广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0312民初1401号 原告：广西某某工程监理有限公司,住所地柳州市。 法定代表人：沈某某,总经理。 委托诉讼代理人：龙某某，广西某某工程监理有限公司桂林分公司负责人，总经理。 被告：广西某某投资有限责任公司（原桂林某某投资有限责任公司），住所地柳州市。 法定代表人：谢某某，董事长。 委托诉讼代理人：廖某某，广西众维律师事务所律师。 原告广西某某工程监理有限公司与被告广西某某投资有限责任公司建设工程监理合同纠纷一案,本院于2020年5月7日立案后，依法适用普通程序，于2020年6月17日公开开庭进行了审理。原告广西某某工程监理有限公司的委托诉讼代理人龙某某，被告广西某某投资有限责任公司的委托诉讼代理人廖某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告广西某某工程监理有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告支付原告延期监理报酬152.7083万元。2、本案诉讼费由被告承担。 事实与理由：2012年3月1日，被告桂林某某投资有限责任公司将被告位于桂林市临桂区的施工全程监理委托给原告，双方签订了《建设工程委托监理合同》，合同约定：工程规模：框架结构，地下**，地上**局部**，总建筑面积约77763㎡，其中地下室面积：11863㎡、1#楼19600㎡、2#楼22600㎡,3#楼23700㎡监理酬金按总包干价伍拾伍万元（小写：550000元）。监理工期：自2012年3月1日开始实施，监理工期为24个月。第三十一条：由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。第三十六条：监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。附加协议条款及其他约定：一、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额：2、支付方式：委托人在工程开工后每季度支付一次监理费，每次支付额度为6.5万元，每个季度终了后一个星期内支付上个季度监理费，支付至监理费总额的95%时停止支付，剩余监理费在工程竣工验收通过配合办理完资料备案手续后15天内结清。补充协议：3、委托监理业务酬金按原合同附加条款第一条第二点执行。原告根据上述合同之规定，派驻现场总监及监理人员，对工程质量、进度、投资、安全进行监督，严格按照监理合同履行义务。根据在合同约定的监理工期自2012年3月1日至2014年3月1日止，原告的监理合同约定的工期已满，但从2014年3月1日后原告继续履行监理合同义务，由于被告资金原因，原告从2014年9月1日后就未收到被告的监理费，原告多次要求被告按合同约定支付监理费用，被告每次答应马上支付，然而月复一月，都未支付所欠款项给原告。原告认为，原告与被告签订的《建设工程委托监理合同》合法有效，原、被告双方当事人都应当按合同完全履行合同。但由于被告一直未付款，继续履行已经没有意义。原告如期履行监理义务，而由于被告自身原因导致工程延期，被告一而再三拖欠原告的监理费用及延期监理酬金的行为已经构成违约，依法理应立即给付拖欠的监理延期报酬。为保护原告的合法权益，维护正常的经济次序，特依据国家法律法《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国合同》第六条、第八条之规定，被告人应支付原告延期监理费用152.7083万元。 被告广西某某投资有限责任公司辩称，1、请法庭核实柳州中院是否受理了被告的破产申请，如受理，本案应中止。2、被告是于开庭当日收到原告的证据材料，请法庭给予一定的答辩期，将今日庭审延期。3、对原告的诉请不予认可，合同期限已经届满，届满后，双方应从新约定合同期限，原协议在2015年10月30日届满，被告认为诉讼时效已过。 当事人围绕本案的诉讼请求依法提交了证据。原告广西某某工程监理有限公司对其陈述事实提供的证据有：1、法定代表人身份证明书一份；2、授权委托书及委托代理人身份证复印件一份；3、原告营业执照复印件一份；4、桂林分公司营业执照及负责人身份证复印件一份。证明原告身份信息；5、合同，证明合同有效；6、桂林市外来监理企业单项招标投标登记表，证明原告办理备案手续事实；7、关于《某某府邸住宅小区1#、2#、3#楼》拖欠监理费确认报告，证明被告拖欠监理费事实；8、情况说明，证明某某府邸住宅小区1#、2#、3#楼建设监理工程从未办理过停工手续；9、请款报告复印件（未到账）及发票复印件三份，证明被告拖欠监理费的事实；10、会议纪要复印件三份；11、会议签到表复印件二份；12、监理日记六本，10-12证明原告在被告拖欠监理费期间继续履行合同；13、企业信用信息公示报告复印件一份，证明被告身份信息。被告广西某某投资有限责任公司未向本院提供证据。本院组织双方当事人对证据进行了交换和质证。被告对原告提供的证据的真实性无异议的，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，与本案有关联性的，亦作为定案的参考依据。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2012年3月1日，原告广西某某工程监理有限公司（监理人）与桂林某某投资有限公司（委托人）签订了一份《建设工程委托监理合同》，约定位于新龙路北侧、奥园东路西侧的某某府邸住宅小区1#、2#、3#楼、会所及小区设计施工图纸范围内所有附属工程由桂林某某投资有限公司监理，从2012年3月1日开始实施，监理工期为24个月。报酬为总包干价55万元，开工后每季度支付一次，每次为6.5万元。其中合同附加条款及其他约定的第3条约定：由于多种非监理人原因，使得施工阶段的实际监理服务期超出合同监理服务期时，即超过合同工期二个月后，第三个月开始委托人按以下的计算方法、支付时间及金额，支付附加工作和工程延期的监理报酬：报酬=(合同报酬÷监理服务日)×附加、延期工作日数，每月6日前支付上个月附加工作和工程延期的监理报酬。合同签订后，被告履行合同约定的监理义务。合同到期后，双方于2014年2月28日签订了《补充协议》，约定监理合同续签一年，权利义务按原合同执行，从2014年3月1日至2015年3月1日。补充协议到期，2015年3月3日，双方再次签订了一份《补充协议》，约定监理期限延期至2015年10月30日，双方按原合同执行，委托监理业务酬金按原合同附加协议条款第一款第二点执行。2015年底，某某府邸一期工程除剩余的工程路面基础等基础设施未施工外，其他基本完工，2015年底后，陆续由施工队进场施工未完成的路面基础等基础设施工程。原告提供的监理日志记载：监理工作由原告做到2020年1月17日,2020年1月18日因开始春节放假和疫情影响，工程未复工。庭审中，原、被告均认可被告已经支付了原告监理报酬65万元。 同时查明，桂林某某投资有限公司已变更为广西某某投资有限责任公司。 本院认为，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。依法成立的合同，自成立时生效。原、被告双方签订的《建设工程委托监理合同》和《补充协议》是经过双方充分协商形成的一致意见，没有违反法律和损害公共利益，是双方真实意思表示，为合法、有效合同，当事人双方均应依法按照约定履行自己的义务。本案中，原、被告签订的合同和补充合同虽然已经到期，但到期后，原告仍履行了监理工作，按照双方在合同附加条款及其他约定的第3条“由于多种非监理人原因，使得施工阶段的实际监理服务期超出合同监理服务期时，即超过合同工期二个月后，第三个月开始委托人按以下的计算方法、支付时间及金额，支付附加工作和工程延期的监理报酬：报酬=(合同报酬÷监理服务日)×附加、延期工作日数，每月6日前支付上个月附加工作和工程延期的监理报酬”的约定，被告仍应按原合同约定支付合同到期后原告继续履行监理工作期间的监理报酬给原告。从本案查明的事实确认，原告履行监理工作到2020年1月17日，因此，被告应支付原告从2012年3月1日开始至2020年1月17日止的监理报酬216万元（按每两年55万元÷24个月×94.5个月计算），鉴于被告已经支付65万元，故被告还应支付151万元。至于原告诉请要求被告支付2020年1月18日至2020年4月的监理报酬，考虑某某府邸一期工程已经在2015年底基本完工，2020年1月18日后因疫情，工程未复工，原告未实际工作，故该部分诉请本院不予支持。被告辩称已过诉讼期限的主张，因原告一直持续履行义务至2020年1月，不存在诉讼期限已过的情形，故本院亦不予支持不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下： 一、被告广西某某投资有限责任公司支付监理报酬151万元给原告广西某某工程监理有限公司； 二、驳回原告广西某某工程监理有限公司的其他诉讼请求。 上述义务，义务人应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费18544元，由原告广西某某工程监理有限公司负担244元，由被告广西某某投资有限责任公司负担18300元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费18544元（收款单位：桂林市中级人民法院，账号：20×××16，开户行：农行桂林高新支行），上诉于桂林市中级人民法院。递交上诉状后七天内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审 判 长  杨 华 人民陪审员  何永发 人民陪审员  秦玉琼 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  谭 薇