广东省梅州市梅县区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1403民初2142号原告：广东省源天工程有限公司，住所广东省广州市增城区***********，统一社会信用代码91440********24486。法定代表人：刘则邹，系该公司总经理。委托诉讼代理人：王辉，系广东世纪华人（梅州）律师事务所律师。被告：河北建工集团有限责任公司，住所石家庄市*********，统一社会信用代码911***********517F。法定代表人：李云霄,系该公司董事长。委托诉讼代理人：师靖，系该公司员工。委托诉讼代理人：黄砚乔，系广东永庆律师事务所律师。第三人（追加）：李美忠，男，汉族，1971年3月26日出生，住所广东省蕉岭县******上炎，公民身份号码441************339。第三人（追加）：刘健晖，男，汉族，1977年10月24日出生，住所广州市越秀区*******，现住广州市越秀区**********，公民身份号码440************01X。委托诉讼代理人：刘海苑，系广东立政律师事务所律师。原告广东省源天工程有限公司诉被告河北建工集团有限责任公司、第三人李美忠、刘健晖建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月30日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年5月27日公开开庭进行了审理。原告广东省源天工程有限公司的委托诉讼代理人王辉，被告河北建工集团有限责任公司的委托诉讼代理人师靖、黄砚乔，第三人刘健晖及其委托诉讼代理人刘海苑到庭参加了诉讼。第三人李美忠经本院依法传唤，无正当理由拒不庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广东省源天工程有限公司诉称，一、被告应支付按工程进度未付的工程款2738751.58元给原告。原告与被告在2018年1月30日签订了《专变工程专业承包合同》，约定原告向被告承包广梅园高端纺织产业园一期电力工程项目，工程地点在梅州市梅县区畲江镇[广州（梅州）产业转移工业园]。双方约定的主要内容有：1、签约合同价，工程费暂定金额为人民币11200000.00元；2、经审定的施工预算是指施工图设计完成后，由总包方报送并经发包人委托的第三方造价咨询单位审定的施工图造价预算；3、结算：最终结算金额按建设单位与总包单位（河北建工）的最终结算价下浮5%进行计算；4、付款方式：(1)合同签订后，支付合同暂定价款25%作为预付款；(2)本期设备等材料全部到场后，支付至本期暂定价款60%；(3)专变工程本期设备安装竣工后，支付至本期暂定价款的80%；(4)专变工程全面竣工验收合格后，付至建设单位委托第三方审定的该专业总造价的95%后暂不再付款；扣除质量保证金5%，于保质期满后的支付方法与支付期间与总包合同同步；5、工程计划开工日期：2018年3月3日，本工程计划完工日期：2018年6月10日。在2018年9月10日原告与被告还签订了《广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包合同补充协议》，合同补充内容有：甲乙双方关于“广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包项目”的承包内容，由主合同原来约定的“施工承包”，变更为“设计、施工承包”。综合考虑施工图纸变更后施工部分第三方审批预算金额，以及设计部分费用预估情况（施工部分预算金额约为9500000.00元，设计费估算金额为1700000.00元）；主合同暂定金额仍按11200000.00元执行。在《专变工程专业承包合同》签订后，原告已按照合同约定进行施工。根据《客户受电工程竣工检验意见书》，工程在2018年10月24日已通过验收。在2018年4月4日、2018年6月15日、2018年8月24日、2018年10月12日、2019年1月31日和2019年5月9日，被告分别向原告转款1200000.00元、705648.42元、2665600.00元、500000.00元、1000000.00元和150000元，合计：6221248.42元。根据合同的付款要求，专变工程本期设备安装竣工后，要支付至本期价款的80%，即：8960000元（11200000元×80%=8960000元）。然而，截止至2019年10月12日，被告仍欠原告工程款2738751.58元未付（8960000元-6221248.42元=2738751.58元）。二、被告应向原告支付未付工程款利息共计179603.92元。被告所欠原告的工程款2738751.58元的利息应支付至该笔款项付清为止。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）（下称“解释”）第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”，第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。此外，《广东省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的指导意见》（粤高法发）【2011】37号第十一项也指出，发包人未依约支付工程款给承包人造成的损失，如发包人无法证明承包人实际损失的，可以推定为以未付工程款为基数，参照中国人民银行规定的金融机构同期同类贷款利率计算的利息。据此，涉案建设工程在2018年10月24日验收通过后，被告应及时支付工程余款给原告。然而，截止至2019年1月31日和2019年5月9日，被告才分别支付1000000.00元和150000元，所以被告应支付从2018年10月25日起分别至2019年1月31日和2019年5月9日期间的利息，此两笔工程价款产生的利息分别是：16273.97元和4857.53元（99天÷365天／年×6％年利率×1000000元=16273.97元，197天÷365天／年×6%年利率×150000元=4857.53元）。同样，被告所欠原告的2738751.58元工程款，此笔未付的工程款从2018年10月25日至2019年10月12日产生的利息是：158472.42元（352天÷365天／年×6%年利率×2738751.58元=158472.42元）。上述三笔利息金额共计：179603.92元(16273.97元+4857.53元+158472.42元=179603.92元)，应由被告支付给原告。被告所欠原告的2738751.58元工程款自2019年10月12日之后所产生的利息，应支付至该笔款项付清为止。为维护原告的合法权益不受侵犯，原告根据《合同法》第二百七十九条、《解释》第十七、十八条、《民事诉讼法》第三十三条及《最高人民法院关于适用的解释》（法释(2015)5号）第二十八条等规定，特向贵院依法提起诉讼，请贵院支持原告的全部诉讼请求：一、判决被告支付按工程进度应付的工程款2738751.58元给原告；二、判决被告支付利息179603.92元给原告（该利息计算是从2018年10月25日起算，2019年10月12日之后的利息另行计算至欠款付清之日）；三、本案的诉讼费由被告承担。被告河北建工集团有限责任公司辩称，原告提出的诉讼请求无事实和法律依据，请求依法予以驳回。理由如下：答辩人与广东省重工建筑设计院有限公司以低于工程最后审定价4.01%的价格联合中标梅州市广梅创新科技基地项目。中标后，为方便项目工作开展，河北建工项目部委托刘健晖联系当地符合条件且有施工资质的施工单位将项目专变工程进行分包。后经刘健晖撮合，答辩人与原告于2018年1月30日签订《专变工程专业承包合同》，于2018年9月10日签订《广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包合同补充协议》，双方约定本专变项目暂定价为人民币1120万元，以答辩人与业主的最终结算价（实收价格，即为最后审定价下浮4.01%后的价格）下浮5%基础上再扣除27万元作为源天公司承包专变项目价格。在答辩人依照合同支付第一笔进度款（2018年4月4日）之前，刘健晖向答辩人出具其与李美忠于2018年2月9日签订的《合作协议书》、《付款请求函》，要求答辩人每期支付工程款项以下浮32%向原告支付，至2019年5月9日，答辩人依此共向原告支付6221248.42元（注：另27万元为答辩人向广东中天空间设计有限公司支付的设计费预付款，后与广东中天终止合同，答辩人与原告将项目设计、施工并入补充协议，该27万元并入承包合同总款。），原告一直未提出异议。一、答辩人与原告签订的《专变工程专业承包合同》及《广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包合同补充协议》是经本答辩人项目部委托刘健晖即本案第三人与原告代表即第三人李美忠联系后居间促成，合同的促成及原告的实际施工，都是由李美忠全程参与。上述事实有第三人李美忠跟答辩人项目部聘用合同专员邓涵章的聊天记录（洽谈源天公司与河北建签订合同事宜），第三人李美忠与刘健晖于2018年2月9日签订的《合作协议书》以及在承包合同履行期间，李美忠以设计及施工方身份参与业主方举办的设计方案和施工进度讨论、设计费用与施工进度款推动工作等相关工作会议记录等证据可以证实。二、第三人刘健晖与李美忠签订《合作协议》，协议约定李美忠应当按照涉案工程款的32%（含原告与答辩人签订合同中约定的5%）支付刘健晖作居间服务费，该协议系双方真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，对双方具有约束力。三、本案中，答辩人对原告所付工程款是依据双方所签订的《专变工程专业承包合同》约定的进度款下浮32%进行支付，答辩人的支付依据是刘健晖对答辩人所提交的《付款请求函》及刘健晖与原告代表人李美忠签订的《合作协议》。从原告确认的答辩人的多次付款金额可知：第一期如按合同约定25%付款，应为1120万元×25%＝280万元，但实际上付款是1905648.42元，这与扣除了支付给刘健晖的32%居间服务费后的金额[1120万元×25%×（1-32%）＝1904000元]基本一致；第二期（2018年8月24日付款）如按合同约定付至60%，应为1120万元×60%＝672万元，但实际上付款是2665600元，这与扣除了支付给刘健晖的32%居间服务费后的金额[1120万元×（60%－25%）×（1-32%）＝266560元]一致；第三期如按合同约定付至80%，应为1120万元×80%＝896万元，但实际上付款150万元，这与扣除了支付给刘健晖的32%居间服务费后的金额[1120万元×（80%－60%）×（1－32%）＝1523200元]基本—致。以上请求函虽然没有经原告或李美忠确认，但每次付款双方对此并没有提出异议，应予以确认。因此，现原告按照合同第四条第三款的约定提起本案诉讼没有事实和法律依据。四、按照双方签订的《专变工程专业承包合同》第十二条第五款之约定，原告应先提供合法、足额的增值税专用发票及收据以及提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料给答辩人，答辩人才付款，否则答辩人有权拒绝付款且不承担任何责任。而本案中，原告也没有按照上述约定提供相关的发票等材料，为此，答辩人具有先履行抗辩权。因此，原告在本案中要求答辩人支付工程款及相应利息没有事实和法律依据。五、涉案合同履行中，原告有逾期完工的情形，按其起诉书中载明其所承建项目的竣工日期为2018年10月24日，而据原告与答辩人签订的合同约定完工日期应为2018年6月10日前，由于原告的逾期，造成答辩人的巨大损失，对此，答辩人将依法追究原告逾期完工的违约责任，而原告仍要求答辩人支付工程款利息于法无据。第三人李美忠未作述称。第三人刘健晖述称，一、被告中标梅州市广梅创新科技基地项目后，为方便项目工作开展特委托答辩人联系梅州当地符合条件且有施工资质的施工单位将项目专变工程进行分包，为此，答辩人找到了本案第三人李美忠，经答辩人多次居中介绍、促成，本案原、被告最终于2018年1月30日签订《专变工程专业承包合同》，2018年9月10日签订《广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包合同补充协议》。合同履行期间，李美忠以设计及施工方身份参与业主方举办的设计方案和施工进度讨论、设计费用与施工进度款推动工作等等，全程参与上述项目施工建设。二、答辩人于2018年2月9日与李美忠签订了一份《合作协议》，该协议确认了答辩人上述居间介绍事实，约定李美忠应当按照涉案工程款的32%（含原、被告所签订合同中约定的5%）支付答辩人作居间服务费。该协议系双方真实意思表示，合法有效。三、居于答辩人居间服务及上述《合作协议》的事实，答辩人在被告支付第一笔进度款之前，就向被告出示了上述《合作协议》，并以书面《付款请求函》的方式，要求被告在支付原告工程进度款时下浮32%向原告支付，被告也是按照答辩人上述请求比例支付原告工程进度款，原告及李美忠一直也没有异议。因此，答辩人认为，原告本次提出的诉讼请求无事实依据，也与一直以来的交易习惯（支付比例）不符，请求依法驳回原告的全部诉讼请求。经审理查明，2018年1月30日，原告广东省源天工程有限公司与被告河北建工集团有限责任公司签订了《专变工程专业承包合同》。该合同载明：甲方：河北建工集团有限责任公司乙方：广东省源天工程有限公司日期：2018.1.30第一部分专用条款甲方（总包方）：河北建工集团有限责任公司（以下简称：河北建工）乙方（分包方）：广东省源天工程有限公司本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚信信用的原则，由甲乙双方共同签订。一、工程概况1、工程名称：广梅园高端纺织产业园项目2、工程地点：梅州市梅县区畲江镇（广州（梅州）产业转移工业园）3、工程范围：广梅园高端纺织产业园一期电力工程项目4、工程内容：经图审后施工图纸范围内的专变专业工程内容。具体包括：办公楼、宿舍、园区公共用电总容量合计4460kVA，即安装4*800kVA+6*630kVA配电成套设备及产业园区电缆管道施工项目工程。二、承包形式：乙方包工、包料、包设备、包安装、包调试、包验收、包质量、包增值税专用发票、包资料、包安全文明等全过程（交钥匙工程）。三、结算方式：1、签约合同价，广梅园高端纺织产业园一期专变工程项目10kV以上用电工程费暂定金额：人民币（大写）壹仟壹佰贰拾万元（￥11200000.00），并提供由甲方财务部门验证通过的增值税专用发票。2、经审定的施工预算是施工图设计完成后，由总包方报送并发包人委托的第三方造价咨询单位审定的施工图造价预算。暂定清单项目见附件，报经建设单位审定后的预算清单自动追加为本合的附件。3、结算：最终结算金额按建设单位与总包单位（河北建工）的最终结算价下浮5%进行结算。4、乙方负责本项目工程所需的材料送检、检测、检验等费用。5、乙方负责本项目工程报装、报验、验收等所有相关费用。四、付款方式：工程款按施工进度付款，具体为：1)合同签订后，支付合同暂定价款25%作为预付款；2)本期设备等材料全部到场（甲方查验）后，支付至本期暂定价款60%；3)专变工程本期设备安装竣工后，支付至本期暂定价款的80%。4)专变工程全面竣工验收合格后，付至建设单位委托第三方审定的该专业总造价的95%后暂不再付款；扣除质量保证金5%，于保质期满后的支付方法与支付时间与总包合同同步。五、工期1、工程计划开工日期：2018年3月3日；本工程计划完工日期：2018年6月10日。2、必须满足甲方现场进度要求，详细节点计划另见项目部月进度计划、总进度计划要求。以上开工时间以项目部颁发的开工令为准。3、因甲方原因及不可抗力等因素造成停工的，经甲方、监理工程师批准后工期顺延；因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。4、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，控制日期表提交监理单位及甲方，监理单位及甲方以此为依据检查乙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促乙方加班加点完成进度，如达不到要求，其工期不予顺延，并按主合同相关工期约定条款办理。5、乙方必须按甲方、监理工程师确认的进度计划组织施工，接受甲方、业主、监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方、业主、监理工程师的要求提出改进措施，经甲方、业主、监理工程师确认后执行。六、各方的权利和义务（一）甲方责任：1、甲方负责监督审定乙方进度报表，及时向乙方支付工程进度款和设备材料款。2、协调解决与生产有关动火条件的落实；负责审批乙方的施工，组织设计和施工技术措施方案。3、派出现场代表，对工程进度、工程质量进行监督检查，负责协调施工现场的有关事宜。4、组织工程交工验收，审核、配合办理工程竣工结算。5、向乙方提供必要的施工安装条件包括：提供轴线位置及每层水平线，施工中必要的材料堆放场地，夜间施工大范围照明（局部照明自理）、预留配合洞口。6、负责临时用水用电。7、负责提供临时住宿。（二）乙方责任：1、严格遵守国家、地方政府的有关规定，服从甲方的安全监督。2、编制施工组织设计（或施工方案）、施工进度计划、材料准备计划报甲方。3、负责组织施工人员、机械（具）等进场施工，必须为所属施工作业人员提供并督促使用符合标准的劳保用品，并按工程进度要求调配必要的、性能安全的施工机具和设备，并保证完好。4、施工过程应做到工完场清，否则甲方委托第三方清理。所发生费用由乙方负责，并在结算时扣回。5、三级电箱及局部照明由乙方自理。6、竣工验收后20天内向甲方报送竣工归档资料（含竣工图等资料）及本工程结算书，并负责本项目的预结算及核对等相关工作。7、乙方施工人员须服从甲方工程技术人员及监理单位的管理，工程质量纳入日常现场管理。乙方施工人员必须遵守现场各项规章制度。8、乙方必须按照甲方提供的方案图纸做深化设计后经甲方、业主及供电部门审核审批，并按经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动。如有变更以书面的变更通知单为准。9、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。（原则上乙方不得上述已确认的图纸及方案）10、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。11、乙方对专变电气线路等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。专变工程安装施工完毕但未通过验收之前，乙方应对整个专变系统负责。专变验收合格后，乙方必须主动向甲方、业主、监理提供有关专变设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和专变工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。12、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。13、乙方必须参加有关质检部门验收。对工程验收过程中提出的质量问题，乙方应在规定时间内认真整改，并承担自身原因造成的整改费用。14、乙方必须做好资料整改工作，配合总包单位的资料备案，并在专变验收合格后向甲方移交竣工资料。15、协助甲方专变工程移交建设方，办理工程竣工结算。七、物资供应1、用于本工程的材料必须符合国家及当地相关部门的质量要求及规定，并附有合格证、检验检测报告及出厂证明。乙方必须按设计和规范进行复验，合格后才能用于工程，并保存复验记录。2、进场的设备、材料（品牌要与业主确定的一致），供应方应提供合格证书或材质证书、检验报告或试验报告。对于不合格设备、材料，乙方不得使用；如乙方不复检或将不合格的设备、材料用于工程，造成工程质量责任和损失由乙方承担。八、工程质量和检查验收工程质量1、乙方应对本工程的采购的所有设备材料和施工质量负责。2、本工程（专变工程范围）由甲方、乙方及政府主管部门按施图纸设计、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收，并需一次性验收合格。九、交工验收与质量保修1、本工程全面完工，经相关主管部门验收合格并正式送电后，由乙方提出交工验收通知，甲方接到通知后十五天内组织交工验收。乙方按工程建设规定整理提交交工资料。2、工程交工验收后，乙方对施工的工程负责保修，保修期及有关责任按国务院令279号《建设工程质量管理条例》规定执行，如发生的质量问题要查明原因，属设计、施工质量和乙方自行采购设备缺陷问题时，由乙方无偿修理，并承担因此造成损失的赔偿责任；属甲方采购设备缺陷问题，甲方委托乙方修理时，乙方应本着对工程负责的精神尽力协助解决，但发生的费用由甲方负担。3、乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。4、保修期按施工总合同规定2年，质量保修期自工程竣工验收之日起计算。十、技术资料交付乙方向甲方提供下列文件和图纸：1、制造检验合格证书和出厂检验合格证书。2、所有设备和材料及元器件清单，包括名称、规格型号、技术参数及说明、数量、生产厂家等技术说明书；操作、安装及维修保养手册等；易损零件清单；设备（系统）按出厂标准供应的随机工具清单，特殊工具和仪器应有说明书、产品样本和手册等。十一、安全施工1、乙方必须遵守国家、地方政府、建设方及总包方有关制度和规定，服从管理。2、乙方现场管理人员及施工人员进入厂区施工现场前，必须经过入厂安全教育，才能进入厂区施工。乙方必须根据工程特点对施工人员进行有针对性的安全教育。3、因乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担责任和费用，因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿；非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担相关责任和有关费用。十二、其它1、乙方进入施工现场，必须严格执行中华人民共和国建设部令第15号《建设工程施工现场管理规定》。2、文明施工。施工单位应遵守建设单位现场文明施工管理规定，保持现场不堆积由施工造成的废料和垃圾，保证施工现场和临时堆料场处于干净、整洁、安全状态；否则甲方有权处理，由此引起费用完全由乙方承担。3、施工期间，乙方应采取措施解决施工现场的施工用水和雨水的排放以保证施工现场的干燥、清洁。4、施工期间，乙方的施工人员必须佩戴符合安全要求的劳动防护用品。5、乙方承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有一般（一般／小规模）纳税人资格，不存在纳税不良信用。甲方每次付款前，乙方必须提供等额合法有效的增值税专用发票及收据（增值税专用发票／增值税普通发票／收据）以及提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料。否则，甲方在乙方未提供上述资料前有权拒绝支付任何款项且不承担任何责任，且上述乙方义务不因甲方违约而免除。十三、附则1、本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定执行。2、本工程委托公司实施监理，工程质量由公司进行监督。乙方必须积极配合，服从对工程的监督管理。3、在合同履行过程中，双方因合同所引起的任何争议，双方应先通过友好协商解决。双方无法协商解决的，则任何一方可将争议提甲方所在地的人民法院诉讼解决。4、本合同自签订之日起生效，保修期满付清工程款后自行失效。5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。本合同由甲乙双方2018年1月30日在畲江项目地签订，签订后即予生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方：河北建工集团有限责任公司乙方：广东省源天工程有限公司。”河北建工集团有限责任公司和广东省源天工程有限公司分别在上述合同上盖章予以确认。上述合同签订后，广东省源天工程有限公司对合同标的工程按约定进行了施工。2018年9月10日，广东省源天工程有限公司与河北建工集团有限责任公司又签订了《广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包合同补充协议》，内容如下：“广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包合同补充协议甲方（需方）：河北建工集团有限责任公司乙方（供方）：广东省源天工程有限公司本合同（协议）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。甲乙双方于2018年2月7日签订《广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包合同》（以下称“主合同”）。现经双方友好协商，订立以下补充协议，以兹遵守。第一条合同补充内容：1、甲乙双方关于“广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包项目”的承包内容，由主合同原来所约定的“施工承包”，变更为“设计、施工承包”。“设计、施工承包”合同（亦即主合同）最终结算金额按建设单位与施工单位最终结算价（即施工单位转变项目实际收款金额）下浮5%基础上，扣除270，000.00元执行。支付节点按主合同约定执行。2、综合考虑施工图纸变更后施工部分第三方审批预算金额，以及设计部分费用预估情况（施工部分预算金额约为9，500，000.00元，设计费估算金额约为1，700，000.00元）；主合同暂定金额仍按11，200，000.00元执行。“设计、施工承包”合同（亦即主合同）最终结算金额按建设单位与施工单位最终结算价（即施工单位转变项目实际收款金额）下浮5%基础上，扣除270，000.00元执行。第二条本协议生效后，即成为主合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。除本协议中明确所作修改的条款外，本协议未涉及部分按主合同执行。本协议与主合同不一致之处，以本协议为准。但不得对抗本协议前置条件。第三条本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与主合同中的定义相同。第四条本协议由甲乙双方2018年09月10日在畲江项目地签订，签订后即予生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。”上述合同履行过程中，在2018年4月4日、2018年6月15日、2018年8月24日、2018年10月12日、2019年1月31日和2019年5月9日，河北建工集团有限责任公司分别向广东省源天工程有限公司支付了工程进度款1200000.00元、705648.42元、2665600.00元、500000.00元、1000000.00元、150000元，合计6221248.42元。另，2018年9月13日，河北建工集团有限责任公司和广东省源天工程有限公司双方确认支付了工程进度款（即设计费）270000元。2018年10月24日，案涉广梅园高端纺织产业园项目专变工程经过验收竣工。广东省源天工程有限公司认为按照《专变工程专业承包合同》的约定，河北建工集团有限责任公司本应向广东省源天工程有限公司支付工程进度款8960000元（11200000元×80%=8960000元），然而，截止至2019年10月12日，被告河北建工集团有限责任公司仍欠原告广东省源天工程有限公司工程进度款2738751.58元未付（8960000元-6221248.42元=2738751.58元）。河北建工集团有限责任公司则认为其已经付清了对应的工程进度款。广东省源天工程有限公司与河北建工集团有限责任公司双方因此而产生纠纷。在双方协商未果的情况下，广东省源天工程有限公司于2019年10月30日诉至本院，提出上述诉讼请求和事实理由。在诉讼过程中，本院于2019年11月4日作出（2019）粤1403民初2142号民事裁定书，冻结了河北建工集团有限责任公司在中国银行石家庄市***支行的银行存款（账号：1001********），冻结金额以2738751.58元为限。广东省源天工程有限公司为此支付了保全费5000元。被告河北建工集团有限责任公司在答辩期间向本院提出管辖权异议。本院2019年12月18日作出（2019）粤1403民初2142号之一民事裁定书，驳回其异议申请。河北建工集团有限责任公司不服该裁定向梅州市中级人民法院提出上诉。2020年2月10日，梅州市中级人民法院作出（2020）粤14民辖终7号民事裁定书，驳回上诉，维持原裁定。在诉讼过程中，被告河北建工集团有限责任公司向本院申请追加李美忠、刘健晖为本案第三人参加诉讼。本院依法追加了李美忠、刘健晖为本案第三人。河北建工集团有限责任公司作出了上诉答辩。第三人李美忠未作述称，也没有到庭参加诉讼，亦没有提供证据。第三人刘健晖作出了上述诉称。本院认为，本案是一起建设工程施工合同纠纷。合同双方当事人的合法权益依法受法律保护。原告广东省源天工程有限公司与河北建工集团有限责任公司签订的《专变工程专业承包合同》、《广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包合同补充协议》是双方在自愿平等协商的基础上订立的，未违反法律、行政法规强制性规定，合同合法有效，本院予以确认。合同的一方当事人是：甲方（总包方），河北建工集团有限责任公司；合同的另一方当事人是：乙方（分包方），广东省源天工程有限公司。合同双方均应按合同约定处理相关事项。对原告广东省源天工程有限公司的诉讼请求作如下分析。一、关于“判决被告支付按工程进度应付的工程款2738751.58元给原告”的诉请。根据《专变工程专业承包合同》和《广梅园高端纺织产业园项目专变工程专业承包合同补充协议》的约定，涉案工程总价款暂定金额为11200000元，专变工程本期设备安装竣工后，支付至本期暂定价款的80%，至2018年10月24日，案涉广梅园高端纺织产业园项目专变工程经过验收竣工。至此，河北建工集团有限责任公司本应向广东省源天工程有限公司支付工程进度款8960000元（11200000元×80%=8960000元），但直至2019年10月12日，河北建工集团有限责任公司才支付了工程进度款6491248.42元，仍然拖欠2468751.58元未付给广东省源天工程有限公司。今原告广东省源天工程有限公司诉请判令河北建工集团有限责任公司支付拖欠的工程进度款，理由充分，应予以支持。但，数额有误，其未将已支付的设计费用270000元计算进去，应予以纠正。被告河北建工集团有限责任公司主张没有拖欠工程进度款，依据不足，本院不予采信。被告河北建工集团有限责任公司应支付拖欠的工程进度款2468751.58元给广东省源天工程有限公司。二、关于“判决被告支付利息179603.92元给原告（该利息计算是从2018年10月25日起算，2019年10月12日之后的利息另行计算至欠款付清之日）”的诉请。涉案建设工程于2018年10月24日验收通过后，被告河北建工集团有限责任公司应及时支付工程余款给原告广东省源天工程有限公司。但是，截止至2019年1月31日和2019年5月9日，被告河北建工集团有限责任公司才分别支付了1000000.00元和150000元。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”，第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。据此，被告河北建工集团有限责任公司应支付从2018年10月25日起分别至2019年1月31日和2019年5月9日期间的利息，此两笔工程价款产生的利息分别是：16273.97元(99天÷365天／年×年利率6%×1000000元=16273.97元)和4857.53元（197天÷365天／年×年利率6%×150000元=4857.53元)。同理，被告河北建工集团有限责任公司所欠原告广东省源天工程有限公司的工程款2468751.58元，此笔拖欠的工程款从2018年10月25日至2019年10月12日产生的利息是：142849.40元(352天÷365天／年×年利率6%×2468751.58元=142849.40元)。上述三笔利息金额共计：163980.9元(16273.97元+4857.53元+142849.40元=163980.9元)，应由被告河北建工集团有限责任公司支付给原告广东省源天工程有限公司。从2019年10月13日起至该笔款项付清之日止的利息，按年利率6%计付。原告广东省源天工程有限公司诉请被告河北建工集团有限责任公司支付欠款利息，于法有据，可以支持，但计算金额有误，应予以纠正。案经调解未果。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告河北建工集团有限责任公司应于判决生效后七日内支付按工程进度应付的工程款计2468751.58元给原告广东省源天工程有限公司。二、被告河北建工集团有限责任公司应于判决生效后七日内支付所欠利息163980.9元（该利息计算从2018年10月25日起计至2019年10月12日止。2019年10月13日起计至还清欠款之日止，以实欠金额为基数，按年利率6%计付）给原告广东省源天工程有限公司。三、驳回原告广东省源天工程有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费28710元，减半收取14355元，保全费5000元，合计19355元，由被告河北建工集团有限责任公司负担19000元，原告广东省源天工程有限公司负担355元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省梅州市中级人民法院。审判员  余金辉二〇二〇年七月七日书记员  杨 红