湖南省东安县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘1122民初1052号原告（反诉被告）：永州市零陵区天顾网络开发有限公司，住所地永州市零陵区中山北路**唐人街电脑城**。法定代表人：胡玉龙，该公司董事长。委托诉讼代理人（特别授权）：吴国选，永州市零陵区致力法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人（一般授权）：阳建林，男，1985年8月23日出生，汉族，湖南省零陵区人，居民，住湖南省永州市零陵区。被告（反诉原告）：湖南千力建筑工程有限公司，住所地东，住所地东安县白牙市镇龙溪路v>法定代表人：雷秋元，该公司总经理。委托诉讼代理人（特别授权）：杨晓镇（该公司项目经理），男，1975年10月2日出生，汉族，湖南省零陵区人，居民，住湖南省永州市零陵区。委托诉讼代理人（一般授权）：蒋小松，湖南弘一（永州）律师事务所律师。原告永州市零陵区天顾网络开发有限公司（以下简称：天顾网络公司）与被告湖南千力建筑工程有限公司（以下简称：千力建筑公司）合同纠纷一案，本院于2020年5月21日立案后，被告千力建筑公司在提交答辩状期间提出反诉。本院依法适用简易程序对本诉、反诉合并公开开庭进行了审理。原告天顾网络公司特别授权委托诉讼代理人吴国选及一般授权委托诉讼代理人阳建林，被告千力建筑公司特别授权委托诉讼代理人杨晓镇及一般授权委托诉讼代理人蒋小松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告天顾网络公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告立即支付购货款贰拾万元整给原告；2.本案诉讼费被告全额承担。事实与理由：一、2019年8月17日，原、被告双方签订《东安县舜德学校信息化设备采购合同书》，合同约定：由甲方（被告）指定乙方（原告）提供给东安县舜德学校信息化网络设备，并负责安装施工。该网络信息项目完工之后，已交付给甲方验收后并长期使用至今，按照合同第三条规定，签订本合同甲方预付乙方10万元。综合布线完工后，甲方付乙方10万元。所有网络设备安装完毕后，交付甲方使用验证后无问题，甲方付款8万元，余款12万元，交付东安县教育局验收合格5个工作日内一次付清。二、原告现花费巨额资金为被告指定的东安县舜德学校购买了全部网络化设备，并人力投资为其学校耗时20余天，安装了全校网络系统规范学校管理，该学校也对原告所安装的全部网络系统接受并使用长达半年之久。被告均未按照合同约定支付原告货款及工程安装费用。三、被告长期以质量存在问题为由，故意刁难原告，实际上原告已交付给学校使用达半年之久，其中，所遇到的小问题，原告经常派维修人员修复好，但被告却拒付原告剩余货款。按照合同约定，网络工程交付使用后，五个工作日应该立即支付货款给原告。关于网络技术出现问题，合同第6条已经另外约定了售后服务和保修三年期限。被告无限期拖欠原告的网络建设投资款于情于理于法均不相符。四、2020年1月11日下午14时54分，被告与原告代理人阳建明微信聊天通知原告按照合同把相应的税票在2020年1月14日务必交给甲方结算。说明被告及被告的甲方均已验收认可了原告的设备合格，但原告向被告追付第三笔8万元应付款时，却又遭到被告的无理拒绝。按照合同规定，在原告将设备安装交付使用验证无问题，甲方应付8万元给乙方，剩余12万元，待甲方将本项目交付东安县教育局验收合格后5个工作日内一次付清，乙方才能提供正式税票给甲方。由于被告之前的8万元未付给原告，故导致后12万元税票未开之果，证实是被告违约在先。五、本案简单明了，原告全额垫资网络项目且已交付甲方长期使用，被告已通知原告开税票结算和付款，说明被告方和被告的甲方已确认验收合格，被告应按照合同约定，及时支付原告的投资款项。综上所述，原告依据《合同法》等相关法律规定，请求人民法院依法支持原告的诉请。被告千力建筑公司辩称，原告起诉20万元工程款证据不足，请法院驳回原告的全部诉讼请求，理由如下：1.原、被告虽然签订了40万元的工程合同，但是原告违约，没有完成全部的工程量，也没有任何签收和验证单，所以原告无任何证据和理由要求被告支付剩下的工程款；2.原告从2019年9月1日到现在为止，从来都没有派一个员工到学校维修；3.微信通知原告开税票，是要求原告开具先前支付的20万元税票，并不是要把剩下的钱支付给原告；4.正因为原告中途退出违约，导致工程拖延至2020年2月份才完工；5.学校经常出现网络问题，原告不派人来维修，后被告又重新请人来维修，导致多支出了管理人员的工资，导致该工程款迟迟未到账。被告千力建筑公司向本院提出反诉请求：1.判令反诉被告向反诉原告赔偿设备修理款14,600元；2.判令反诉被告按13%的标准向反诉原告支付开票税款（暂计算已支付的20万元税款为26,000元）；3.判令反诉被告中途退出导致延期结算给反诉原告造成的人员工资损失54,000元；4.本案全部诉讼费由反诉被告承担。事实与理由：2019年8月17日，反诉原、被告签订了《东安县舜德学校信息化设备采购合同书》，约定：反诉原告委托反诉被告采购东安县舜德学校信息化设备并负责安装；反诉被告提供的设备质保期限为三年，质保期内提供免费的质保服务；保修期内，反诉被告必须配备足够的技术人员和维修设备进行现场服务，随时解决系统出现的问题，响应时间为1小时，8小时内（白天2小时内）到现场服务。合同签订后，反诉原告依约定支付了20万元款项，反诉被告也提供了设备并进行了安装。但是，反诉被告并没有在合同约定的2019年8月31日前完工，且在业主及项目部管理人员的多次催促下仍不到场。特别是9月1日学校开学后，铃声、监控、网络等常常出现问题，通知反诉被告来处理，反诉被告总是不来，给学校的教学工作造成巨大影响。业主东安县舜德小学向主管部门东安县城区学位建设指挥部的领导反映此事，要求反诉原告两天内整改到位，反诉原告以及东安县舜德小学的领导都通过发微信、打电话通知反诉被告前来整改，反诉被告拒不整改，而且后来电话也不接。没有办法，反诉原告只好另外找人来进行修理，花去费用14,600元，此款应当由反诉被告承担。反诉被告自2019年9月1日后再没有来过工地，最终也没有完成合同约定的弱电工程的全部项目，也没有前来结算。经核对《单位工程工程量清单与造价表》（投标报价），反诉被告未完成的工程量为126,932.26元，合同金额为40万元，反诉被告完成的工程量仅有273,067.64元。由于反诉被告的违约，且安装的工程质量不合格，反诉原告不得不另找施工队在2019年11月底完成维修后再报请业主验收，直接导致整个工程的延期验收达3个月，该项目部多支出了3个管理人员的工资54,000元（每人每月工资6000元）。此项损失应当由反诉被告赔偿。另外，合同约定支付款项必须按13%开具发票，缴纳税款，反诉原告前期已经向反诉被告支付20万元，反诉被告没有开具发票，故应当向反诉原告支付约定的税款26,000元（后续如有款项仍按13%的标准向反诉原告支付税款。）反诉原告为维护自己的利益，特诉至贵院，请贵院依法判决。原告（反诉被告）天顾网络公司就反诉辩称，1.原告已按照双方签订的合同按期履行了合同的全部义务，并于2019年9月1日之前，经被告的甲方验收合格并长期使用，被告长期拖欠原告货款及安装费，被告已严重违约；2.原告已按合同完成了所有的信息化网络工程项目，被告诉称原告尚有126,932.2元工程未做完，没有事实依据；3.原告自始至终没有中途退出过工程项目，被告所谓的人员工资54,000元与原告无关联；4.关于工程验收后，保质维修服务的问题，自2019年9月1日交付给舜德学校使用后，期间有些监控小问题，原告也服务到位了，但被告一直延期支付剩余工程款，原告有权拒绝维修，是被告违约在先；5.关于开税票的问题，根据合同约定原告在收到全部货款的同时，开具税票，原告向被告提出先支付合同约定的8万元后，即开税票来提取余款12万元，被告拒绝；6.被告已经与被告甲方进行工程结算，且取走了工程款，却分文不支付给原告，侵害原告的合法权益。请人民法院依法驳回被告的反诉请求，依法支持原告的诉请。经审理查明，2019年8月17日，被告湖南千力建筑工程有限公司与原告永州市零陵区天顾网络开发有限公司签订了《东安县舜德学校信息化设备采购项目合同书》，合同第1条约定合同金额：人民币400,000元，货物清单详见附表。合同第3条约定付款方式：合同签订后甲方（被告）预付乙方（原告）10万元人民币，乙方负责安装施工本项目合同清单内综合布线部分，合同内综合布线完工后，甲方付款乙方10万元人民币，乙方负责发货安装合同清单内所有设备，安装调试并交付使用，所有合同清单内设备，安装完毕交付使用甲方验证后无问题，甲方付款8万元人民币，剩余款12万元人民币，待甲方将本项目，交付东安县教育局或城建投验收合格后5个工作日内一次付清，乙方提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理付款手续。合同第4条约定质量保证期：乙方提供的投标的货物保质期为叁年，质保期内提供免费质保服务。合同第6条约定售后服务：保修期内，乙方配备足够的技术人员和维修设备进行现场服务，随时解决各类系统出现的问题。合同第12条约定：本合同含总价肆拾万元的增值税发票（税率13%），按设计施工。合同第13条约定：所有设备必须达到东安舜德小学扩建项目弱电安装清单要求，在8月31日完成施工。合同签订后，被告依约支付了原告20万元工程款。2019年9月1日，该项网络工程交付东安县舜德学校使用，交付使用后，舜德学校的铃声、监控和网络出现了一些问题。原告以已完成网络工程为由向被告请求支付下余货款，被告以原告未及时维修网络设备问题且未完成全部工程量为由拒绝支付。2019年11月10日，被告委托案外人周旭辉对东安县舜德学校信息设备进行维修，花费14,600元。东安县财政投资评审中心对东安县舜德学校信息化设备工程进行竣工验收，工程总价款为334,434.52元。上述事实，有《东安县舜德学校信息化设备采购合同书》、告知函、《单位工程工程量清单与造价表》（投标报价）、《单位工程工费用计算表》（竣工结算）、《单位工程工程量清单与造价表》（竣工结算）、东安县舜德学校2019年11月6日签发的《请求解决雅德楼铃声、监控和网络问题的请求》、微信聊天截图、《整改通知》、《东安县舜德学校信息设备维修合同》等证据证明，本院予以确认。本院认为，原告与被告签订的《东安县舜德学校信息化设备采购合同书》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原、被告均应按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，原、被告各自提供了一份《单位工程工程量清单与造价表》（投标报价），原告提供的表格仅有项目编码、项目名称、项目特征描述及工程量，无项目造价，而被告提供的是盖有东安县财政投资评审中心公章的表格，表格中详细记载了每项工程项目的造价，工程总价款为403,878.42元，与双方签订合同金额400,000元基本吻合，故本院认定双方签合同时货物清单附表为被告提供的《单位工程工程量清单与造价表》（投标报价）。原告主张其已完成东安县舜德小学（四小）扩建EPC项目-弱电安装工程项目，要求被告按照合同约定给付剩余工程款20万元，但原告未能按照合同约定的货物清单采购安装，在原、被告均未提供相关鉴定机构关于案涉工程工程量的鉴定意见，且未提出鉴定申请的情况下，已完成工程量应以东安县财政投资评审中心竣工结算结果为准。根据竣工结算结果，原告完成的弱电安装工程量为334,434.52元。原、被告签订合同后，被告已支付20万元工程款，故被告应给付原告工程款134,434.52元。关于反诉原告要求反诉被告赔偿反诉原告设备维修费14,600元的问题，因反诉被告在工程设备维修期内未给反诉原告提供维修服务，违反了合同义务，反诉原告委托其他维修人员进行维修，花费的维修款14600元应由反诉被告承担，故对反诉原告的该项反诉请求，本院予以支持。反诉原告要求反诉被告支付其开票税款26,000元，因双方签订的合同有关于开票税款的约定，反诉被告有义务向反诉原告开具工程款的增值税发票，反诉被告未开具已付20万元工程款的增值税发票，应按照合同约定13%的税率支付被告开票税款，故对反诉原告的该项诉讼请求，本院予以支持。反诉原告要求反诉被告支付其中途退出导致延期结算给反诉原告造成的人员工资损失54,000元，因反诉原告未能提供反诉被告存在中途退出行为导致延期结算的证据，双方签订的合同亦没有相关约定，故本院对该项诉讼请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十九条之规定，判决如下：被告湖南千力建筑工程有限公司支付原告永州市零陵区天顾网络开发有限公司东安县舜德小学弱电安装工程款134,434.52元；二、原告（反诉被告）永州市零陵区天顾网络开发有限公司赔偿被告（反诉原告）湖南千力建筑工程有限公司设备维修费14,600元；三、原告（反诉被告）永州市零陵区天顾网络开发有限公司支付被告（反诉原告）湖南千力建筑工程有限公司开票税费26,000元；四、驳回原告永州市零陵区天顾网络开发有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）湖南千力建筑工程有限公司的其他诉讼请求；上述款项限在本判决生效后十日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费4300元，反诉受理费2165元，合计6465元，减半收取3233元，由原告永州市零陵区天顾网络开发有限公司负担1170元，被告湖南千力建筑工程有限公司负担2063元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。审判员  文旭二〇二〇年七月二日法官助理陈琳书记员周玲附件：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。