贵州省凯里市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔2601民初4542号原告：毛某某，男，1974年2月10日出生，汉族，住址：湖南省涟源市。被告：凯里市美画天下装饰设计有限公司，住所地：贵州省凯里市金井路******，统一社会信用代码：91522601MA6H3F0G1Y。法定代表人：雍某某。被告：雍某某，男，1972年6月12日出生，汉族，住址：四川省南部县。被告：杨某，男，1981年11月25日出生，汉族，住址：四川省南部县。原告毛某某诉被告凯里市美画天下装饰设计有限公司（以下简称美画天下装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院2020年4月14日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告毛某某到庭参加了诉讼，被告美画天下装饰公司、雍某某、杨某经本院公告传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。毛某某向本院提出诉讼请求：1、请求判令对第二期支付工程款56000.00元未按约定完工橱柜、卫浴、墙面、瓷砖，家具等项目进行折算5万以及三期未施工工程款49000元予以退还。2、请求判令被告按《家庭装饰装修工程施工合同书》第十三条违约责任“13.7”由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延迟一日工期由责任方向对方支付工程总造价0.5‰的违约金，赔偿延期违约金14000.00元（按合同约定不超过总房款的10%），总合计113000.00元。3、判令被告承担本案全部诉讼费。事实理由：原告与被告双方于2019年6月22日在凯里市金井路13-1号1层47-48号美画天下装饰设计有限公司现场签订《家庭装饰装修工程施工合同书》（以下简称“合同”），工程总造价140000.00元，工程地址为贵州省凯里市经济开发区合创公园一号2期A区1-2-802室，工期为90天，被告采取预收装修款工程款后再实施装饰装修工程的方式。2019年6月22日，原告向被告支付定金28000元整，该定金已实际转为第一期水电装修工程款，占合同总价的20%，有被告出具的收据收款。2019年7月8日原告向被告支付第二期工程款人民币56000.00元整，占合同总价的40%，有被告出具的收据收款，2019年10月13日，原告向被告支付第三期工程款人民币49000.00元整，占合同总价的35%，有被告出具的收据收款。合计向被告支付人民币133000.00元，占合同总价的95%。2019年6月26日，被告开始进场施工水电，水电施工到一半后，于2019年7月8日前通知原告需要把工程总价的40%价款结清才开始做剩下的水电施工。原告因时间关系于2019年7月8日付完第二期工程款，被告把剩余水电施工完毕后，进行客厅、过道、厨房、卫生间等区域贴砖，吊顶等项目；后被告称卧室、厨房、厕所门都已配好，需要支付第三笔工程款。至2019年10月13日支付第三笔工程款后，被告进行了墙面刮瓷、卫生间吊顶、厨房吊顶等项目后再无任何进展，现阶段未施工项目有电视背景墙、卧室门、橱柜、鞋柜、衣柜、卫浴、3间卧室地板、墙面最后一道工序，美缝、面板开关、家具家电等项目。期间曾多次前往美化天下装饰公司或电话等方式与工程监理杨某沟通，被告均找各种理由推脱延期原因或向原告承诺完成时间（有工程监理杨某现场沟通录音保证完工时间）。至今原告多次电话、微信联系被告，均联系不上，门店关门，电话关机。鉴于以上事实，被告存在工期延误，且实际施工进度严重滞后于正常情况下的施工进度，停工后迟迟未复工，且未向原告作出必要解释和有限的复工承诺，被告恶意失联，原告为维护自身的合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请法院判决支持原告的诉讼请求。被告美画天下装饰公司未答辩。被告杨某未答辩。原告提交的证据有：1、身份证（复印件），证明原告诉讼主体资格。2、收款收据（复印件），证明原告付款的事实。3、家庭装饰装修工程施工合同书（复印件），证明双方约定权利义务关系。经本院审理认定以下案件事实：2019年6月22日，以原告毛某某为发包方（甲方）、被告美画天下装饰公司为承包方（乙方）就房屋装修事宜签订了《家庭装饰装修工程施工合同书》。合同的主要内容为：1、毛某某将购买位于凯里市房屋，面积为107.22平方米的商品房交由美画天下装饰公司装修；2、工程造价为140000.00元；3、乙方包工、全部包料（材料明细见《工程预算表》、《主材确认单》）；4、工期为90天，以实际开工时间为2019年6月24日；5、由乙方提供材料、设备的，乙方应将材料、设备运送到施工现场的时间提前告知甲方，双方共同验收。若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单、工程预算表不符（甲方主动提出的材料变更除外），甲方有权拒绝使用，由此造成的工期延误或影响工程质量，责任由乙方承担；6、因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延；7、（1）合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；（2）由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责整改，所需整改费由乙方承担，工期不予顺延；（3）由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价0.5‰的违约金。合同签订后，2019年6月22日，原告向被告支付定金人民币28000.00元整，该定金已实际转为第一期装修工程款，占合同总价的20%，有被告出具的收款收据。2019年7月8日，原告向被告支付第二期工程款人民币56000.00元整，占合同总价的40%，有被告出具的收款收据，2019年10月13日，原告向被告支付第三期工程款49000.00元，占合同总价的35%。被告开始进场施工后，2019年7月8日至2019年10月13日，被告完成墙面刮瓷、卫生间吊顶、厨房吊顶等项目。此后余下的二期、三期的工程项目未进行施工，无故停工至今。发生纠纷，原告诉至本院。本院认为：合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担相应民事责任。原、被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》是在平等自愿、协商一致的基础上订立，完全系双方当事人的真实意思表示，且不具有合同无效的法定情形，本院对其真实性、合法性及有效性予以确认。原告已按照装修施工合同书的约定分期支付了装修工程款，被告在收到工程款后仅仅完成部分装修项目，未能按照装修施工合同书的约定完成装修项目，其行为不仅违反了双方在合同中的约定，而且有悖于民事活动中的诚实守信原则，依法应当承担相应的民事责任。原告主张要求被告杨某承担民事责任，因原告提供的证据不能证实杨某与本案存在权利义务关系，因此杨某不承担责任。因被告已经为原告进行了部分装修，从原告第三次付款次日2019年10月14日在被告未能按约定期限施工完毕，视为违约，应承担违约责任，依约应赔偿违约金至起诉之日止，共计183天，按合同约定每天以合同总价款的0.5‰计算违约金为12810.00元，并且原告自认被告完成第一期装修工程量占合同总价的20%。第二、三期工程未进行施工，故原告要求退还尚未施工的第二期、第三期装修工程款99000.00元及违约金的诉请，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十九条第一款第（八）项，《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告凯里市美画天下装饰设计有限公司在本判决生效之日起十五日内一次性退还原告毛某某装修工程款99000.00元。二、被告凯里市美画天下装饰设计有限公司在本判决生效之日起十五日内赔偿违约金12810.00元。三、驳回原告毛某某其余诉讼请求。若义务人未按照本判决确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费2560.00元，公告费400.00元，共计2960.00元，由原告毛某某负担30.00元，由被告凯里市美画天下装饰设计有限公司负担2930.00元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，同时在上诉期内直接向上级法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决发生法律效力。本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可在判决书确定履行义务期限届满之日起两年内向本院申请强制执行。审 判 长  龙施忠审 判 员  陶林方人民陪审员  肖光金二〇二〇年七月十四日书 记 员  张家玲