湖北省武汉市武昌区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0106民初17040号原告：江苏银环新材料科技有限公司，住所地江苏省南京市六合经济开发区新港湾路。法定代表人：孙伟，总经理。委托诉讼代理人：徐会海，商务部经理。委托诉讼代理人：金伟，江苏赵成有律师事务所律师。被告：中建三局安装工程有限公司，住所地湖北省武汉市武昌区武珞路**。法定代表人：刘新海，董事长。委托诉讼代理人：夏佳龙，公司员工。委托诉讼代理人：周建元，公司员工。原告江苏银环新材料科技有限公司（以下简称银环公司）与被告中建三局安装工程有限公司（以下简称中建三局安装公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月4日立案受理，适用普通程序公开审理，原告银环公司委托诉讼代理人徐会海和金伟、被告中建三局安装公司委托诉讼代理人夏佳龙和周建元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告银环公司向本院提出诉讼请求：请求判令被告中建三局安装公司赔偿资金占用损失90605.50元、赔偿租金损失405405元、赔偿仓储搬运费9000元、承担诉讼费。事实和理由:2017年8月10日银环公司与中建三局安装公司签订买卖合同，约定中建三局安装公司向银环公司购买钢筋桁架楼承板，暂定数量2.1万平方米，单价每平方米83.5元，购买边模板，暂定数量400平方米，单价每平方米86.5元，中建三局安装公司于货到现场验收完毕后当月20日前办理结算手续，于次月20日前支付到货总金额80%的货款，办理结算后三个月内付清全部货款。2017年6月初至2017年7月底，银环公司完成了二至四层的供货，中建三局安装公司应于2017年9月20日前支付第一笔货款30万元，2017年11月20日前支付第二笔货款77021.53元，中建三局安装公司实际支付第一笔货款时间是2017年11月，延期2个月，实际支付第二笔货款时间是2018年10月，延期11个月。银环公司完成了五至九层楼承板7791.43平方米和边模板188.2平方米的生产，计划于2017年8月底至9月初完成交付，中建三局安装公司应于2017年10月20日前支付第一笔货款533490.96元，2017年12月20日前支付第二笔货款133372.74元，却被告知自2017年7月底开始停工直至2018年8月中旬，停工时间长达12个月。中建三局安装公司实际付款时间是2019年2月，延期16个月。中建三局安装公司的延期付款行为导致银环公司通过商业银行贷款缓解资金压力，支付了年利率为9.175%的利息。重新将成品搬运至仓库存储，造成银环公司巨额厂房租金损失和搬运费损失。被告中建三局安装公司辩称：原告银环公司与被告中建三局安装公司间是买卖合同关系，而非施工合同关系，因此，银环公司的义务是按约定交货，至于其如何安排施工计划、何时施工与中建三局安装公司无关，银环公司要求中建三局安装公司承担损失没有依据。经审理，本院查明如下事实：2017年8月10日原告银环公司与被告中建三局安装公司签订买卖合同，约定中建三局安装公司向银环公司购买钢筋桁架楼承板2.1万平方米、边模板400平方米，钢筋桁架楼承板每平方米83.5元，边模板每平方米86.5元，合同总价1788100元，该供货数量是暂定数量，具体数量由中建三局安装公司根据施工实际进展及现场情况确定；如银环公司未经中建三局安装公司书面同意提前采购囤积合同货物且中建三局安装公司因项目施工出现设计变更等情况无法使用囤积货物，该产品损失由银环公司自行承担；中建三局安装公司提前7天下达由项目经理和项目材料员共同签字确认的书面供货通知书，银环公司按供货通知书要求的数量和时间交货；中建三局安装公司每月20日与银环公司核对上月21日至本月20日所供材料数量，办理完当批结算手续，货到现场办理完所有验收手续且买卖双方在当月20日前办理完结算手续后，次月20日前支付经中建三局安装公司确认到货总金额的80%，三个月内付到到货总额的100%。2017年6月20日至2017年9月23日期间，银环公司向中建三局安装公司供应了价值377021.53元的钢筋桁架材料，中建三局安装公司于2017年11月30日支付银环公司货款30万元，2018年11月19日支付77021.53元。此后，银环公司继续生产了价值663433.61元的钢筋桁架楼承板，存放于银环公司厂房内，直至2018年8月7日至2018年12月20日期间，才应中建三局安装公司要求交付。2019年2月1日中建三局安装公司支付银环公司该笔货款。以上事实有原告银环公司提供的买卖合同、银行回单、银行账户历史明细、送货单、函件、照片、微信记录电子邮寄存根，以及当事人陈述等证据证明。本院认为，原告银环公司与被告中建三局安装公司签订的买卖合同是双方真实意思表示，不违反法律禁止性规定，具有法律效力。原告银环公司主张逾期付款损失应当提供每月结算材料以确定货款支付时间，但银环公司没有提供每月结算材料，提供的送货单仅记载供货当日的供货数量，没有记载货款数额。银环公司笼统的以最后一次供货日为基准计算2017年货款的逾期付款天数，本院予以准许。2017年度最后一次供货日是9月23日，办理结算日期应是2017年10月20日，第一次付款日期应为2017年11月20日，应付款30万元，实际付款日期是2017年11月30日，迟延支付10日。第二次付款日期应为2018年1月20日，应付款77021.53元，实际付款日期是2018年11月19日，迟延支付10个月。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定：买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。2017年度人民银行同期同类短期贷款年基准利率为4.35%，罚息利率上浮区间为30%至50%，本院按照40%计算，为6.525%。中建三局安装公司应支付银环公司逾期付款损失4724.35元（30万元×6.525%×10/365+77021.53元×6.525%×10/12）。2018年度最后一次供货日是2018年12月20日，应于2019年1月20日办理结算，2019年2月20日支付80%，2019年4月20日付清。中建三局安装公司于2019年2月1日即一次性付清该笔货款，对银环公司主张2018年货款逾期损失的诉讼请求本院不予支持。合同约定具体供货数量由中建三局安装公司根据施工实际进展及现场情况确定，如银环公司未经中建三局安装公司书面同意提前采购囤积合同货物且中建三局安装公司因项目施工出现设计变更等情况无法使用囤积货物，该产品损失由银环公司自行承担。银环公司没有举证证明中建三局安装公司书面通知其供应价值663433.61元的钢筋桁架楼承板的时间，银环公司自行生产导致产品囤积，由此造成的损失应自行承担，对银环公司关于租金损失的诉讼请求本院不予支持。银环公司关于9000元搬运费的诉讼请求没有证据证明，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告中建三局安装工程有限公司于本判决生效后三日内赔偿原告江苏银环新材料科技有限公司逾期付款损失4724.35元；二、驳回原告江苏银环新材料科技有限公司的其他诉讼请求。本案受理费8850元，由原告银环公司负担8767元，被告中建三局安装公司负担83元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。上诉人在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一项的规定，预交案件受理费，款汇武汉市中级人民法院，收款单位名称：武汉市财政局非税收入款缴专户—市中院诉讼费分户；账号：07×××93；开户行：农行武汉市民航东路分理处832886。上诉人在上诉期满后七日内仍未预交诉讼费的，按自动撤回上诉处理。发生法律效力的民事判决、裁定、调解书，当事人必须履行，一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期限为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。审 判 长  胡向阳人民陪审员  刘 理人民陪审员  吕丹萍二〇二〇年七月十七日法官助理周晔书记员袁榆婷