广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0102民初3575号 原告：韦永恒，男，1985年12月13日出生，苗族，住广西南宁市兴宁区。 被告：广西荣和置业开发有限责任公司，住所地:广西南宁市兴宁区明秀东路**荣和山水绿地商业中心**，统一社会信用代码：91450100711483336L。 法定代表人：郑立文，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李康，广西广合律师事务所律师。 委托诉讼代理人：谢耀旭，广西广合律师事务所实习律师。 原告韦永恒与被告广西荣和置业开发有限责任公司（以下简称“荣和置业公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年5月28日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年7月20日公开开庭进行了审理。原告韦永恒、被告荣和置业公司的委托诉讼代理人李康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告韦永恒向本院提起诉讼：一、判令被告荣和置业公司向原告支付逾期办理房屋所有权证书（或不动产权证）违约金暂计90783.65元（以574088元为本金，从2017年8月14日起计至2019年10月22日，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮50%的标准计算）；二、判令本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由:原告于2013年1月18日与被告荣和置业公司签订《南宁市商品房买卖合同》约定由原告向被告荣和置业公司购买位于南宁市兴宁区荣和山水绿城B3组团6号楼3A01号房，购房总房款574088元。被告荣和置业公司应当于商品房交付原告使用后的730个工作日内，向房屋登记机构为原告申请房屋的所有权登记，并将以原告为产权人的房屋所有权证书交付给原告。被告荣和置业公司未按双方合同约定在商品房交付使用后730个工作日内，向房屋登记机构为原告申请房屋的所有权登记，并将以原告为产权人的房屋所有权证书交付原告，已经构成了违约。被告应依法向原告支付违约金、赔偿损失，无法办理不动产权证是因为被告擅自变更设计规划所致，逾期办理不动产权证违约金应当按照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条及《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》（法释[1999]8号）第二条的规定进行计算。 被告荣和置业公司辩称：1.原告已向被告出具了《委托书》和《承诺函》，其对违反建设可能造成的逾期办证的后果是明知的，其在《委托书》和《承诺书》中也明确了造成逾期办证的相应后果由其自行承担，故本案的违约金计算应从办证障碍排除之日即2019年2月14日起计算；对违约金计算的截止时间，如法院认定被告违约需要支付违约金的话，同意计算至原告主张的2019年10月22日。2.原告诉请的违约金的计算标准没有事实和法律依据。实际上双方在商品房买卖合同第十七条第四项第三款明确约定违约金计算应按中国人民银行公布的同期存款利率来计算。3.对于同类判决，二审法院已明确违约金的起算时间和计算标准，本案属于同一小区同一案情，应当参照该类判决进行处理，以达到同案同判的法律效果。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2013年1月18日，原告韦永恒（买受人）与被告荣和置业公司（出卖人）签订了一份《南宁市商品房买卖合同》及相关补充协议，主要约定：原告购买被告出卖的位于南宁市兴宁区荣和山水绿城B3组团6号楼3A01号房房产，建筑面积共89.19平方米，该房属于预售商品房，购房价款为574088元；出卖人须在2014年10月15日前将符合约定的房产交付给买受人使用；出卖人受买受人委托，于房产交付使用后730个工作日内向房产登记机构为买受人申请房产所有权登记，并将以买受人为产权人的房产所有权证书交付给买受人；若出卖人未按照约定期限将需要由其提供的办理权属登记的资料报产权登记机构备案，逾期超过一年，导致买受人无法办理房产所有权登记的，买受人可以退房，并有权要求出卖人按照已付购房款总额，参照中国人民银行公布的同期存款活期利率赔偿损失。该合同还对其他事项进行了约定。合同签订后，原告按约定向被告支付了房产价款，被告已向原告交付了房产。被告主张其于2019年10月25日以短信形式通知原告收到该信息后24小时内携带相关材料到被告处领取不动产权证，原告于2019年10月26日到被告处领取该房的不动产权证，原告对被告主张的上述时间予以认可。原告以被告逾期办证为由诉至本院，并提出前述诉讼请求。庭审时，双方对于违约金应计至2019年10月22日均无异议。 另查明，原告就案涉房产改造向案外人南宁市荣和物业服务有限责任公司（以下简称“荣和物业公司”）出具了《委托书》，载明原告需要对案涉房产的漏空、飘窗、阳台、花池部位进行改造，为了不影响房产使用安全、小区整体协调美观和其他业主，授权案外人荣和物业公司委托相关单位对需改造的部位进行统一设计、施工，对需改造部位进行改造的设计方案及施工等全部不需要再经委托人（即原告）同意确认，受委托人代委托人委托相关单位进行设计施工成果，由委托人直接享有，并承担与委托相关的责任与义务。此外，原告又就前述改造事宜向被告荣和置业公司出具了《承诺书》，承诺其授权荣和物业公司全权委托设计单位和施工单位对原告需改造的部位进行提供改造设计方案，并按设计进行施工，如因此改造影响权属证的办理或往后与他人产生纠纷或产生其他问题，与被告荣和置业公司无关，由原告承担责任并解决。 再查明，2019年1月25日，南宁市兴宁区城市管理综合行政执法局（以下简称“兴宁区城管执法局”）对被告荣和置业公司作出了一份《行政处罚决定书》（南兴执法规监罚字[2019]第[006]号），主要载明：被告荣和置业公司未按照建设工程规划的规定进行建设荣和山水绿城B3组团1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼项目，主要是将部分房产的花池改造成阳台、飘窗改成落地窗、增加了建筑面积。该《行政处罚决定书》对被告荣和置业公司作出行政处罚：处违法建筑整体建设工程造价的百分之五的罚款2476955元，限接到该决定书之日起十五日内支付。该《行政处罚决定书》于2019年1月30日已送达到被告荣和置业公司。2019年1月30日，荣和置业公司依据前述《行政复议调解书》缴纳了罚款2476955元。 2019年2月26日，南宁市规划管理局盖章出具了南宁市明秀东路88号荣和·山水绿城小区B3组团6号楼的《南宁市建设工程规划竣工验收合格证》。 本院认为，原告与被告荣和置业公司签订的《南宁市商品房买卖合同》系各方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，各方当事人应依约履行。 关于被告应否承担逾期办理房产所有权证的责任问题。 对于办理房产所有权证的义务问题，应结合房产所有权证办理义务在实际履行中的逾期原因及各方过错综合认定，具体分析如下：1.由于原告与被告荣和置业公司所签订的《南宁市商品房买卖合同》明确约定，被告荣和置业公司负有办理诉争房产产权证义务，故根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款关于“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定，被告荣和置业公司基于商品房买卖合同关系，在已向原告交付房产的基础上，仍应承担办理及交付房产所有权证的义务；2.从2019年1月25日的《行政处罚决定书》的内容可知，案涉房产至今尚未能办证的原因，系因漏空、飘窗、阳台、花池等部位的改造而导致案涉房产不符合建设工程规划许可证的要求；而原告已就案涉房产出具了《委托书》、《承诺书》，明确前述改造的成果归原告享有，且若因改造影响所有权证办理的责任由原告承担；故原告对改造可能影响产权证办理的后果系属明知，又系改造成果的实际享有者，其对房产所有权证的逾期办理的后果应依照《承诺书》的约定自担责任；即使原告认为改造系被告荣和置业公司对小区楼栋的统一行为，亦不能否认原告对此系明知且同意的事实；至于案外人荣和物业公司是否具有施工改造资质的问题，由于荣和物业公司所受委托事项为“授权案外人荣和物业公司委托相关单位对需改造的部位进行统一设计、施工”，故荣和物业公司有无施工资质与本案无关；3.虽然原告对房产所有权证的逾期办理的后果，应依照《承诺书》的约定承担一定责任，但被告荣和置业公司亦不能无限期延后办证时间；由于《行政处罚决定书》已就案涉楼栋不符合规划许可证建设部分的行政处罚予以最终确定，故被告荣和置业公司在《行政处罚决定书》所确定的行政处罚履行期限届满后，若仍未能为原告办理取得房产的所有权证书，则办证进一步延长的时间不属于规划验收问题，不可归责于原告方，应由被告荣和置业公司负责。 二、关于逾期办理房屋产权证的违约金计算标准的问题。 根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条第三款关于“当事人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款”的规定，被告荣和置业公司已于2019年1月30日收到《行政处罚决定书》，故自2019年1月30日起算15日，罚款缴纳期限至2019年2月14日届满。如前所述，被告荣和置业公司应当承担行政处罚履行期限届满后办证时间仍进一步延后的违约责任，故被告荣和置业公司向原告承担逾期办证违约金的期限，应自2019年2月14日起算；双方对于违约金计至2019年10月22日均无异议，本院对此予以确认。至于被告荣和置业公司实际于2019年1月30日已缴纳罚款的事实，若因其在行政处罚履行期限届满前缴纳罚款而将逾期办证违约金起算点提前，有违催促当事人及时缴纳罚款的价值导向，故即使被告荣和置业公司提前缴纳罚款，亦不应减少其因法定的行政处罚履行期限而产生的期限利益，其承担逾期办证违约金的起算点，仍应自行政处罚履行期限届满起算。 至于逾期办证违约金的计算标准问题，首先，原告与被告荣和置业公司在《南宁市商品房买卖合同》第十七条第4点对荣和置业公司逾期办证的违约责任有明确约定，即“因出卖人过错，导致本条约定的上述手续延迟办理的，双方同意按下列第（3）项处理”，虽然该第（3）项条款表述为“赔偿损失”，但根据双方的当事人订立合同时的本意以及违约金的损失填补功能，上述条款应认定为违约条款，故荣和置业公司主张依照合同该条款约定按中国人民银行同期活期存款利率的标准计算违约金，符合合同约定，本院予以支持。原告主张应参照适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条及《最高人民法院关于逾期付款违约金应当按照何种标准计算问题的批复》（法释[1999]8号）第二条的规定确定违约金标准，与双方约定不符，本院不予支持。 综上，被告荣和置业公司应向原告支付逾期办证违约金（计算方式为：以购房款574088元为基数，按中国人民银行同期活期存款利率的标准计算，从2019年2月14日起计至2019年10月22日止）。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、被告广西荣和置业开发有限责任公司于本案判决生效后十日内向原告韦永恒支付逾期办理产权证书违约金（违约金计算：以购房款574088元为基数，按中国人民银行同期活期存款利率的标准计算，从2019年2月14日起计至2019年10月22日止）； 二、驳回原告韦永恒的其他诉讼请求。 上述债务，义务人应于本案判决确定履行期限内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费1035元，由原告韦永恒负担517.5元，被告广西荣和置业开发有限责任公司负担517.5元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  农慧兰 二〇二〇年七月二十一日 书记员  沈晓璐 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。