河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0191民初1536号 原告：天津市君合富顺装饰工程有限公司，住所地天津市津**北闸口镇国家自主创新示范区高营路****513-183，统一社会信用代码：91120112MA05MXK41B。 法定代表人：卜朝杨，该公司总经理。 委托诉讼代理人：闫金红，河北厚正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄敏，河北厚正律师事务所律师。 被告：张晓伟，女，1985年10月6日出生，汉族，住石家庄市裕华区。 委托诉讼代理人：冯先菊，北京市京悦（石家庄）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨岩，北京市京悦（石家庄）律师事务所律师。 原告天津市君合富顺装饰工程有限公司（以下简称君合富顺公司）与被告张晓伟装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年11月25日作出（2018）冀0191民初1509号民事判决。被告张晓伟不服该判决，向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。河北省石家庄市中级人民法院于2019年6月10日作出（2019）冀01民终4090号裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告君合富顺公司的委托诉讼代理人闫金红、黄敏，被告张晓伟及其委托诉讼代理人冯先菊、杨岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告君合富顺公司向本院提出诉讼请求：1、要求被告支付工程款1562135元，计算方式为：合同款项390万元、增项6.5万元，消防工程款28万元减去已支付工程款237.9万元及垫付工人工资30.3865万元，共计1562135元。2、请求被告支付拖欠原告工程款的违约金501300元（暂定），1367135元自2018年5月17日起暂计至起诉之日，直至付清之日止，按年息24%计算；195000元自2019年5月17日起直至付清之日止，按年息24%计算。3、要求被告支付原告垫付的电费15029元；4、要求被告支付给原告造成的损失20000元；5、诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年10月11日，原告与被告签订《建筑装饰工程施工合同》，由原告承包被告的希岸酒店（工商登记为铂伟酒店，地址高新区黄河大道**东城国际澳怡大厦**）室内装饰装修工程，承包方式为包工包部分料，合同价款为3900000元，不含税。合同签订后，被告又将合同之外的酒店消防工程和后期同层排水项目发包给原告施工，消防工程款为280000元，后期同层排水项目为65000元。2018年5月17日，合同约定的工程及增加的消防工程和后期同层排水项目全部竣工，酒店正常营业。被告至今拖欠原告工程款1671000元（不包含质保金）未支付。根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》第9.1条规定，被告应向原告支付拖欠工程款的滞纳金，原告酌情主张滞纳金501300元。合同约定被告无偿提供施工所需的水、电、气，而施工中原告为被告垫付电费15029元。被告的违约行为致使原告无能力支付工人工资而被行政处罚，造成损失20000元。为维护原告合法权益，特诉至贵院，望判如所请。 被告张晓伟辩称，一、原告交付的工程未按双方签订的《装饰装修合同》约定的竣工期交付，且存在严重的质量问题。二、涉案消防工程由被告另行联系他人施工，而且也与施工方进行了工程款的结算和验收。原告的消防款应另行主张解决。三、原告经与被告协商，被告解决了30余万元农民工工资。被告主张因未支付农民工工资而被行政处罚造成的损失与本案无关，应依法驳回其诉讼请求。四、原告主张逾期支付工程款的滞纳金无事实和法律依据，原告交付的工程存在延期交付和严重的质量问题，而且被告也未收到原告发送的确认完成全部工程量的确认材料。因此不存在延期交付工程款的说法，故，原告主张滞纳金的请求应依法予以驳回。综上所述，原告未按双方签订的《装饰装修合同》约定的竣工期和工程量交付工程，且存在严重的质量问题，给被告造成巨大的经济损失。因此，原告应依法予以赔偿被告的损失并驳回其诉讼请求。 本院经审理认定事实如下： 2017年10月11日，被告张晓伟作为发包方（甲方）、原告君合富顺公司作为承包方（乙方），双方签订《建筑装饰工程施工合同》。合同约定由原告君合富顺公司对“希岸酒店天山海世界东站店”采用包工包部分料的方式进行室内装饰装修；工程自2017年10月15日开工，于2018年2月14日竣工；合同价款约定采用固定价格为3900000元，付款方式：第一次签订合同后支付1170000元（30%）、第二次工程量等于或大于总工程量的50%支付1170000元（30%）、第三次工程量等于或大于总工程量85%支付780000元（20％）、第四次工程量等于或大于95%支付390000元（10％）、工程竣工后支付195000元（5%），工程竣工验收后，工程进入质保期，质保期一年。甲方向乙方无偿提供施工所需的水电气。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用，如甲方15日内仍未验收视为工程合格，如甲方未经乙方同意使用视为验收合格。甲方代表为张晓伟、乙方代表为卜双杨。合同还约定了其他事项。 合同签订后，原告君合富顺公司依约进行了装修工程施工。 2017年11月15日，原告君合富顺出具证明，证明工期顺延15天。被告张晓伟在该证明上签字确认。 2018年3月15日，原、被告双方就该工程同层排水增项费用签订《增项费用明细单》，约定增项工程款为65000元。 工程项目经理王喜庆于2018年5月17日在微信中询问被告张晓伟：“张总，你这边什么时候安排验收”，后张晓伟回复：“已安排，监理公司说通水电后一块”，并承诺验收完支付工程款。 2018年7月，涉案工程希岸酒店投入试营业。2018年7月22日即有当月入住的顾客对该酒店进行了评价。 微信聊天记录证实：被告张晓伟委托原告君合富顺公司进行消防工程的施工。原告君合富顺公司主张其代被告张晓伟支付消防工程款共计182500元。并提交中国工商银行电子银行、民生银行电子银行回单及石家庄高新区铂伟酒店《建筑消防设施检测评价报告》证实其主张。 河北东城物业服务有限公司电费收费单证实，原告君合富顺公司代被告张晓伟缴纳2018年1月至2018年4月期间电费共计15029元。 原、被告对已付工程款2379000元均无异议。 另查明，2018年8月22日，因原告君合富顺公司在涉案工程中未依法核算并支付工人工资，石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局向其作出罚款20000元的行政处罚。庭审中，原告君合富顺公司认可被告张晓伟代为支付工人工资303865元的事实。 上述事实有《建筑装饰工程施工合同》、《增项费用明细单》、微信聊天记录截图、中国农业银行卡交易明细清单、施工日志、中国工商银行电子银行回单、劳动保障监察行政处罚决定书、《建筑消防设施检测评价报告》及相关消防备案资料、电费收费单、庭审笔录等证据在案所证实。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。原、被告签订的《建筑装饰工程施工合同》及《增项费用明细单》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。案涉酒店的装修工程虽未组织验收，但原、被告签订的《建筑装饰工程施工合同》约定，涉案工程投入使用视为验收合格。美团APP顾客评价截图证实，涉案工程已于2018年7月22日投入使用。依合同约定，被告张晓伟使用案涉工程的行为应视为对涉案工程验收合格。现原告君合富顺公司已进行了施工，被告张晓伟未按约定履行付款义务，其行为显属不当。关于工程款数额。根据《建筑装饰工程施工合同》及《增项费用明细单》约定，工程款总额为3900000元＋65000即3965000元。原告君合富顺公司认可被告张晓伟代付工人工资303865元，此项费用应从工程款中予以扣除；原、被告对已付工程款2379000元均无异议，故被告张晓伟应向原告君合富顺公司支付剩余工程款1282135元。关于违约金计算。合同约定逾期付款滞纳金按日1%计算的标准过高，故本院酌定逾期付款违约计算方式为，以欠付工程款1282135元为基数，自被告张晓伟将涉案工程投入使用之日即2018年7月22日起至2019年8月19日按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算，自2019年8月20日起至支付完毕之日止按照全国银行业间拆借中心公布的市场报价利率计算。关于消防工程款。庭审查明，被告张晓伟委托原告君合富顺公司进行消防工程施工，并为其垫付施工费用182500元，此笔款项应由被告张晓伟向原告君合富顺公司进行支付。关于电费。《建筑装饰工程施工合同》约定，被告张晓伟为原告君合富顺公司提供施工所需的水、电、气，收费票据证实，原告君合富顺公司为被告张晓伟垫付电费15029元，故被告张晓伟应返还原告君合富顺公司为其垫付的电费15029元。关于原告君合富顺公司主张的损失20000元。庭审查明，原告君合富顺公司因未支付工人工资而被相关行政机关处罚20000元，该行政处罚产生的原因系因其自身行为导致，与被告张晓伟无关，故其要求被告张晓伟赔偿20000元，无事实及法律依据，本院不予支持。关于被告张晓伟主张的原告君合富顺公司延期交工，应扣除部分工程款项。庭审查明，被告张晓伟提交的证据不足以证实延期交工的责任在于原告君合富顺公司，故其意见本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告张晓伟于本判决生效之日起十日内支付原告天津市君合富顺装饰工程有限公司工程款1282135元及违约金（违约金以1282135元为基数，自2018年7月22日起至2019年8月19日按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算，自2019年8月20日起至支付完毕之日止按照全国银行业间拆借中心公布的市场报价利率计算）； 二、被告张晓伟于本判决生效之日起十日内支付原告天津市君合富顺装饰工程有限公司消防工程垫付款182500元、电费15029元； 三、驳回原告天津市君合富顺装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费28515元，由原告天津市君合富顺装饰工程有限公司负担8515元，由被告张晓伟负担20000元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费，收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账户：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  李 霞 人民陪审员  魏贵强 人民陪审员  尹素花 二〇二〇年七月六日 法官 助理  李玲玲 书 记 员  黄梦旋 ——