广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初28325号原告(反诉被告)：中山市名星派装饰工程有限公司,住所地中山市横栏镇茂辉工业区******晶丽科创大厦4层J卡（住所申报），统一社会信用代码91442000MA4W8U025E。法定代表人：李红波，该司总经理。委托诉讼代理人：黄俊韬，广东雅商律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯艺洪，广东雅商律师事务所律师助理。被告（反诉原告）：陈卫娴，女，1988年11月10日出生，汉族，住址深圳市光明新区**********巷3号，公民身份号码445************026。委托诉讼代理人：谢兵，男，1981年9月21日出生，汉族，身份证住址江西省鹰潭市月湖区************，公民身份号码362************435。原告(反诉被告)中山市名星派装饰工程有限公司(以下简称名星派公司)与被告（反诉原告）陈卫娴装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月1日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告名星派公司的委托诉讼代理人黄俊韬、冯艺洪，被告陈卫娴的委托诉讼代理人谢兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。名星派公司向本院提出诉讼请求：1.陈卫娴向名星派公司支付装修款10000元及利息（从2019年4月25日起，以拖欠装修款为基数，按每天0.05%计算至陈卫娴付清装修款之日止，暂计至起诉日的利息为945元）；2.陈卫娴向名星派公司支付违约金19800元。事实和理由：名星派公司与陈卫娴双方于2018年10月28日签订《住宅装饰装修工程施工合同》，根据合同约定，陈卫娴将位于中山市火炬开发区***********委托名星派公司包工包料装修，工程总造价为132000元，工程期限为90个工作日。装修工程款支付方式在“其他约定事项”约定为：在开工前支付工程款总额的30%，水电验收后支付工程款总额的35%，泥工、木工验收后支付工程款总额25%，整体验收合格后支付工程款总额的10%。在合同签订后，乙方进场装修，陈卫娴于2019年4月24日验收确认并已接收该房屋使用，但陈卫娴至今仍未付清装修款10000元，且经名星派公司多次催促后仍未支付。综上，名星派公司已经根据合同约定为陈卫娴装修涉案房屋并交付陈卫娴使用，陈卫娴没有按照合同约定支付装修款，已构成违约。为此，名星派公司为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，恳请法院依法作出判决。陈卫娴辩称，其与名星派公司于2018年10月28日签订《住宅装饰装修工程施工合同》，根据合同约定，名星派公司为其名下位于中山市火炬开发区***********，包工、包料、包验收合格及保修，工程总造价为132000元，工程期限90个工作日。其在签订合同时明确约定且备注，名星派公司不得以任何理由中途加钱，但在施工过程中多次被要求加钱，不加钱就停工（2018年12月6日给名星派公司现场负责人唐良华转帐410元，2018年12月11日给名星派公司设计余工转帐288元，2019年3月12日给名星派公司现场负责人唐良华转帐361.5元，给其身心造成了极大的伤害，其在深圳工作找装饰公司来装修的目的就是为了省心省事，但事与愿违其一星期跑两三趟来现场确认这确认那，这完全取决于装饰公司的不专业，造成答辩人不必要的误工及出行交通费增加。合同总造价132000元答辩人已支付128234.5元，所剩尾款3765.5元，2019年4月24日签工程竣工质量验收单时，其对验收发现的问题明确要求名星派公司更换及维修整改验收通过，出具材料合格证、检测报告及保修承诺书后将尾款付清，名星派公司随后不予理睬，其多次找名星派公司来处理均无结果。中途更是无法联系上名星派公司，后续的维修答辩人也不敢找其他人来修，怕名星派公司说是因其他人搞坏的不承担责任，导致其到现在都没法搬入新房，名星派公司违约在先，何来要求其支付违约金。其原本计划2019年5月搬入新房，因名星派公司原因造成其无法入住新房只能继续在深圳租房，让其承受巨大的经济损失及精神损失。其请求驳回名星派公司的诉讼请求，1.名星派公司违约在先，施工过程中用停工威胁陈卫娴来增加费用，且无提供任何有效验收依据就捏造事实，说该房屋已移交且使用，性质恶劣。2.因名星派公司原因使其至今都无法入住新房，名星派公司承担其2019年5月起直到房屋维修验收通过，且签订有效保修承诺书为止，陈卫娴在催促名星派公司尽快处理验收不合格产品整改期间，接到名星派公司现场负责人唐良华电话恐吓，要把原装好的东西全部拆掉，给其及其家人造成巨大的精神伤害。据此，陈卫娴提出反诉请求：1.名星派公司向陈卫娴赔偿2019年5月至2020年5月租房款（12个月合计69600元）；2.名星派公司向陈卫娴赔偿精神损失费（4人×15000元=60000元，陈卫娴陈卫娴，身份证号445************026，陈卫娴婆婆谢银连，身份证号362************426，陈卫娴老公谢兵，身份证号362************435陈卫娴儿子谢品锐，身份证号36060********,315113。）；3.名星派公司向陈卫娴赔偿房屋后续维修费19300元；4.名星派公司向陈卫娴承担误工费及出行交通差旅费。事实和理由：1.名星派公司于2019年4月24日要求陈卫娴签收工程竣工质量验收单，陈卫娴明确备注天花吊顶有部分裂痕，木门门锁孔开错造成门使用寿命大打折扣，（从2018年底装木门时发现此问题陈卫娴要求更换门扇，名星派公司一直无视并随意拖延工期）。电视背景墙装饰线条装的歪歪扭扭，裂缝开口非常大，我家有小孩而且小孩最喜欢抠一些小洞洞之类的。容易造成不可估量的伤害根本不敢入住，陈卫娴多次要求以上问题需更换的更换该维修的维修，还提到屋内有严重的刺鼻味，多次要求名星派公司提供所有材料合格证及检验报告，名星派公司拒不理睬也不提供。现今社会大家都知道甲醛对人身体危害有多大，尤其是老人和小孩（陈卫娴家中有60多岁母亲，2岁多小孩）。陈卫娴担心房屋内所用装饰材料均是三无产品，在催促名星派公司提供材料合格证、检测报告及对房屋内的甲醛检测无果后，陈卫娴至今不敢入住。按合同工期约定90个工作日名星派公司已拖延工期28个工作日（2018年10月3个工作日，2018年11月22个工作日，2018年12月21个工作日，2019年1月22个工作日，2019年2月53个工作日，2019年3月21个工作日，2019年4月16个工作日，共计518个工作日）。陈卫娴也理解装修施工的难处及客观原因，本计划2018年5月搬入新家，之前租的房子和房东说好租到2018年4月底搬走，无奈新家这边又无法入住只有另找地方租住，对陈卫娴造成了巨大的经济损失及精神损失。2.陈卫娴在等待及催促名星派公司对房屋维修整改期间，曾接到名星派公司员工唐良华电话威胁，说要带人去把装修的东西全部拆掉，对陈卫娴及其家人造成了极大的精神伤害。陈卫娴在接到电话的那段日子神情恍惚彻夜难眠，整天心惊胆战害怕自己花了那么多钱装修的房子被破坏。3.名星派公司至今未向陈卫娴提供完整竣工报告，也无签订售后保修承诺书，合同明确约定双方签订竣工验收日起保修期一年，从2018年4月24日起名星派公司停工至今才半年多的时间厨房墙壁瓷砖开裂、空鼓，另两个卫生间也有墙壁瓷砖开裂、空鼓，室外平台地砖铺设不平有积水，3个房间木门因锁孔开错需要更换门扇，天花吊顶有裂痕，这些后续维修陈卫娴向市场咨询要1万多元，且陈卫娴目前住深圳造成陈卫娴浪费大量人力和物力，使陈卫娴身心疲惫。综上，名星派公司因合同工期拖延、威胁、质量不合格导致陈卫娴无法按时入住新房且已造成陈卫娴巨大的经济损失及精神损失，为此，陈卫娴为维护自身合法权益，特向法院提起反诉讼，恳请法院依法作出判决。名星派公司辩称，陈卫娴的反诉并非基于本诉的同一法律事实而提出的，且陈卫娴所提出的反诉请求没有任何事实及法律依据，不应当作为反诉请求受理，请求法院审查后驳回其的反诉请求。名星派公司在诉讼期间向本院提交的证据有：1.住宅装饰装修工程施工合同；2.工程竣工质量验收单；3.装修款清单。陈卫娴在诉讼期间向本院提交的证据有：1.微信转账记录；2.现场照片；3.中山市名星派装饰工程有限公司企业信用信息登记查询；4.房屋租赁合同；5.转账凭证；8.不动产权证证书；9.光盘。本院依法组织双方当事人对上述证据进行了质证。综合双方当事人的举证、质证及法庭陈述等情况，本院认定事实如下：2018年9月11日，陈卫娴（装修业主、甲方）与名星派公司（承包单位、乙方）签订《住宅装饰装修工程施工合同》一份，约定：第一条，工程概况。1-1工程名称：陈女士雅居乐装饰工程；1-2工程地址：臻华花园9栋1601；1-3工程面积：套内建筑面积（含墙体）106平米；1-4工程总造价：132000元；1-5工程内容及做法：包工包料的承包方式（详见附件：工程施工图及工程预算书）；1-6工程期限90个工作日。开工日期（硬装工程工期以施工材料进场第2天开始计算，软装及赠品除外。法定节假日、甲方及物业等不可抗拒因素造成无法正常施工，工期相应顺延）。第二条，工程监理。乙方派出授权施工监理人员一名，现场负责本工程具体各项施工项目的落实和管理，并将施工监理人员的姓名、联系方式及职责通知甲方。第三条，甲方的工作。3-1开工前三天，甲方为乙方入场施工创造条件，不影响施工。（甲方负责办理一切物业手续与费用，乙方提供所需证件）；3-2甲方提供施工期间的水、电源，保证不影响施工进度；3-3不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑承重结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续，缴纳装修保证金包括物业管理部门所需交纳的相关费用；3-4参与工程质量和施工进度的监督，及时办理工程竣工验收。第四条，乙方的工作。4-1施工中严格要求施工监理执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；4-2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；4-3保护好原居室室内陈设及物品，保证居室内上、下水管道畅通；4-4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更。工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签名确认变更内容。（详见合同附件：工程项目变更单）。第六条，工程延误。6-1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；(1)工程量变化和设计变更；(2)不可抗力（譬如台风、地震等自然灾害）；(3)甲方同意工期顺延等其他情况。6-2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，返工费及误工费由甲方承担，工期顺延。6-3因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因（提供的材料、设备质量不合格）造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第七条，工程验收和保修。7-1双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进行验收，包含水电、泥工、木工、油漆工、涂料工、后期配套设施安装等阶段工程验收；7-2上述阶段工程竣工后，甲方接到通知后3天内验收，填写工程验收单（详见合同附件：工程验收单），如甲方不在现场，委托他人或其他形式填写验收单，亦视为工程验收通过；7-3在工程款结清后，办理移交手续（详见附件：工程结算单）。本工程自验收合格之日起，乙方针对水电等隐蔽工程保修5年，其他基础装修工程统一保修1年。木地板因天气原因造成的缝隙变化，不在保修范围内。第八条，工程款支付方式。8-I本合同签订后3天内，甲方支付首期工程款总额的65%（包括已交定金）85800元整，乙方进场施工;8-2工程施工过程中，泥工完成后（墙地砖铺贴完工），甲方支付第二期工程款，即工程款总额30%，计39600元整；8-3工程竣工验收合格后(涂料完工），乙方赠送家具家电进场前，甲方支付第三期工程款，即工程款总额的5%计元6600元整（乙方赠送家具家电不计工期内）；8-4甲方所支付工程款以乙方财务部门所开出的票据为准。甲方若直接把工程款付予施工监理或公司其它人，公司一律不予承认。第九条，违约责任。9-1合同双方当事人中任何一方因为不履行合同约定造成合同中途中止的，违约责任方赔偿给对方合同总款的15%作为补偿；违反法律、法规及有关政策规定，给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方所造成的经济损失；9-2因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，并协商办理合同终止手续，并由违约责任方赔偿对方相应的经济损失；9-3甲方未按期支付工程款导致工期延误，每延误一天按合同总造价的0.05%支付违约金给乙方，乙方有权停工待款，损失由甲方负责；因此造成的工期顺延，工期时间由乙方确定；9-4由于乙方原因导致工期延误，每延误一天按合同总造价的0.05%支付违约金给甲方；9-5由于乙方原因，工程质量未达验收标准，乙方负责返工修理并承担物料损耗费用；9-6工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收。本合同一式两份，双方各执一份。合同附件为合同的组成部分，与本合同具同等法律效力。2019年4月24日，陈卫娴的丈夫谢兵在一份《工程竣工质量验收单》中“客户签名”栏中签字，并交该《工程竣工质量验收单》交由名星派公司收执。该《工程竣工质量验收单》格式及载明的相应内容如下：工程竣工质量验收单中山市名星装饰工程有限公司工程名称臻华花园9-1601验收日期2019.4.24检查项目名称合格不合格备注水路工程√强弱电工程√泥工项目√木工项目√油漆工程√有小部分裂痕安装项目√木门有刮花锁孔不标准整体工程验收意见，需要整改的细节有：电视背景不锈钢线条不垂直。1234注明：1.竣工验收由工程部经理组织，客户、项目经理、工程监理参加，对整个工程进行全面检查验收，客户签字表明对整个工程质量的认可，该工程全部工程已完成。2.经检验共查出以上项目工程质量细节需要做整改，限日内整改完毕，每期整改项目均需工程监理的签字认可才算完成。项目经理签名监理签名客户签名工程经理签名设计签名日期日期日期日期日期2019年4月25日，陈卫娴共向名星派公司支付24229元，加上之前已支付的102946元，共向名星派公司支付127175元，尚欠名星派公司4825元未付。庭审中，名星派公司确认陈卫娴实际尚欠其款项为9525元（即合同金额132000元+增减项金额4700元-已付127175元=9525元），并据此变更诉讼请求金额为9525元。对于名星派公司是否就双方确认的《工程竣工质量验收单》所载明的“有小部分裂痕”“木门有刮花锁孔不标准”“电视背景不锈钢线条不垂直”进行返工问题，名星派公司述称“据原告监理唐良华所述，对于有小部分裂痕及电视背景、不锈钢线条不垂直问题原告监理已经联系工人进行返工及维修；对于木门有划花，锁孔不对称问题原告监理有通知厂家进行维修，并且木门是由第三方供应商提供，其质量问题与原告无关”，而陈卫娴述称“原告称有派人维修，根本没有该事实；木门也是由原告包工包料的，至于第三方供应商质量问题与我方无关，是原告与供应商之间的问题根据其监理唐良华所述已进行返工或由第三方”。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。原被告于2018年9月11日签订的《住宅装饰装修工程施工合同》，系双方平等自愿的基础上签订，系双方的真实意思表示，内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应当恪守履行。名星派公司已经依约为陈卫娴的案涉房屋进行了装饰装修，后双方并于2019年4月24日签署《工程竣工质量验收单》，确认名星派公司的施工工程除“有小部分裂痕”“木门有刮花锁孔不标准”“电视背景不锈钢线条不垂直”外，本案装饰装修合格。陈卫娴亦已依约向名星派公司支付了合同约定的132000元工程款中的127175元，尚欠4825元未付。《住宅装饰装修工程施工合同》约定“由于乙方原因，工程质量未达验收标准，乙方负责返工修理并承担物料损耗费用”。但对于双方在《工程竣工质量验收单》确认存在的上述问题，名星派公司至今未予以返修，理应承担由此引起的相关费用。在上述问题未返工且得到陈卫娴验收确认的情况下，陈卫娴从合同款项中予以相应的扣减，符合合同及法律的规定。结合本案陈卫娴尚欠名星派公司仅4825元合同款的事实，名星派公司要求陈卫娴全额支付合同款项，理据不足，本院不予支持。名星派公司主张陈卫娴尚欠其款项中包括4700元增减项，但未充分举证证实，本院不予以支持。陈卫娴租赁案外房屋，与本案合同纠纷并无法律上关系，本案不予审查，故其要求名星派公司承担其租赁房款，没有法律依据，本案亦不予支持。陈卫娴要求名星派公司向其赔偿精神损失费、误工费及出行交通差旅费，无法律依据，本案不予支持。陈卫娴要求名星派公司赔偿其房屋后续维修费，但其未充分证实其房屋存在除《工程竣工质量验收单》确认问题之外的装修质量问题，以及存在问题是名星派公司导致，并且已经发生维修费用，故本院不予支持。陈卫娴向唐良华等人支付的410元、288元、361.5元系向名星派公司支付，但名星派公司不予确认。《住宅装饰装修工程施工合同》约定“甲方所支付工程款以乙方财务部门所开出的票据为准。甲方若直接把工程款付予施工监理或公司其它人，公司一律不予承认”，根据上述约定，陈卫娴的该主张其支出的上述款项系向名星派公司支付的合同款，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、驳回原告(反诉被告)中山市名星派装饰工程有限公司提出的所有诉讼请求；二、驳回被告（反诉原告）陈卫娴提出的所有反诉请求。案件受理费568.64元，原告(反诉被告)中山市名星派装饰工程有限公司已预交并由其自行负担；反诉费3278元，被告（反诉原告）陈卫娴已预交并由其自行负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  叶迟玖人民陪审员  陈展豪人民陪审员  刘晋华二〇二〇年七月二十二日书 记 员  林晓晴书 记 员  简佩琳