河北省定州市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0682民初132号 原告：江苏富来利电气有限公司石家庄分公司。 住所地：石家庄市新华区杜北乡西营工业区。 负责人：蒋祥斌，该公司经理。 统一社会信用代码：91130105067025480E。 委托诉讼代理人：张**、张芳，河北十力（石家庄）律师事务所律师。 被告：河北远望房地产开发有限公司。 住所地：石家庄长安区胜利北街。 法定代表人：刘庆昌，总经理。 统一社会信用代码：91130100567390505M。 委托诉讼代理人：张继红，该公司员工。 原告江苏富来利电气有限公司石家庄分公司（以下简称江苏富来利公司）与被告河北远望房地产开发有限公司（以下简称河北远望公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年7月3日作出（2017）冀0682民初4646号民事判决。被告河北远望公司不服该判决，向河北省保定市中级人民法院提起上诉。河北省保定市中级人民法院于2018年12月26日作出（2018）冀06民终6328号裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告江苏富来利公司委托诉讼代理人张**、张芳、被告河北远望公司法定代表人刘庆昌及其委托诉讼代理人张继红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告江苏富来利电气有限公司石家庄分公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除合同，被告承担违约责任，并支付原告工程款2778184.42元；2、判令被告支付自2017年6月12日起至还款之日的工程价款利息，先行支付至起诉之日的工程价款利息46243.5元。上述共计2824427.9元。3、诉讼费用由被告负担。事实与理由：原告江苏富来利电气有限公司石家庄分公司与被告河北远望房地产开发有限公司于2016年3月份签订《定州市天和园小区室外附属工程施工合同》，双方约定由原告承包天和园小区内所有室外管网、消防、周界围墙、化粪池等工程，原告积极履行合同义务至2017年5月份己完成水泥混凝土路面、周界围墙、化粪池等工程。被告在2017年1月24号支付原告工程款10万元。2017年6月12日被告与河北瑞城建筑工程有限公司另行签订了《天和园社区住宅楼遗留工程施工合同》，上述工程由河北瑞城建筑工程有限公司来承包施工，合同签订后河北瑞城建筑工程有限公司随即派人进场施工。鉴于被告已经与第三方签署了关于上述工程的承包合同，原告将上述工程交付给了被告，原被告双方之间签署的施工合同目的已经无法实现，所以原告主张解除合同，被告按照原告实际施工的工程量予以结算。原告共计完成工作量达2878184.42元，工程量签证都由被告指定的负责人徐涛签字，但被告即便在工程量已由其指定负责人签字，仍出尔反尔，多次无视原告的付款请求。为维护原告的合法权益特向贵院提起诉讼，望贵院对诉讼请求予以支持。 被告河北远望房地产开发有限公司辩称，一、应依法解除2016年3月15日原、被告双方签订的施工合同；对于被答辩人在施工期间未按要求和规范施工以及偷工减料施工给予返工；对于已完成工程量和未完工程量按照实际发生的据实结算，原告应赔偿因违约给被告造成的损失。原、被告双方于2016年3月15日签订了“定州市天河园小区室外附属工程施工合同”，合同约定工期为2016年4月7日进场，2016年6月15日竣工。原告未按合同施工，主要问题如下：1、至今未按合同约定时间完工，按双方签订的施工合同约定，截止现在也没有到支付工程款的时间，更不存在需要支付原告工程款利息。2、未按施工合同图纸要求施工。3、电缆沟未挖，未装电缆，造成后面工程影响施工，无端加大了我公司费用。4、施工中很多管道，没按要求去做，偷工减料。预算中管道下面加垫层的，但他们都没有加垫层，造成质量隐患。5、自来水管道应埋地下至少50CM，他们做的只有30CM。6、我方多次以电话和特快专递的方式敦促原告尽快履行合同，原告以各种理由推诿，由于延误了工期，给我方造成了很大的负面影响和经济损失。7、原告起诉书请求被告支付2778184.42元工程款与实际完成工程量不符，差距太大，我方不予认可。应对原告已完工程据实结算。二、原告起诉书中所说，我方2017年1月24日给他10万元工程款与事实不符，按合同约定，工程完工后2个月，我公司才支付工程款，原告截至起诉时该工程也没有完工，也不需要支付工程款。2017年1月24日的10万元，是我公司总经理刘庆昌先生与蒋祥斌的个人借款，与公司、与蒋祥斌施工外管网工程款没有任何关系。按照双方签订施工合同要求，工程款支付约定在工程完工后二个月支付总工程款给乙方50%--70%，但是到目前未完工，连验收都没有做，根本没有到合同约定的支付工程款时间。三、因原告违约，给我方造成经济损失，按双方签订合同约定，原告理应承担违约责任，赔偿我方损失。按合同双方约定，原告应赔偿甲方损失90万元。鉴于上述事实证据，请求法院依法裁定：1、原告实际完成的工程量。2、限期责令原告将不达标的工程尽快维修返工，达到工程施工质量要求。3、以双方签订合同约定赔偿我公司损失。4、诉讼费由原告负担。 经审理查明的事实与本院第一次审理查明一致，即：2016年3月15日原告江苏富来利公司与被告河北远望公司签订了《定州市天和园小区室外附属工程施工合同》，合同约定：“第一条：工程概况。1、工程名称：天和园小区室外附属工程。2、工程地点：定州市天和园社区。3、承包方式：包工包料。4、承包范围：小区内所有室外管网等。5、工期：2016年4月7日进场；2016年6月15日竣工。6、工程质量：合格。7、合同价款：叁佰玖拾万元整（附报价清单，含税价）。第二条：甲方工作。1、开工前7天向乙方提供经确认的施工图或做法说明2份，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工所需的水、电及临时设施。……。第三条：乙方工作。1、参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定，……。第四条：工期约定。......。第五条：工程质量及验收的约定。1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更、验收规范作为质量评定验收标准。......。第六条：工程价款及结算的约定。1、经双方商定本合同价款采用固定单价形式。工程项目、工作量按实际发生据实结算，如增加清单外工作量，合同约定以外的工作量参照河北省市场信息价报价。2、在工程完工后二个月内甲方付给乙方总工程款（含变更、增加内容款项）的50%-70%，再顺延二个月内付至总工程款的95%。留5%作为工程质保金。工程质保金一年到期后一周内一次性付清给乙方。第七条：违约责任。1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方2000元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的合同价的千分之一支付滞纳金。2、由于乙方原因，预期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方2000元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费用，每提前一天，甲方支付乙方1000元作为奖励。......。第八条：其他约定。......。第九条：附件。1、施工图或做法说明。2、工程项目清单报价。3、设计变更签证。4、工程所需主要材料确认一览表。第十条：其他。1、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。......。甲方：河北远望房地产开发有限公司（章）刘庆昌（签字）。乙方：江苏富来利电器有限公司石家庄分公司（章）蒋祥斌、丁飞（签字）”。建设工程预算书预计工程量计价3542088.44元。单位工程费汇总表计3899130.96元，包括劳动保险费3.5%（123973.09元），企业基本费3.1%（109804.74元）。 签订合同后，原告江苏富来利公司进场施工，其工程量及价款为：2016-4-001，围墙基础增加高度计28.03立方米，单价580元/立方米，合款16258.56元。2016-4-002，场地平整，工程量22750平方米，单价0.7元/平方米，合款15925元。2016-4-003，φ20PVC围墙预埋，工程量700米，合款3000元。2016-4-004，小区周界围墙，工程量508米，单价550元/米，合款279400元（单价每米580元，因没有刷内外涂料，每米扣除30元）。2016-4-005，小区内雨污排水管：塑料管UPVCφ500，工程量300米，单价600元/米，合款180000元；塑料管UPVCφ400，工程量300米，单价500元/米，合款150000元；塑料管UPVCφ300，工程量360米，单价350元/米，合款126000元；塑料管UPVCφ200，工程量1500米，单价300元/米，合款450000元；计合款906000元。2016-4-006，室外消防：阀门9个，单价1077.58元，合款9698.22元；管道刷油，工程量900平方米，25元/平方米，合款22500元；消防栓7个，单价11000元，合款77000元；镀锌钢管DN100，（挖土、接管、防腐、回填）工程量550米，单价240元/米，合款132000元。计合款241198.22元。2016-4-007，小区内上水管道：塑料管PP-R110，工程量245米，单价180元/米，合款44100元；塑料管PP-R75，工程量110米，单价130元/米，合款14300元；塑料管PP-R50，工程量180米，单价110元/米，合款19800元；计合款78200元。2016-4-008，雨污水井及检查井（挖土、混凝土垫层、砖砌井壁、回填、水泥钢圈井盖），工程量195座，单价1500元/座，合款292500元。2016-4-009，砖砼结构、非环保型整体化粪池：6#化粪池40立方米，工程量2座，单价40000元/座，合款80000元；7#化粪池50立方米，工程量1座，单价50000元/座，合款50000元；计合款130000元。2016-4-010，含泵房、消防泵2台消防水池（180立方米）：工程量1座，单价180000元/座，合款180000元。上述工程量工程签证由建设单位徐涛签字。2016-4-011，室外土方：工程量3067.4立方米，单价14元/立方米，合款42943.6元。2017-5-001，水泥混凝土路面：工程量4188立方米，单价120元/立方米，合款502560元。2017-5-002，塑料管UPVCφ400，工程量24米，单价500元/米，合款12000元。上述工程量工程签证由建设单位刘超签字。上述工程量共计合款2699985.38元。劳动保险费2699985.38元×3.5%=94499.49元。企业基本费2699985.38元×3.1%=83699.55元。总计2878184.42元。 合同约定竣工日期为2016年6月15日，后延期一个月，但原告仍未按合同约定完成全部施工内容。诉讼中原告称一部分施工内容没有提供图纸，还有一部分没有报价，没有按合同约定进行清场，导致部分施工无法履行，未向本院提供证据。 2017年6月12日被告河北远望公司与河北瑞城建筑工程公司签订了天和园社区住宅楼遗留工程施工合同，河北瑞城建筑工程公司承包方式为包工包料，承包内容为：本项目为二次复工，原施工遗留工程土建、给水、排水、采暖、强电、弱电、防水、绿化、暖气、辅道及路灯等施工图纸中的工作内容及甲方后续增加的工作内容。 被告诉讼中称上述施工单位系原告介绍，原告不予认可，被告未提供证据。 本院认为，原告要求解除双方《签订定州市天和园小区室外附属工程施工合同》，被告已与他人重新签订施工合同并同意解除，原告要求解除施工合同的主张本院予以支持。在诉讼中，被告申请对涉案工程已完成工程量、工程质量及价格进行鉴定，因涉及隐蔽工程无法进行鉴定，故本院对被告的申请不予准许。在合同履行过程中，原告完成的工程量合款2878184.42元，有被告人员签证及建设工程预算书分部分项工程量清单与计价表的综合单价予以佐证，本院予以认可。但因原告违约在先，原告方未依约完全履行，为最大限度保护双方当事人的合法权益，故本院酌定被告按原告完成工程量价款的65%支付为宜，即支付给原告1870819.87元。原告称被告已支付100000元，原告要求从被告应支付工程款中扣除的主张本院予以支持。原告要求被告支付2017年6月12日起至还款之日的工程价款利息，因原告未按合同约定日期竣工，约定工程未完工，原告违约在先，故原告主张被告支付利息的请求本院不予支持。 诉讼中，原告称一部分施工内容没有提供图纸，还有一部分没有报价，被告没有按合同约定进行清场，导致部分施工无法履行，未提出证据予以证实，该主张本院不予支持。被告称原告施工期间未按要求和规范施工以及偷工减料施工以及与其他施工单位签订施工合同，该施工单位系原告介绍，没有出示证据予以证实，本院不予采信。 由于原告未按合同约定日期完工，构成违约，被告答辩称应赔偿损失900000元，但不提起反诉，保留另行起诉的权利，本案不予处理。 关于被告方刘庆昌2017年1月24日给付原告方蒋祥斌100000元，原告自愿从工程款中扣除，不违反法律规定，本院予以支持。至于该款项的性质原告称是支付的工程款，被告主张因刘庆昌与蒋祥斌之间有资金往来，是刘庆昌偿还蒋祥斌欠款，双方虽提交了证据，但均不能证明其主张。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十九条的规定，判决如下： 一、解除原、被告双方签订的签订定州市天和园小区室外附属工程施工合同。 二、被告河北远望房地产开发有限公司给付原告江苏富来利电气有限公司石家庄分公司工程款1770819.87元，于判决生效之日起十日内履行完毕。 三、驳回原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定日期履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费29395元，由被告负担18085.5元，原告负担5909.5元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省保定市中级人民法院。 审 判 长  代敬辉 审 判 员  刘 敏 人民陪审员  王 红 二〇二〇年七月七日 书 记 员  孙丹丹