宁夏回族自治区固原市原州区人民法院民事判决书                                                               （2020）宁0402民初3631号原告（反诉被告）：丁成忠，男，1973年6月5日出生，回族，住宁夏固原市。委托诉讼代理人：马彦花，女，1974年7月4日出生，回族，住宁夏固原市。系原告丁成忠妻子。代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：郭霞，宁夏顺悦律师事务所律师。代理权限为特别授权。被告：董文坤，男，1994年4月19日出生，汉族，住宁夏固原市。被告（反诉原告）：固原市经济开发区鼎胜装饰部。经营者：董文坤，男，1994年4月19日出生，汉族，住宁夏固原市××区。原告（反诉被告）丁成忠与被告董文坤、被告（反诉原告）固原市经济开发区鼎胜装饰部装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月22日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）丁成忠的委托诉讼代理人马彦花、郭霞，被告董文坤暨被告（反诉原告）固原市经济开发区鼎胜装饰部的经营者董文坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。丁成忠向本院提出诉讼请求：l.判令解除原、被告签订的《鼎胜装饰装修合同》；2.判令被告按已付合同价款的20%向原告支付违约金16000.00元；3.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2019年9月20日，原、被告签订《鼎胜装饰装修合同》，约定被告为原告所有的位于固原市××区房屋进行装饰装修；工期为2019年9月20日至2019年10月25日；总价款为99000.00元；第一次于合同签订后开工前支付总价款50%，即5万元，第二次于工期进度过半后支付3万元，第三次于竣工验收当天支付总价款10%，即19000.00元。同时双方约定若因被告原因导致逾期竣工的，被告须按原告已付款的10%支付违约金。合同履行前期，原、被告均依约履行合同内容，原告分别于2019年8月27日、2019年10月17日向被告支付装修款8万元。至2019年10月23日，原告向被告督促工程，被告表示因物流慢等原因需要延期竣工。之后便一直未装修，直到2019年12月9日，被告才继续装修，装修3天后工程尚未竣工，被告便以各种理由要求原告支付剩余工程款，原告不同意，被告便不再继续装修，已构成严重违约，给原告造成较大经济损失。故原告提起诉讼。董文坤、固原市经济开发区鼎胜装饰部辩称，同意解除合同，不同意支付违约金，被告与原告约定的是包工包料，但是原告在其他店铺选定了装修材料，并要求被告装其他店铺的材料，因原告违约导致工期逾期7天。后原告对被告进行辱骂，并让被告将涉案房屋内的装修工具带走，不让被告进行装修，所以剩余工程被告也没有进行装修。2019年11月份，原告让被告与其解除合同，原告因工作原因未按约定的时间到场，后也就不了了之。现在涉案房屋剩余装修工程原告已经找其他人完成了。固原市经济开发区鼎胜装饰部向本院提出反诉请求：1.判令被反诉人向反诉人支付装修款19000.00元；2.本案诉讼费、反诉费由被反诉人承担。事实和理由：2019年9月20日，反诉人与被反诉人签订《鼎胜装饰装修合同》，被反诉人将位于固原市××区房屋以包工包料的方式交由反诉人装饰装修，工程总价款为99000.00元，装修至剩余卧室木地板及墙面壁纸时，反诉人与被反诉人因装修材料问题发生争议，双方协商未果，导致合同无法继续履行。同时，反诉人要求继续履行合同，被反诉人擅自违反合同约定将剩余工程交由第三人装饰装修，因此导致反诉人遭受材料、人工损失等。现经结算，被反诉人尚欠反诉人19000.00元工程款未付。丁成忠对固原市经济开发区鼎胜装饰部的反诉辩称，1.选定材料是经过被告同意，双方对此并无争议，被告无理由要求增加工程款，并严重逾期竣工，后原告为促成合同履行采取各种措施，被告仍逾期未完工，若原告再一直等待被告继续履行合同会造成更大的经济损失。2.涉案装修合同明确约定竣工验收付款数额，被告在反诉状中明确表示装修未全部完成，自然也未竣工验收，又要求原告支付剩余19000.00元装修款于法无据。双方当事人依法提交了证据。本院对双方提交的证据认定如下：丁成忠提交的《鼎盛装饰装修合同》来源合法、内容真实、与本案具有关联性，能够证明原、被告于2019年9月20日签订合同约定工程价款、期限等内容的事实，予以采信；丁成忠提交的个人明细对账单、收据，被告无异议，能够证明原告向被告支付装修款8万元的事实，予以采信；丁成忠提交的收款收据1份、入库单1份、销货清单1份、固原市恒力装饰材料批发票1份，达不到其证明目的，对其证明效力不予确认；丁成忠提交的视频光盘的真实性，予以采信。董文坤、固原市经济开发区鼎胜装饰部提交的《鼎盛装饰装修合同》与原告提交的合同一致，予以采信；董文坤、固原市经济开发区鼎胜装饰部提交的接处警登记表的三性，予以确认。本院经审理认定事实如下：2019年9月20日，原、被告签订《鼎胜装饰装修合同》,约定原告将其房屋装修工程发包给被告,施工面积150平方米；承包方式包工包料；开工日期为2019年9月20日、竣工日期为2019年10月25日；工程总价款99000.00元,合同签订后开工前支付5万元，工期进度过半支付3万元，竣工验收当天支付19000.00元；工程保修期三年；由于原告原因导致延期开工或中途停工，原告应补偿被告因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，原告向被告支付900.00元；由于被告原因逾期竣工的，每逾期一天，被告按原告已付款的10%向原告支付违约金；合同对其他事项进行了约定。合同签订后,被告开始施工。原告向被告支付装修款共计8万元。后双方因选择材料发生矛盾，被告未完成涉案房屋壁布、四个卧室的木地板、所有柜门的安装项目，该些项目原告已另行让他人完成。本院认为，原、被告签订的《鼎胜装饰装修合同》系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效合同。涉案房屋未完成的工程量原告已另行让他人完成，现原告要求解除合同，被告亦同意解除，故原告要求解除与被告签订的《鼎盛装饰装修合同》的诉讼请求，本院予以支持。现双方争议的焦点是：1.被告是否存在违约行为，应否承担违约责任？2.被告的反诉主张是否成立？原告以被告未按照约定时间完成装修工程为由要求被告承担违约金，根据原、被告提交的证据及本院庭审查明的事实，双方约定承包方式为包工包料，因原告要在其他店铺选材料问题双方发生争议导致工程延期，原告称在其他店铺选材料经过了被告同意，但原告未提交证据证实该主张，且在合同约定的工期届满日即2019年10月25日后原告允许被告继续装修至2019年12月20日左右，视为双方以实际行为对原定的工期进行了变更，后双方在对剩余工程未协商一致的情况下原告另行找他人完成了剩余工程，视为原告单方解除了与被告之间的合同，被告不存在违约情形，无需承担违约责任，故对原告要求被告支付违约金16000.00元的诉讼请求，本院不予支持。被告的反诉主张能否成立。被告反诉要求原告向其支付剩余工程款19000.00元，因剩余工程已由他人另行完成，无法对被告已完成的工程量进行评估，被告提供的证据亦不能证实其完成的工程价款,在被告未提供充分有效证据证实其主张的情况下，被告的反诉请求不能成立，本院不予支持。综上所述，原告的诉讼请求部分成立，被告的反诉请求不能成立。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第五项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下:一、解除原告（反诉被告）丁成忠与被告（反诉原告）固原市经济开发区鼎胜装饰部签订的《鼎胜装饰装修合同》；二、驳回原告（反诉被告）丁成忠的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）固原市经济开发区鼎胜装饰部的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费200.00元，由原告丁成忠负担；反诉案件受理费138.00元，由被告固原市经济开发区鼎胜装饰部负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区固原市中级人民法院。审判长 马文娜人民陪审员 张晓燕人民陪审员 穆晓敏 二○二〇年七月二十九日书记员 刘 娜附：相关法律规定《中华人民共和国合同法》：第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国民事诉讼法》：第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》：第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。