河南省伊川县人民法院民 事 判 决 书(2020)豫0329民初152号原告：张振杰，男，1963年4月6日生，汉族，住河南省伊川县。被告：伊川县葛寨镇黄楝树村村民委员会，住所地伊川县葛寨镇黄楝树村，组织机构代码67009986-3。委托诉讼代理人：樊纪奎，男，1970年4月26日生，汉族，住河南省伊川县，特别授权。委托诉讼代理人：李平均，男，1948年1月15日生，汉族，住河南省伊川县，一般代理。第三人：杨武兴，男，1955年3月28日生，汉族，住河南省伊川县。第三人：刘西乾，男，1953年12月6日生，汉族，住河南省伊川县。原告张振杰与被告伊川县葛寨镇黄楝树村村民委员会（以下简称黄楝树村委会）、第三人杨武兴、刘西乾债权转让合同纠纷一案，本院于2019年8月1日作出（2019）豫0329民初2040号民事判决，被告黄楝树村委会不服提起上诉，洛阳市中级人民法院于2019年12月2日作出（2019）豫03民终5481号民事裁定，撤销本院（2019）豫0329民初2040号民事判决，发回本院重新审理。本院2020年1月8日受理后，原告张振杰申请追加杨武兴、刘西乾为第三人参加诉讼，本院追加第三人后依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告张振杰，被告黄楝树村委会委托诉讼代理人樊纪奎、李平均，第三人刘西乾到庭参加诉讼，第三人杨武兴经传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张振杰向本院提出以下诉讼请求：1.判令被告支付下欠的工程款394730元及利息（从2014年12月20日起按年利率6%计算至该款支付完毕日至）；2.诉讼费用由被告承担。事实与理由：2011年，被告村里建剧院，并将该工程大包给了刘西乾。刘西乾按要求建成剧院验收后，被告给刘西乾支付了部分工程款，还下欠394730元至今没有支付。2017年10月1日，刘西乾因下欠原告40万元借款无力偿还，而将该笔工程款的债权转让给原告，并通知了被告。故依法提起诉讼，请判如所请。被告黄楝树村委会答辩称，被告欠刘西乾394730元不属实，里面的人工、用料有重复计算的，施工合同是原告伪造的，村三委人员对此不知晓，群众不知情。希望将案件移交公安机关，属于刑事合同诈骗案件。重审时辩称，杨武兴签订的合同是后来补签的合同，是杨武兴家里有盖章的稿纸，当时没有召开支部大会和党员大会，村里不认可原告所签订的合同。价格是杨武兴单独认可的价格，不符合法律规定，价格过高。村委会研究决定再给原告20万元，分5年给付原告。第三人刘西乾述称，债权债务转让是真实的，因为借原告的钱，并欠原告工钱。债权转让的时候通知过被告，都有证据。最早乡里面都调解过两次，没有调解成功。第三人杨武兴未作答辩。原告张振杰围绕其诉讼请求提交以下四组证据：第一组证据：张振杰、刘西乾身份证复印件、债权转让协议及被告出具的证明各一份，欲证明2017年10月1日原告从刘西乾处取得对被告394730元的债权，被告黄楝树村委会已于2017年10月8日收到了刘西乾的债权转让通知书的事实。第二组证据：文化剧院工程施工合同一份，欲证明2011年5月25日被告将该村文化剧院工程发包给刘西乾的事实。第三组证据：剧院工程验收分项汇总表及说明、来往手续汇总说明底、工程大包结算明细清单及收到证明条（9张），欲证明刘西乾依约履行了合同，且工程于2014年12月20日验收使用，2017年3月16日，经双方结算后被告应付刘西乾工程款642035元，扣除已付工程款247305元，仍下欠刘西乾工程款394730元的事实。第四组证据：刘西乾证言，欲证明其给被告盖剧院，目前还欠其39万多，其欠原告40万元，将该笔债权转让给原告，并通知了被告，盖剧院的施工合同是后来补签的。被告黄楝树村委会质证称，证据一对身份证真实性无异议，其他有异议，公章是伪造的，债权转让给原告的通知书收到了。证据二的施工合同不属实，是2018年9月份补签的合同，那时候杨武兴已经不是村委主任，属于个人行为。证据三中2017年证明和结算单工程款都是62万多。第三人刘西乾对原告提交的证据无异议。被告黄楝树村委会围绕诉讼请求提交了以下三组证据：第一组证据：村委会的三个会议记录，欲证明盖剧院项目大部分村干部、村民不知情，系杨武兴的个人行为，并非政府项目。第二组证据：杨武兴证言一份，欲证明盖剧院项目没有向上级申请立项，也没有开会让群众集资，工程为个人垫资自建工程，因不懂建筑，工程结算金额是按工程全部完工并且达到验收结算的，未完工的部分项目未在结算时扣除，施工协议是2018年9月份补签的。第三组证据：工程承包合同两份，欲证明根据同时期工程承包的价格情况，本案中工程承包价比同时期的其他工程价格高。第四组证据：中共葛寨乡纪委葛纪[2019]14号文件一份，证明涉案工程没有立项，村委会也没有资金，也没有拟定初步方案，涉案工程没有经过村委同意，没有招标，是杨武兴滥用职权。原告张振杰质证称，第一组证据系三份复印件，是否是政府项目与本案无关联性，该证据属于被告事后行为，且由被告单方制作出具，不予认可；第二组证据的真实性无法确定，该证言不符合事实，不予认可；第三组证据与本案无关联性，不予质证；第四组证据工程的事情不清楚，是刘西乾欠钱把债权转让给原告。第三人刘西乾对被告黄楝树村委会提交的证据质证认为，对中共葛寨乡纪委文件没意见，处理杨武兴和第三人之前干的工程没有关系，第三人干的是工程，把戏台子已经盖起来了，已经使用了七八年了，村里人都知道戏台子，当时盖戏台子用地村民都知道。对被告一审提交的两份承包合同不认可，第三人承包的剧院当时村委都认可，现在换了人不认可。水电、粉刷、地平没有完成，结算没有结算水电，地平没有完成，粉刷我干完了，两层地平没有打，不到200平方，结算的时候都没算，没干的结算的时候都没有算。对村委会会议记录有意见，是被告自己开的。认可杨武兴的证言，杨武兴说的是事实。经审理查明：2011年，被告建造文化剧院，时任被告村委会主任杨武兴与刘西乾协商后将该工程大包给刘西乾，该工程于2011年6月动工，2011年9月竣工。2014年12月20日，刘西乾和杨武兴、施工员王药信、监委委员袁振标共同对工程进行验收，并根据验收情况制作了黄楝树村办公楼剧院工程验收分项汇总表及说明。2017年3月16日，杨武兴与刘西乾对建设该项目双方账目来往情况进行了汇总，经核算工程总价为624635元，并负担利息17400元，共应支付刘西乾642035元，被告已支付247305元，还需支付394730元。2017年8月10日，被告作为甲方，刘西乾作为乙方，对该项目进行结算，确认总工程款为624635元，工程量分为13项，其中第13项为：“争取工程款赴伊川、洛阳、郑州生活费、车加油、过路费、治礼品、住店费约30多趟，经协商加费用16000元。”另外，刘西乾将未施工的180平方米地平、100平方米粉刷工程量计入结算，该部分工程价值8000元。2018年9月，杨武兴与刘西乾补签了《文化剧院工程施工合同》，两人签名并加盖被告公章。2017年10月1日，原告与刘西乾签订债权转让协议，约定刘西乾因欠原告借款40万元无力偿还，将其对被告的债权的“394730元”转让给原告，并于2017年10月8日书面通知被告。另查明，被告对案涉工程价款未申请鉴定。本院认为，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。本案中刘西乾承包被告文化剧院建设工程，被告在工程竣工后组织相关人员验收确认，并实际使用案涉工程，被告应当支付相应的工程价款。关于工程价款，2017年3月16日，时任村委会主任杨武兴与刘西乾对工程结算时确认工程数额为624635元，并承担利息17400元，合计642035元，其中利息17400元没有证据证明已征得被告同意，故该款项不应支持。2017年8月10日，被告在结算单上加盖公章，对被告具有约束力，被告应当清偿，但结算单上刘西乾将未施工的180平方米地平、100平方粉刷计入结算，应将该部分价款8000元扣除；结算明细第13项包含不合法费用，该部分费用16000元也不应由被告承担，应自总价款中扣除。故被告应当支付刘西乾的总费用为600235元（642035元-17400元-8000元-16000元），扣减被告已经支付的247305元，被告应当再支付刘西乾352930元。刘西乾将对被告的“394730元”债权转让给了原告，并书面通知了被告，该债权转让依法成立，但被告尚欠刘西乾的剩余工程款为352930元，故该债权转让部分有效，超出352930元的部分无效。被告辩称之前和刘西乾结算的工程价格比同时期的价格要高，在原一审时对工程价格申请鉴定，但未提供书面鉴定申请，重审过程中，被告仍未申请鉴定，故对被告工程价款过高的辩解不予采信。原告要求被告支付352930元的诉讼请求，于法有据，予以支持。原告主张被告自工程验收之日起按年利率6%向其支付利息的诉讼请求，于法无据，依法不予支持。本院多次组织调解，但未能达成协议。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第七十九条、第八十条、第八十五条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告伊川县葛寨镇黄楝树村村民委员会于本判决生效之日起三十日内支付原告张振杰352930元；二、驳回原告张振杰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的履行期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7222元，由被告伊川县葛寨镇黄楝树村村民委员会负担6400元，原告张振杰负担822元。如不服本判决,可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审 判 长  昌俊克人民陪审员  李银聚人民陪审员  曹雪霞二〇二〇年七月六日书 记 员  史明阳