河南省义马市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1281民初319号原告（反诉被告）：郑州市黄河机电设备有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区长椿路******，统一社会信用代码：914101055664878821。法定代表人：闫金辉，该公司经理。委托诉讼代理人：夏冉伟，河南博扬律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告（反诉原告）：义马煤业综能新能源有限责任公司，住所，住所地:义马市煤化工产业集聚区社会信用代码：91411200689744121E。法定代表人：刘显胜，该公司董事长。委托诉讼代理人：高珂，女，1991年9月18日出生，汉族，住新安县。系该公司员工，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：黄爱萍，河南协力律师事务所律师，代理权限为特别授权。原告（反诉被告）郑州市黄河机电设备有限公司（以下简称黄河机电公司）诉被告（反诉原告）义马煤业综能新能源有限责任公司（以下简称综能公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月13日立案受理后，依法由审判员余飞适用简易程序，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。原告委托诉讼代理人夏冉伟，被告委托代理人黄爱萍、高珂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）黄河机电公司向本院提出诉讼请求：1、依法被告判决综能公司向原告黄河机电公司支付货款1641489.7元及拖延支付货款的利息133023.41元；2、依法判决被告综能公司承担本案诉讼费用。事实与理由：2018年3月，原、被告签订斗式提升机备件供货合同一份，2018年4月，原、被告签订捞渣机供货合同，2018年4月，原、被告签订皮带输送机备件供货合同书一份，原告黄河机电公司按约定将上述设备及配件交付，并按约定交付付款发票，被告综能公司收到并投入运行使用后，至今未按约定付款，现为维护原告合法权益，特诉至法院。被告（反诉原告）综能公司辩称：1、原告黄河机电公司起诉数额不对，双方没有约定利息，不应支付利息。2、原告黄河机电公司逾期供货提起反诉，应从货款中扣除。被告综能公司向本院提出反诉。2018年4月26日，双方签订《刮板式捞渣机供货合同书》一份，合同总价款1462600元，约定交货时间为2018年5月30日安装调试完毕。依照双方合同17.1条约定，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，每天按合同总价的0.3%支付卖方逾期违约金。2018年11月20日签订补充协议，合同总价调整为1450099元。合同签订后，被反诉人到2018年8月4日才供货到反诉人处，2018年11月6日被反诉人签订承诺书，60日内安装调试完毕，至今没有经过性能验收，逾期至少220天，被反诉人应当支付反诉人逾期交货安装违约金95706.34元。综能公司向本院提出反诉请求：1、请依法判令反诉被告黄河机电公司支付违约金957065.34万元。2、本案诉讼费用全部由反诉被告承担。原告（反诉被告）黄河机电公司辩称：1、反诉被告黄河机电公司不存在延期交付，也不存在给反诉原告综能公司造成经济损失，其提起反诉的目的是少付款项或拒付款项。2、反诉没有事实依据，反诉被告黄河机电公司交付均是按约定进行。根据双方捞渣机合同第6条、第10条约定，安装调试设备需要指定安装位置，反诉原告安装位置的基座迟迟未处理完毕，反诉原告通知反诉被告基座处理好再通知发货，原告接到通知后及时发货并调试安装，不存在逾期问题。3、反诉原告诉称的补齐装备不能正常使用不属实，设备已经投入正常使。设备安装调试完毕后，刚开始运行磨合期间，进行的调整是为了更好的提升性能而进行的更换调整，并不属于违约。反诉被告在索要设备款时，反诉原告根本未提起逾期交付或设备不能正常使用的问题。从交付货物到安装调试直到正常使用，距离现在近2年时间，反诉原告未提出上述能使用的问题，而且被告明确表示过，各方都验收合格签字完毕就等收钱，所以不存在质量问题。综上，反诉原告的反诉没有事实依据，应予以驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换与质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对双方当事人有争议的证据，本院认定如下：原告（反诉被告）证据2，增值税发票及签收单，客观真实，本院予以采信。证据3，不能证实真实性，本院不予采信。证据4，证人出庭证言，证人为涉案合同中原告方的具体承办人与原告有利益关系，不能单独作为证据适用，且原告不能提供其他证据予以佐证，本院不予采信。被告（反诉原告）证据1、2、3、4，原告（反诉被告）对真实性无异议，本院予以采信。证据5，能反映双方来往情况，本院予以采信。证据6，与本案无关，本院不予采信。本院依据上述有效证据，结合庭审调查及双方当事人的陈述，确认如下案件事实：原告（反诉被告）黄河机电公司与被告（反诉原告）综能公司于2018年3月28日签订《斗式提升机备件供货合同书》（合同号：ZN-GX-2018-CLCG-108）一份，合同约定综能公司向黄河机电公司购买177个（型号和规格为NSE500）斗提斗、1套（型号和规格为NSE500ZG40Cr）斗提尾部链轮和400件（型号和规格为GB/T882,A5*8）销轴，合同总价款168067元。约定卖方交货完毕验收合格后，卖方向买方提供全额增值税发票（17%税率），买方挂账后以银行承兑汇票付款，但至今未支付。被告于2018年6月13日收到增值税发票。2018年4月，原告（反诉被告）黄河机电公司与被告（反诉原告）综能公司签订《刮板式捞渣机供货合同书》（合同号：MQH-ZN-2018-SB-030）一份，约定综能公司向黄河机电公司购买1套（规格型号为GLZ5.14输送能力：≥20t/h）刮板式捞渣机，合同总价款1462600元。约定：5、（1）、……买方应在收到发票后支付合同总价款的60%；（2）、设备全部安装调试完成，交付买方正常运行三个月或者交付四个月后无质量问题，买方应在次月内支付合同总价款的30%；（3）、剩余合同价款总额的10%的货款作为质保金，在设备货到现场18个月或设备性能验收一年后无质量问题买方应一次性付清。（4）、结算方式：承兑支付。6、交货时间：2018年5月30日前安装调试完毕。16、（1）、卖方应按照本合同及技术附件中双方规定的时间交货和提供服务。（2）、如卖方未经买方同意拖延交货，应按合同规定向买方支付逾期违约金，同时买方有权解除合同。（3）、在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将逾期的事实、可能逾期的期限和理由告知买方，在买方书面回复同意逾期后方可延期交货，如果买方未书面回复同意逾期的，买方可向卖方主张赔付逾期违约金。17、（1）、逾期违约金：如果卖方为没有按照合同规定的时间交货和提供服务，每天按合同总价的0.3%支付给买方逾期违约金。被告于2018年6月13日收到增值税发票。2018年11月7日，被告收到上述设备。2018年11月20日，原、被告双方签订《补充协议》，将合同总价调整为1450099元。原告（反诉被告）黄河机电公司与被告（反诉原告）综能公司于2018年5月21日签订《皮带输送机供货合同书》（合同号：ZN-GX-2018-CLCG-130）一份，合同约定综能公司向黄河机电公司购买20个（型号和规格为DN80mm600mm）托辊、20个（型号和规格为DN80mm200mm）托辊、1个（型号和规格为D=500SKF轴承、菱形胶）皮带机传动滚筒和10支（型号和规格为φ60×9×154立辊）皮带立辊，合同总价款10822.7元。约定卖方交货完毕验收合格后，卖方向买方提供全额增值税发票（16%税率），买方挂账后以银行承兑汇票付款，但至今未支付。本院认为，原告（反诉被告）黄河机电公司与被告（反诉原告）综能公司签订《斗式提升机备件供货合同书》（合同号：ZN-GX-2018-CLCG-108）、《刮板式捞渣机供货合同书》（合同号：MQH-ZN-2018-SB-030）及《补充协议》、《皮带输送机供货合同书》（合同号：ZN-GX-2018-CLCG-130）四份合同，该四份合同是双方真实意思的表示，合同内容没有违反法律、法规的强制性规定，该合同是合法、有效的合同，对双方均具有法律约束力。现黄河机电公司已依约向综能公司交付全部合同货物，综能公司应依约向黄河机电公司支付相应货款1628988.7元。关于原告诉求的利息。依照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条的规定：“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算”，故黄河机电公司要求综能公司年利率5%承担利息的诉求，符合法律规定，本院予以支持。关于《斗式提升机备件供货合同书》的利息。原告诉求的利息15406元，本院予以支持。关于《刮板式捞渣机供货合同书》（合同号：MQH-ZN-2018-SB-030）及《补充协议》的利息，原告要求计算至2020年4月13日。被告于2018年6月13日收到增值税发票，计算至2020年4月13日为22个月，依照合同5.1，被告应承担的利息=1450099×60%×22÷12×5%=79755.45元；2018年11月7日，被告收到设备，原告要求利息计算至2020年4月13日，依照合同5.2，被告应承担自2018年4月30日至2020年4月13日的利息=1450099×30%×348÷365×5%=20738.4元；2018年11月7日，被告收到设备，依照合同5.3，被告应承担自2020年3月7日至2020年4月13日的利息=1450099×10%×37÷365×5%=734.98元。综上被告应向原告承担利息101228.83元。被告（反诉原告）综能公司反诉请求原告（反诉被告）黄河机电公司承担逾期供货违约金957065.34元，因黄河机电公司供货时间与合同约定供货时间不符，应承担逾期供货的违约责任。黄河机电公司诉称逾期交货原因是综能公司造成的，但依据合同第16条规定，原告未提交相应的书面证据予以证实，故本院对该辩称理由不予采信。依据双方签订的《刮板式捞渣机供货合同书》约定，交货时间为2018年5月30日前安装调试完毕，如果卖方为没有按照合同规定的时间交货和提供服务，每天按合同总价的0.3%支付给买方逾期违约金，而黄河机电公司交货并最终安装调试完成时间为2018年11月7日，违约期限为160天，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定，双方约定的违约金数额过高，结合本案具体情况，本院依法将违约金的数额调整为合同数额的20%，即290020元，被告（反诉原告）综能公司其他诉讼请求本院不予支持。综上，对于原告的诉讼请求和被告的反诉本院依法部分予以支持。依据《中华人民共和国民法总则》第一百三十条、第一百三十二条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十二条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）义马煤业综能新能源有限责任公司于判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）郑州市黄河机电设备有限公司货款1628988.7元及利息101228.83元；二、原告（反诉被告）郑州市黄河机电设备有限公司于判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）义马煤业综能新能源有限责任公司违约金290020元；三、驳回原告（反诉被告）郑州市黄河机电设备有限公司其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）义马煤业综能新能源有限责任公司的其他反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉案件受理费20771元，减半收取10385.5元，由原告（反诉被告）郑州市黄河机电设备有限公司承担259.5元，被告（反诉原告）义马煤业综能新能源有限责任公司承担10126元。本案反诉案件受理费6685元，原告（反诉被告）郑州市黄河机电设备有限公司承担2026元，被告（反诉原告）义马煤业综能新能源有限责任公司承担4659元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或三门峡市中级人民法院递交上诉状（向本院递交上诉状的，应同时附上诉费预收票据），并按对方当事人的人数提交副本，上诉于三门峡市中级人民法院。审判员  余飞二〇二〇年七月二日法官助理张乐书记员何医博