12#商铺主体工程已完工，消防工程尚未完工，至目前仍未通过竣工验收。期间被告已于2017年12月向原告支付劳动报酬30万元、于2018年2月支付20万元，2018年10月支付10万元，累计支付60万元。2018年12月原告要求被告给付剩余劳动报酬90万元时，被告以该项目部分工程没有完工，部分工程没有通过竣工验收等理由拒付。2019年6月25日，原告向临泽县劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，临泽县劳动人事争议仲裁委员会于2019年7月1日作出《不予受理案件通知书》(临劳人仲不字[2019]2号)，以原告所主张的90万元劳动报酬实质为劳务费及工程款，不符合劳动人事争议的受案范围为由不予受理该案。后原告向本院提起诉讼，要求被告立即支付原告劳动报酬90万元，因而成讼。另查明，2018年12月26日原告要求被告支付劳动报酬40万元时与被告公司副经理陈婷发生矛盾，被告方派人收取了原告手中的项目工程技术资料，原告便离开被告公司。再查明，原告闫某原系被告公司股东。2013年5月至2014年12月，在被告开发临泽县状元御景世家小区项目时原告支付该项目前期投入及其他费用共计27万元。2017年12月28日，原被告双方签订《劳动合同书》约定原告劳动报酬时，将原告支付该项目的前期投入及其他费用27万元折合20万元包含在其劳动报酬150万元之内。本院认为：提供劳务者有获得劳动报酬的权利，获得劳务者有支付劳动报酬的义务。本案被告与原告签订的《劳动合同书》，实际上是以完成一定工作任务为期限的劳务合同，由原告代表被告对工程项目施工现场进行指挥控制，全面管理项目部各项工作，至项目工程的各项事宜全面结束，原告的薪酬为150万元，包含通信费、交通费、社保、加班工资、休假工资、工作顺利开展支出及个人劳务费，同时对劳动报酬的支付时间均有明确的约定。原告按照合同约定组织开展临泽县状元御景世家小区项目建设，现该项目工程1#楼至9#楼已竣工验收备案投入使用，被告理应按照合同约定按期向原告支付劳动报酬。截止2018年10月被告共计给付原告劳动报酬60万元，剩余90万元没有给付。被告辩解原告没有全面完成其工作任务，并提交相关证据证明有部分工程没有完工，部分工程没有竣工验收，经审查，原被告签订的是一份以完成一定工作任务为期限的劳务合同，在合同履行过程中，由于被告没有按期向原告支付劳动报酬，原告于2018年12月要求被告支付劳动报酬时与被告公司副经理陈婷发生矛盾，被告便派员收回原告管理的部分项目工程技术资料，导致原告无法继续履行工作职责，及时组织进行项目竣工验收；原告在其项目工程资料被被告派员收走后，没有积极与被告方协商解决，便擅自离开被告公司后不再履行项目管理职责，原被告双方在履行合同过程中均有违约行为，但原被告签订的合同中并没有明确约定双方的违约责任，且合同对原告承担的工作任务均为定性指标，没有明确定量指标，对原告没有完成工作任务如何扣减劳动报酬也没有明确约定。现临泽县状元御景世家小区项目1#楼至9#楼均已竣工备案验收，该小区西侧10#至12#商铺主体工程已完工，但消防工程未完工，没有进行竣工验收，原告在庭审中也认可部分工作任务没有完成，被告认可原告有10%的工作任务没有完成，根据原被告双方的陈述以及原告在该工程项目的工作任务完成占比情况，兼顾公平原则酌情扣减10%；另外补充协议中明确约定原告的劳动报酬150万元包含原告在该项目前期的投入20万元，原告没有完成工作任务应按照劳动报酬130万元予以扣减，即扣减13万元，依法予以认定，被告应再给付原告劳动报酬77万元。案经合议庭评议，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告张掖市某某房地产开发有限责任公司给付原告闫某劳动报酬77万元，限于本判决生效后三十日内履行完毕。二、驳回原告闫某的其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12800元，原告闫某负担1850元，被告张掖市某某房地产开发有限责任公司负担10950元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，上诉于甘肃省张掖市中级人民法院。审判长 朱 荣人民陪审员 柳生祥人民陪审员 李 胜二0二0年七月十日书记员 裴金凤附适用法律条款：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。注：本判决生效且履行期限届满后，履行义务的一方未按期履行，权利人可向人民法院申请执行，申请执行期限为二年。