西安市未央区人民法院民 事 判 决 书（2020）陕0112民初3355号 原告（反诉被告）西安欧绅兔图书文化传播有限公司。统一社会信用代码91610132MA6TXJEJ0G。法定代表人张夏媛，执行董事兼总经理。委托代理人王诚，陕西锦园律师事务所律师。委托代理人王昊宇，陕西锦园律师事务所实习律师。被告（反诉原告）陕西匠鑫源家具有限公司。住所地：陕西省咸阳市秦都区留印村南工业区5号。统一社会信用代码91610402MA6XTDJ028。法定代表人张艳妮，总经理。委托代理人邢利平，陕西菲格律师事务所律师。委托代理人王筱，陕西菲格律师事务所实习律师。原告西安欧绅兔图书文化传播有限公司与被告陕西匠鑫源家具有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人王诚、王昊宇，被告原委托代理人张磊磊与变更后的委托代理人邢利平、王筱均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2019年8月2日，其与被告签订《西安欧绅兔儿童书店（明光路店）书架、书柜、堆头等木制品制安工程合同》，被告以包工包料的方式承揽了其书店的木制品制作安装，双方约定了工期，并约定被告延误工期一天罚款4万元，两天罚款6万元。合同签订后，其依约向被告交付了施工现场及施工图纸等资料，并向被告支付了预付款。但被告未按期交工，导致书店开业时间屡次顺延。其向被告发出返修告知函，明确说明需整改的项目和内容，但被告拒不履行维修义务，无奈聘请第三方完成了后续工作。被告的违约行为，已给其造成了损失。诉请：被告支付违约金6万元；支付因违约给其造成的实际损失353487.93元；诉讼费、保全费由被告承担。    被告辩称，因原告确认图纸晚了二十天，期间又更改了部分加工工艺，导致在原工期的基础上进行顺延。其已向原告发函予以说明，征得了原告的同意。且原告未按合同约定支付进度款，其按原告付款进度工作，原告尚欠其承揽费未付清。因其不是导致工期延误的责任人，原告主张的损失不应由其承担。 反诉原告诉称，合同约定总金额为42.5万元，反诉被告先付30%预付款12.75万元，第一批（二层）物料到场后，反诉被告应在一个工作日内支付其30%承揽费12.75万元，第二批物料（一层）到场后，反诉被告应在一个工作日内支付其30%承揽费12.75万元，成果交付并通过验收后支付剩余10%，即4.25万元。现其已履行完毕合同义务，成果已投入使用，但反诉原告仍欠其1.25万元未付。反诉诉请：反诉被告支付剩余承揽费1.25万元及相应利息461.63元（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；反诉被告承担因其临时更改图纸，导致定制的封边带无法使用产生的人工费、仓储费、物料折损费以及板材折损费合计为1.1万元；诉讼费由反诉被告承担。反诉被告辩称，反诉原告未完全交付成果，交付的成果质量不合格，也未通过验收，而其已支付了剩余10%承揽费中的3万余元，应当扣减相应款项，其有权对反诉原告罚款5至10万元。关于封边带无法使用的问题，并不是其更改图纸所致，而是反诉原告的材料设备与设计标准不符，损失应由反诉原告自行承担。经审理查明，2019年8月2日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《西安欧绅兔儿童书店（明光路店）书架、书柜、堆头等木制品制安工程合同》，约定甲方将其位于西安市住所地：西安经济技术开发区凤城九路文景西区37幢2单元20101室与明光路十字西北角的西安欧绅兔儿童书店（明光路店）内的书架、书柜、堆头等木制品交予乙方制作安装；乙方的承揽方式为包工包料；工期自2019年8月2日至2019年8月25日；合同价款42.5万元，包括材料、五金件、安装及安装所需辅料、人工、机械费、运输、检验、试验和维修售后服务费等，木制品名称、代号、规格型号及数量等详见附件清单及设计图纸，施工过程中有增减项目的，由双方协商一致并共同签名确认后，增减该部分费用；交货时由乙方通知甲方验货，签署收货确认单；甲方向乙方支付合同价30%预付款12.75万元后合同正式生效，乙方第一批（二层）物料到场后，甲方应在一个工作日内支付乙方30%承揽费12.75万元，乙方第二批物料（一层）到场后，甲方应在一个工作日内支付乙方30%承揽费12.75万元，成果交付并通过验收后，甲方支付乙方剩余10%，即4.25万元；乙方提供的材料、设备应符合施工要求，如乙方未严格按附件一的主要物料详单所注的材料品牌、数量、质量等执行，出现偷工减料、调换物料、虚假欺骗、假冒伪劣产品使用等情况，甲方有权对乙方工程款按不低于5万元至10万元扣减处罚；乙方负责采购材料设备的，应按约定及设计和有关标准要求采购，采购的材料设备与设计标准要求不符时，应重新采购，并承担由此发生的费用；对以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延：1、工程量变化，2、甲方同意工期顺延的其他情况（如施工现场停电等），3、甲方应按合同约定及时支付物料款项，若因甲方未能及时付款导致工期顺延，由甲方承担相应损失；乙方未按合同约定竣工日期交工，甲方可按顺延一天罚款4万元，顺延两天，乙方应向甲方认缴罚款6万元，如拖延超过两天，按照甲方提供的运营损失标准进行赔偿；保修期12个月，在保修期内出现属乙方项目的质量问题，乙方必须自接到维修通知后48小时内派人提供免费维修，乙方经通知后不在限期内完成维修，甲方有权安排其他厂商或人员进行维修，由乙方承担该项全部保修项目费用。合同签订后，原告于2019年8月3日、5日向被告支付30%预付款12.75万元。被告于2019年8月11日前订购了封边带一批，双方直至2019年8月15日还在为设计图及制作工艺进行沟通，在图纸确定后,已订购的封边带不符合要求而无法使用，导致材料损失。2019年8月29日被告将第一批二楼的柜子送至原告书店。因书店其他装修项目在楼梯口工作，书柜无法上楼，直至9月1日被告的工人开始进行二楼书柜的安装。9月10日、11日，原告向被告支付第二笔30%承揽费12.75万元。9月16日，被告将一楼的柜子送至原告书店。原告于9月21日、23日向被告支付第三笔30%承揽费12.75万元。2019年10月4日，原告向被告支付剩余10%承揽费中的3万元，余款1.25万元未付。由于物料较多，合同约定的第一批二楼、第二批一楼物料到场均分数次，每批货不是一次性完成送货。被告直至10月2日还未将全部的成果交付给原告。被告安装书柜期间，书店在9月10日停电一天，9月18日、19日喷涂料，10月2日、3日做地坪。被告称为此延误工期6天。2019年9月8日，被告向原告出具“书架、书柜、堆头等木制品加工安装承诺书”，承诺项目整体于2019年9月15日完成全部安装交付，2019年9月16日交付验收；同时承诺二楼所有书架、书柜、堆头等木制品加工安装将于2019年9月11日全部交付验收；上述承诺内容，如未严格按照时间节点交付，愿承担交付每延期一日，赔偿4万元运营损失。被告在该承诺书中同时要求原告安排进度款。2019年10月11日，原告向被告发出“返修告知函”，提出整改要求：1、本次合同约定所有木制品为两层木板黏合的双加板，但你方提供的所有材料非合同约定材料；2、所有弧形柜体（底面）不符合设计方案要求，影响整体布局，同时偷工减料，数量不够；3、所有弧形柜体（顶面）不符合设计方案要求，同时也没有明确生产、安装工期；4、本次合同约定的合同价款包含五金件、安装及安装所需辅料、人工等费用，但你方在施工中未能提供对等的材料、现场施工人员数量也不能保障完工时间；5、柜体封边封口的材料与约定的材料不相符；6、所有柜体的边角没有处理完成。被告对收到该“返修告知函”无异议，但否认存在原告提出的问题。称其将柜体顶面弧形装饰安装完毕后，原告又要求予以拆除；柜体安装时五金件已全部使用到位；柜体封边系按原告要求采购，后原告进行了尺寸更换，其另行订购了封边材料，导致前期采购封边材料损失。庭审中，原告坚持被告未按合同约定时间完成定做安装工程，要求被告支付误工违约金6万元；由于被告延误工期，未能在2019年8月25日完工，导致其不能按时开业，开业时间推迟至2019年10月23日，自2019年8月26日至2019年10月16日产生的房屋租金232647.64元，物业费5934.71元，员工工资71905.58元；因被告不履行维修及整改义务，经函告无果后，其于2019年10月16日找第三方对未达设计要求部分进行制安和完善，产生费用4.3万元。以上合计损失353487.93元，要求被告予以承担。关于维修费4.3万元，原告提交其与案外人西安鑫利美广告装饰有限公司签订的《装修合同书》，证明其将被告制安的书柜的木料、灯带、五金件进行完善的工作委托案外人完成，包括人工费在内共支出4.3万元。被告坚持不能按时交工系因原告不能及时确认图纸，工期为合理顺延，不同意原告的诉讼请求。至于维修问题，其完全按图纸要求制作安装，合同内容不包括灯带，仅在柜体留灯带槽，其已经超出合同约定为原告安装了灯带，五金件均已配备，无需完善。并坚持反诉请求，要求原告支付剩余承揽费1.25万元，并以此款为基数，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，承担自2019年10月4日至2020年4月24日的利息461.63元；由于原告临时更改图纸，导致已采购的9000米封边带无法使用，按每米1.3元酌情折损1.1万元，应由原告承担。另查明，原告于2019年5月14日租赁房屋，装修期三个月免租金，自2019年8月14日起付租金。原告租房后，对房屋进行了整体装修，不仅仅是制安书柜，在制安书柜期间仍穿插了其余工程。上述事实，有《西安欧绅兔儿童书店（明光路店）书架、书柜、堆头等木制品制安工程合同》，“书架、书柜、堆头等木制品加工安装承诺书”，“返修告知函”，通话录音、视频资料，微信群聊、微信聊天截图，证人证言，原告租赁房屋的合同、物业费票据等证据及双方当事人陈述在卷佐证。本院认为，原、被告平等自愿签订的《西安欧绅兔儿童书店（明光路店）书架、书柜、堆头等木制品制安工程合同》，系双方真实意思表示，内容与法不悖，应为有效。合同约定工期至2019年8月25日，但被告于2019年9月8日向原告出具的“书架、书柜、堆头等木制品加工安装承诺书”，承诺项目整体于2019年9月15日完成全部安装交付，2019年9月16日交付验收。应视为双方对工期顺延已达成新的协议。但从双方的微信记录可以看出，直至2019年10月2日，被告仍未将全部的成果交付给原告，并未履行承诺于2019年9月16日向原告交付验收。即使存在停电等工期顺延的情形，被告也已迟延交付了成果，已构成违约。原告要求依据双方约定由被告承担违约金6万元，应予支持。合同未约定原告的开业时间，不能证明被告完工之日就是原告开业之日，且原告在被告制安书柜期间，仍在穿插进行其余装修事宜，被告也已因迟延交付成果承担了违约责任。原告再要求被告承担2019年8月26日至其开业之日迟延开业的房屋租赁费、物业费、人员工资等损失，证据不足且重复承担违约责任，不予支持。原告关于维修费4.3万元的主张，原告与案外人签订的合同约定案外人是对书柜的木料、灯带、五金件进行完善，没有具体的维修内容，以及维修内容对应的维修费，也无4.3万元维修费的分项构成。双方的承揽合同由被告提供木料，原告有义务对被告提供的木料进行检验。被告完成书柜的制作安装后，原告才提出书柜的木料需完善，责任在原告。至于灯带、五金件的完善，由于原告在维修前确已函告了被告，被告收到函告后未予处理。按照合同关于被告必须自接到维修通知后48小时内派人提供免费维修，如经通知后不在限期内完成维修，原告有权安排其他厂商或人员进行维修，由被告承担该项全部保修项目费用的约定，可酌情按合同总价42.5万元的5%支持原告维修费损失21250元。合同约定每批物料到场后，原告于1个工作日内向被告支付进度款，第一批为二层物料，第二批为一层物料。但由于每批物料较多，不能一次送完，合同未明确约定进度款是在每批物料送完时支付还是每批物料第一车到场时就应付清该批进度款。原告于第一批物料第一车到场的10日后付清该批进度款，第二批物料第一车到场的5日后付清该批进度款。被告据此认为原告未依约支付进度款，构成违约，因合同约定不明，不予采信。被告已向原告交付了全部的成果，有权要求原告全额支付承揽费。原告尚欠被告承揽费1.25万元，被告反诉要求原告支付此款，应予支持。但由于被告未依约完成工作任务而违约，要求原告承担此款的利息，不予支持。双方直至2019年8月15日还在为设计图及制作工艺进行沟通，被告在设计图未确定前就订购了封边条，导致设计图确定后，已采购的封边条不能使用，依据合同关于被告负责采购材料设备的，应按约定及设计和有关标准要求采购，采购的材料设备与设计标准要求不符时，应重新采购，并承担由此发生的费用的约定，造成的损失应由被告自行负担。被告反诉要求原告承担材料折损1.1万元，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、第二百六十三条，最高人民法院《关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告陕西匠鑫源家具有限公司自本判决生效之日起十日内支付原告西安欧绅兔图书文化传播有限公司违约金6万元。二、被告陕西匠鑫源家具有限公司自本判决生效之日起十日内给付原告西安欧绅兔图书文化传播有限公司维修费21250元。三、原告西安欧绅兔图书文化传播有限公司自本判决生效之日起十日内给付被告陕西匠鑫源家具有限公司承揽费1.25万元。四、驳回原告的其余诉讼请求。五、驳回被告的其余反诉请求。如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7502元（原告已预交），由被告承担2000元，与上述付款时间一并给付原告，原告自行负担5502元。反诉费199.5元（被告已预交），由原告承担100元，与上述付款时间一并给付被告。被告自行负担99.5元。                                                                        如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。 审  判  长    王  琦       人民陪审员    曹  鸣人民陪审员    王中琴   二○二〇年七月十三日 书  记  员     叶  娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1