广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0112民初5246号原告：覃金成，男，1981年2月3日出生，土家族，住湖北省五峰土家族自治县,委托诉讼代理人：邹金华，湖北楚贤（点军）律师事务所律师。被告：广州市美谊乐建材有限公司，住所地广州高新技术产业开发区科学城科学大道********。统一社会信用代码914401166969407885。法定代表人：徐建华。委托诉讼代理人：包晓鹏，广东杰海律师事务所律师。委托诉讼代理人：甘静仪，广东杰海（南沙）律师事务所律师。被告：广州市万轩房地产有限公司，住所地广州市，住所地广州市黄埔区中新广州知识城福里街****自编A4-6）。统一社会信用代码914401010545430194。法定代表人：周振坤。被告：广州万科企业有限公司，住所地广州市荔，住所地广州市荔湾区中山七路**首层东侧码91440101749921637T。法定代表人：李升阳。广州市万轩房地产有限公司、广州万科企业有限公司共同委托诉讼代理人：许慧，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。被告：万科企业股份有限公司，住所地深圳市盐田区，住所地深圳市盐田区大梅沙环梅路**万科中心1440300192181490G。法定代表人：郁亮。原告覃金成诉被告广州市美谊乐建材有限公司（以下简称“美谊乐公司”）、广州市万轩房地产有限公司（以下简称“万轩公司”）、广州万科企业有限公司（以下简称“广州万科公司”）、万科企业股份有限公司（以下简称“万科股份公司”）劳务合同纠纷一案，本院于2020年4月27日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年5月29日公开开庭进行了审理。原告覃金成的委托诉讼代理人邹金华，被告美谊乐公司的委托诉讼代理人包晓鹏、甘静仪，被告万轩公司、广州万科公司的共同委托诉讼代理人许慧到庭参加诉讼。被告万科股份公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告覃金成向本院提出诉讼请求:1.判令被告美谊乐公司支付原告劳务费241272元；2.判令被告美谊乐公司以241272元为基数，自2018年1月23日起至2019年8月19日止（共573天）按年息4.75%支付延期支付劳务费利息损失17991元，并自2019年8月20日起至实际偿付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付延期支付劳务费利息损失；3.判令被告万轩公司在欠付被告美谊乐公司工程款范围内向原告承担劳务费支付责任；4.判令被告广州万科公司对被告万轩公司，被告万科股份公司对被告广州万科公司对原告应承担的工程款责任承担连带支付责任。补充一点：被告美谊乐公司支付了部分吊篮的移位费40800元，我方确定已收到。事实和理由：原告与美谊乐公司分别于2014年11月1日、2015年12月9日签订《劳务分包合同》，约定由原告负责美谊乐公司承包的万轩公司名下位于广州市萝岗区洋城西街的万科金色梦想楼盘G4、G8、G15楼栋外墙涂料施工。合同约定：“工程单价12元/平方米”、“验收标准：按甲方现场施工样板标准验收。并以业主验收合格为最终标准。”、“分包班组可在月中情况下申报进度款，经工程部审核后15天内付工程款的80%。”、“工程全部完工后，待业主验收合格，结算完毕并付款后30天内付乙方工程总款。”、“本人委托广州美谊乐建材有限公司工程款汇入以下账号开户银行名称（空白，应为浦发银行）帐号62×××20收款人覃金成”……条款。合同签订后，原告组织带领工人施工，按照合同要求施工完毕后，分别于2016年7月、8月、11月交付业主验收合格，包括所有维修都在交付验收期内完成维修消项。移交施工项目之后，直至2018年1月，美谊乐公司的现场监理才将已填写原告施工移交“工程项目”（原告移交给被一的已完成施工的项目）及“验收情况”的“工程验收结算书”交由原告在“班组负责人签名处”签字确认（其他均为空白）并由现场监理将“工程验收结算书”提交美谊乐公司的相关部门办理结算,之后原告多次催要工程款，美谊乐公司以甲方未办结算为由，既不给原告任何审核结算资料，也不给原告支付剩余工程款。2020年1月15日，原告前去美谊乐公司办公所在地讨要工程款，美谊乐公司出示给2020年1月9日签批的《劳务分包工程结算单》，美谊乐公司确认的最终应结算给原告的剩余工程款为46520元，与原告核算的美谊乐公司应支付的剩余款项238712元相差太大，原告拒绝签字认可美谊乐公司的最终结算数额，要求美谊乐公司将持有的《劳务分包合同》、《工程验收结算书》（2018年1月23号）、签证资料出示给原告，美谊乐公司复印给原告后，原告方才得知美谊乐公司在办理结算中，未经原告同意，擅自将《劳务分包合同》约定的“12元/平米”单价变更为多个单价，美谊乐公司因原告不签字认可美谊乐公司单方变更单价后的结算工程款，因此拒绝支付工程款。后原告向万科投诉,万科派工作人员搭建沟通平台，美谊乐公司仍然不顾事实，坚持原来的结算方案，沟通过程中原告与美谊乐公司工作人员于2020年1月17日在美谊乐公司办公地点发生冲突，后经当地派出所现场调解，达成以下方案：由美谊乐公司将双方无争议部分46520元支付给原告；由美谊乐公司将复印给原告的承包合同及涉及工程结算的资料加盖公章后交给原告，有争议部分双方通过司法途径解决。因出警的民警中途有公务离开，美谊乐公司只在部分复印件上加盖了公章，无争议部分美谊乐公司要求原告签字确认才予以支付（原告在《劳务分包合同》留有收款账号），因美谊乐公司拒绝履行民警的调解，且已至年关腊月二十三，原告讨要工程款无果返回湖北老家。原告认为：原告已依约履行了义务，并经美谊乐公司验收合格后移交给了美谊乐公司，美谊乐公司确认的合同内的工程量及增加施工项目经美谊乐公司签证确认的施工量（施工量无争议部分，不含补工日部分）按照合同约定的12元/平方米的单价,美谊乐公司应支付原告1055997元劳务费。但美谊乐公司违反合同约定，以2.5元、3元、8元、10.05元等多个单价计算合同内及合同外增加项目应付的劳务费。另：合同外G4栋，阳台因总包整改返工修方正补工15个工日，美谊乐公司承诺的240元/工日，应付11200元，美谊乐公司结算时拒绝确认，绿化带挡墙刮腻子刷漆施工面积20平方米，应付240元，美谊乐公司结算时拒绝确认，铝窗和栏杆保护施工面积32816平方米，美谊乐公司承诺的0.5元/平方米,应付16408元，原告拒绝确认；合同外G8部分，阳台返工补方正补工20个工日，240元/工日，应付4800元，美谊乐公司结算只确认9个工日，按120元/工日结算，贴滴水槽700米，美谊乐公司承诺每米4元，应付2800元，美谊乐公司拒绝确认，铝窗和栏杆保护施工面积22468平方米,美谊乐公司承诺单价0.5元/平方米,应付11234元，原告拒绝确认；合同外G15栋部分，铝窗和栏杆保护施工面积27246平方米,美谊乐公司承诺单价0.5元/平方米，应付13623元，美谊乐公司拒绝确认，阳台总包整改涂料返工修方正补工15工日，美谊乐公司承诺240元/工日，应付3600元，美谊乐公司拒绝确认；合同外5号楼梯成品两跑，美谊乐公司结算未确认施工量，施工面积360平方米,应付4320元，美谊乐公司拒绝确认；5678910栋商铺雨檐板天花刷漆，美谊乐公司未确认施工量，施工面积50平方米，应付200元，美谊乐公司拒绝确认；9栋配合交楼12工日，结算审核未确认，单价240元/工日，应付2880元，美谊乐公司拒绝确认；外墙吊篮移位85吊（600元/吊），应付51000元，美谊乐公司拒绝确认。有争议部分美谊乐公司还应支付原告117985元。因美谊乐公司在完成施工交接后两年才告知原告调整工价，原告已不可能再调整班组工人的工资，如按此结算，原告将严重亏损。原告认为，原告按照合同约定组织班组施工，既要干活，还要组织管理班组工人，施工过程中还要筹集资金垫付部分生活费和工资，按照合同约定完成了施工任务，挣的是辛苦钱和血汗钱，被告通过擅自变更工价、对施工项目不予确认施工量克扣原告所得，既不合法也很缺德。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”万轩公司系工程的发包人，应在欠付工程价款范围内对原告承担未付工程款的责任。万轩公司系一人有限责任公司，广州万科公司系万轩公司出资人，广州万科公司也系一人有限责任公司，万科股份公司系广州万科公司出资人，根据《公司法》第六十三条的规定，广州万科公司应对万轩公司应承担的责任承担连带责任，万科股份公司应对广州万科公司应承担的责任承担连带责任。被告美谊乐公司辩称：因付款条件未成就，加之双方有书面约定并且自2014年工程开工至今一直都是按工序计价，双方签名确认的结算书已明确剩余的工程款金额，故对于原告于本诉讼中虚高工程款、虚构工程量、重复要求已付款项的情况，被告不同意原告的全部诉讼请求，请求法院驳回。具体答辩意见如下：一、关于诉讼请求一，（一）原告未依约向我司提供完备的结算资料，付款条件未成就，我司无义务向原告支付剩余的工程款项。按照《劳务分包合同》第八条第三项约定，原告必须提供劳务分包合同、分项验收记录表、工程验收表、材料领用确认表、工人工资发放表及未发工资统计表等材料后，我司才有义务支付至工程价款的90%。原告提供该项资料是领取工程款的必要条件。因原告未提供，故付款条件未成就，原告无权要求我司支付剩余工程款。（二）剩余工程款的金额已由双方于结算书中签名确认，原告现要求的工程价款完全与事实不符。1.双方约定工程按工序计价,结算时也按工序付款。双方自2014年工程开工至今一直都是按工序计价,原告已多次按此计收取工程款,且一直未提出任何异议；原告现主张按12元/平方米计价与事实不符,且不符合行业惯例。（1）合同约定按工序定价:双方签订的《劳务分包合同》第六条中明确:工程单价12平方米(附工序定价表)。工序定价表中显示:“腻子层6元/平方米,底漆1.5元/平方米,喷点1.5元/平方米,两遍面漆3元/平方米,共计12元/平方米”,班组确认签名处有原告签字确认。说明工程单价12元的构成包括刷腻子、底漆、喷点、两遍面漆这四种工序,且每种工序有明确定价。如果所做工程工序不同,必然会导致单价不同。（2）从实际结算中一直按工序结算。我司向原告付款分为三个阶段:工程开始后,按月付进度款,付至完成工程的80%；业主验收合格后付至工程款的90%；最终结算。从2014年开始至2020年,这六年内,我司一直按照工序计价,原告从始至终未提出过任何异议。原告明知自己实际工程量的情况下,理应知道工程价款是多少钱,原告从未提出异议,说明一直以来原告认可我司的结算单价。事实上,每次结算付款由原告向我司提出,然后我司按照其申请进行结算,原告是知晓工程价款计算方式的。从我司提交的证据6、8、10,也可以看出,施工部分中由工序构成(中涂、腻子、成品)。工程初期只做腻子工序,所以按照腻子工序价进行结算:后期工程有部分完工,有了成品,就按照成品所用工序价进行结算。本案中覃金成承认工程单价不同。证明工程并非所有费用计价都是按照12元/平方米。（3）从行业惯例上讲工序不同,价格不同，工程不同,工序必然会繁简不同，工程单价有差异也是合情合理,按工序计算,一直是外墙涂料工程的惯例。（三）原告要求的工程量存在虚构、重复计算等情况。1.在工程验收结算书中,验收情况栏中有指令单号的,表明该工程存在。无单号或者空白或者显示无此费用的,表明无此项工程。对于没有施工的工程,我司无需向原告支付费用。其中G4阳台修正、G4绿化带挡墙刮灰刷漆、G4G8G15栋铝窗保护、G8贴滴水槽、G15阳台配合总包返工、G5栋楼梯刷漆、5-10栋商铺雨檐天花刮漆、9栋配合交楼均无此工程。2.关于修阳台方正补工事宜，在申请结算时，原告未向我司提供任何工时记载及员工签名的计工簿等证据，我司按照实际工程量进行审核，原告主张的工程量没有依据。3.其他吊篮位移费的主张，原告未提供任何证据证明。（四）因原告造成我司损失共计6953.92元，结算剩余工程款时应予以扣除。由于原告存在施工导致外墙纸皮砖吊篮碰撞破损严重的情况，导致我司被业主方扣罚27815.69元，扣罚范围是G5-G10栋的纸皮砖碰撞损毁，因原告施工其的G8栋，根据《劳务分包合同》第十条约定，原告应承担该扣款，故结算剩余工程款时应相应扣除6953.92元（27815.69÷4×1）。二、关于诉讼请求二，原告主张利息，没有事实和法律依据。因原告未提供完备的结算资料，付款条件未成就，我司并未逾期付款，所以不产生预期付款利息。退一万步讲，其依据《劳务分包合同》第八条第四项，费用待我司与万轩公司办理结算后30日内支付给原告。因我司与万轩公司的结算时间是2019年9月25日，所以依据合同到2019年10月25日之后才有逾期付款的可能。三、关于诉讼请求三和四，因付款条件未成就，原告无权要求我司支付剩余工程款，亦无权要求万轩公司、广州万科公司、万科股份公司承担付款责任，更无权要求我司承担诉讼费用。综上所述，我司恳请法院依据事实和法律公正决断，驳回原告的诉讼请求，维护我司的合法权益。被告万轩公司、广州万科公司共同答辩称：1.不同意原告的诉讼请求，本案为劳务合同纠纷，原告所主张的劳务费是基于美谊乐公司而产生的，我方未与原告签订合同，我方无任何事实理由向原告承担任何的费用；2.本案为工程劳务合同纠纷，原告诉争的款项是劳务费而非工程款，不应适用建筑工程合同纠纷案件适用法律问题的解释；3.从被告美谊乐公司的答辩可看出，原告所主张的劳务费是由于计价出现争议，而非我司欠付款导致，我方不应承担相应的责任。被告万科股份公司未作答辩，亦未提交书面证据材料。经审理查明，美谊乐公司具有建筑装修装饰工程专业承包二级的资质。2014年12月，万轩公司作为业主和发包方，与美谊乐公司签订《广州万科金色梦想二期G4-G10栋外墙涂料施工工程合同》，2015年12月签订《广州万科金色梦想G13G14G15栋外墙涂料施工工程合同》。两份合同分别约定合同价款为总价包干3120975.48元、2048373.88元，具体的计价清单详见《价格清单》。两份《工程量清单》记载，施工部位为空调百叶的工序为腻子一遍、底漆一遍、面漆一遍，使用吊篮/吊板综合单价为G4、G8栋13.8元/平方米、G15栋17.04元/平方米。空调百叶的施工面积为G4栋4527.59平方米、G8栋2135.47平方米、G15栋3304.45平方米。施工部位为阳台及入户花园天花、首层天花的工序为腻子两遍、底漆一遍、面漆两遍，使用吊篮/吊板综合单价为G4、G8栋17元/平方米、G15栋22.83元/平方米。阳台及入户花园天花、首层天花的施工面积为G4栋2460.03平方米、G8栋1349.99平方米、G15栋1935.25平方米。骨浆喷点的工序为腻子两遍、底漆一遍、中层漆一遍、面漆两遍，使用吊篮/吊板综合单价为G4、G8栋19元/平方米、G15栋25.94元/平方米。骨浆喷点的施工面积为G4栋24636.79平方米、G8栋18203.43平方米、G15栋20573.02平方米。施工部位为水管的工序为底漆一遍、中层漆一遍、面漆两遍，使用吊篮/吊板综合单价为G4、G8栋13.8元/平方米、G15栋15.69元/平方米。水管的施工面积为G4栋1193.37平方米、G8栋781.83平方米、G15栋1434.2平方米。2014年11月1日，美谊乐公司与覃金成签订《劳务分包合同》，约定美谊乐公司为分包单位（甲方），覃金成为承包方（乙方）；工程名称为金色梦想（G8、G4）外墙涂料工程；工程单价为12元/平方（注：工程单价包含人工费用、住宿费用、工具费用）；验收标准为按样板要求，并以业主验收合格为最终标准；工程价款的拨付及结算方式为分包班组可在月中情况下申报进度款，经工程部审核后15日内付工程款的80%，申报进度款必须提供以下资料：（1）进度款申请表、（2）工人工资发放表，工程全部完工后，待业主验收合格，结算完毕并付款后30天内付乙方工程总款。办理结算时，乙方必须提供以下资料：（1）分包合同、（2）分项验收记录表和工程验收表、（3）材料领用确认表、（4）工人工资发放表及未发工资统计表……等内容。合同落款处“甲方”位置有美谊乐公司盖章，“乙方”位置有覃金成签字。合同的页眉有“广州市美谊乐建材有限公司”的字样。2015年12月，美谊乐公司与覃金成签订《劳务分包合同》，约定甲方（发包单位）为美谊乐公司，乙方（承包方）为覃金成，工程名称为万科金色梦想G15栋；工程质量标准为按样板要求，并且以业主验收合格为最终标准；工程单价为12元/平方米（附工序定价表）（注：工程单价包含人工、住宿、工具）；工程价款的拨付及结算方式：分包组必须于每月5日前递交进度款审批表及工人工资发放表，交项目负责人审批，经工程部审核后25日内付至工程的80%，申报进度款必须提供以下资料：（1）进度款申请表、（2）工人工资发放表，工程全部完工后，乙方递交结算资料，待业主验收合格，甲方付至乙方工程总款的90%，办理结算时，乙方必须提供以下资料：（1）分包合同、（2）分项验收记录表和工程验收表、（3）材料领用确认表、（4）工人工资发放表及未发工资统计表……等内容，合同落款处“甲方”位置有美谊乐公司盖章和委托代理人陈小连签字，落款日期为2015年12月17日；“乙方”位置有覃金成签字，落款时间为2015年12月9日。合同尾部载有“附件：1、工人花名册2、工人工资发放签收表3、材料耗量及工序定价表4、工程进度款审批表5、工人工资发放委托书”的内容。合同的页眉有“广州市美谊乐建材有限公司”的字样。另外，《材料耗量及工序定价表》载有腻子层6元/平方米、底漆1.5元/平方米、喷点1.5元/平方米、两遍面漆3元/平方米，共计12元等内容，并有陈小连签字，落款日期为2015年12月17日。覃金成为班组负责人，依照《劳务分包合同》需完成万科金色梦想楼盘G4、G8、G15栋的外墙涂料施工工程。《工程结算验收书》显示，覃金成已完成G4栋、G8栋、G15栋外立面及阳台、空调洞的施工。G4、G8、G15栋外立面施工面积分别为27096平方米、19552平方米、22508平方米，合计69156平方米；G4栋、G8栋、G15栋空调洞施工面积分别为4527平方米、2135平方米、3304平方米，合计9966平方米；G4栋、G8栋、G15栋水管施工面积分别为1193平方米、781平方米、1434平方米，合计3408平方米。覃金成、美谊乐公司对上述工程施工面积均无异议，但覃金成认为上述施工项目应按照《劳务分包协议》的约定，按12元/平方米的单价计算劳务费，美谊乐公司则认为《劳务分包协议》约定了各工序的定价，应按所做的工序进行计价。覃金成除了完成合同约定的万科金色梦想楼盘G4、G8、G15栋的外墙涂料施工工程外，还进行了合同外项目的施工。《工程验收结算书》显示，金色梦想G4栋合同外签证工程项目有：1.贴滴水槽；2.阳台配合总包整修返工、修方正；3.天面地坪；4.保洁污染返工放吊绳18次；5.绿化带挡墙刮灰刷漆；6.铝窗栏杆保护；7.架空层。其中项目1、3、4、7项验收情况中有记载变更单号，其余均无单号或变更单号，项目4记载数量为9天，单价为300元，合计2700元，项目6验收情况记载为无此费用。覃金成认为结算书上记载的工程项目1-7均有实际施工，应计算劳务费，美谊乐公司则认为结算单中显示无单号、空白或显示无此费用的，表明无此项工程。美谊乐公司预算部审核上述工程量为：滴水槽2800米、天面地坪437平方米、放吊绳18吊、架空层喷点349平方米、架空层平涂248平方米。美谊乐公司工程部按单价4元/米计算滴水槽劳务费为11200元；按单价300元/吊计算吊绳劳务费为5400元；按单价12元/平方米计算天面地坪劳务费5244元；按单价12元/平方米计算架空层劳务费为7164元，以上合计29008元。覃金成、美谊乐公司对滴水槽、放吊绳的劳务费均无异议，但覃金成主张**台返工应按单价240元/天计算15天劳务费为3600元，挡墙刷漆应按单价12元/平方米计算20平方米劳务费为240元，铝窗栏杆保护应按单价0.5元/平方米计算32816平方米劳务费为16408元。美谊乐公司则主张无阳台返工、挡墙刷漆、铝窗栏杆保护的实际施工。该结算单工程项目、验收情况栏目下有班组负责人签字一栏，上有覃金成的签字。班组负责人签名栏目后有工程验收审核、预算部审核、工程部审核、财务审核、总经理审批等栏目。《工程验收结算书》显示，金色梦想G8栋合同外签证工程项目有：1.贴滴水槽；2.阳台配合总包整改返工、补修方正；3.天面地坪；4.架空层大厅副厅花架；5.铝窗栏杆保护，其中项目2记载的数量为20个工，项目2、3、4验收情况中有记载变更单号，项目1记载有联系单，项目5记载无此费用。覃金成认为结算书上记载的工程项目1-5均有实际施工，应计算劳务费；美谊乐公司则认为结算单中显示无单号、空白或显示无此费用的，表明无此项工程。美谊乐公司预算部审核上述工程量为：阳台方正9个工日、天面地坪500平方米、花垛200平方米。美谊乐公司工程部按单价120元/天计算阳台修正劳务费为1080元；按单价12元/平方米计算天面地坪、花架劳务费为8400元。覃金成对天面地坪、花架的劳务费无异议，但主张**台返工应按单价240元/天计算20个工日劳务费为4800元；滴水槽应按单价4元/平方米计算700平方米劳务费为2800元；铝窗栏杆保护应按单价0.5元/平方米计算22468平方米劳务费为11234元。美谊乐公司则主张无阳台返工、滴水槽、铝窗栏杆保护的实际施工。该结算单工程项目、验收情况栏目下有班组负责人签字一栏，上有覃金成的签字。班组负责人签名栏目后有工程验收审核、预算部审核、工程部审核、财务审核、总经理审批等栏目。《工程验收结算书》显示，金色梦想G15栋合同外签证工程项目有：1.阳台配合总包整改返工、修方正；2.纸皮砖刷漆；3.架空层大厅夹层；4.楼梯刮腻子2跑；5.铝窗栏杆保护；6.天面地坪。项目2、3、4、5验收情况中有记载变更单号，项目5记载无此费用、项目1验收情况一栏为空白。覃金成认为结算书上记载的工程项目1-6均有实际施工，应计算劳务费；美谊乐公司则认为结算单中显示无单号、空白或显示无此费用的，表明无此项工程。美谊乐公司预算部审核上述工程量为：纸皮砖刷漆124平方米；架空层喷点60平方米、平涂30平方米；楼梯腻子320平方米；天面地坪435平方米。美谊乐公司工程部按单价2元/平方米计算纸皮砖刷漆劳务费为248元；按单价12元/平方米计算架空层劳务费为1080元；按单价12元/平方米计算天面地坪劳务费为5220元；按单价7元/平方米计算楼梯腻子劳务费为2240元。覃金成对纸皮砖、楼梯腻子的劳务费无异议，但主张**台返工应按单价240元/天计算15个工日劳务费为3600元；铝窗栏杆保护应按单价0.5元/平方米计算27246平方米劳务费为13623元。美谊乐公司则主张无阳台返工、铝窗栏杆保护的实际施工。该结算单工程项目、验收情况栏目下有班组负责人签字一栏，上有覃金成的签字。班组负责人签名栏目后有工程验收审核、预算部审核、工程部审核、财务审核、总经理审批等栏目。《工程验收结算书》显示，金色梦想合同外签证工程项目有：1.幼儿园天面女儿墙；2.5栋楼梯刷漆2跑；3.9栋背面保安室旁洗手间刮腻子喷点刷漆；4.1期地下室划车位；5.13号楼配合水电抢修空调眼55个点；6.5678910栋商铺雨檐板天花刷漆。项目1、3、4、5验收情况中有记载变更单号，项目2验收情况一栏为空白。覃金成认为结算书上记载的工程项目1-6均有实际施工，应计算劳务费；美谊乐公司则认为结算单中显示无单号、空白或显示无此费用的，表明无此项工程。美谊乐公司预算部审核上述工程量为：幼儿园女儿墙359平方米；洗手间刮腻子喷点52平方米；车位线543米；55个点。美谊乐公司工程部按单价12元/平方米计算女儿墙劳务费为4308元；按单价12元/平方米计算洗手间刮腻子喷点劳务费为624元；按单价3元/平方米计算车位线劳务费为1629元，但经工程项目记载及预算部审核的55个空调眼，工程部未审核亦未计算相应的劳务费。覃金成对女儿墙、洗手间刮腻子喷点、车位线的劳务费无异议，但主张G5号楼梯刷漆两遍应按单价12元/平方米计算360平方米劳务费为4320元；抢修空调眼应按单价100元/个计算55个劳务费为5500元；商铺雨檐板刷漆应按单价4元/平方米计算5平方米劳务费为200元。美谊乐公司则主张无G5号楼梯刷漆、13号楼抢修空调眼、商铺雨檐板刷漆的实际施工。该结算单工程项目、验收情况栏目下有班组负责人签字一栏，上有覃金成的签字。班组负责人签名栏目后有工程验收审核、预算部审核、工程部审核、财务审核、总经理审批等栏目。《工程验收结算书》显示，金色梦想合同外签证工程项目有：1.9栋配合交楼时工12个；2.16栋17栋1栋特殊户型阳台天花楼梯纸皮砖；3.17栋16栋商铺天面女儿墙刮腻子刷漆；4.4栋15栋特殊户型入户阳台楼梯天花。项目2、3、4验收情况中有记载变更单号，项目1验收情况一栏为空白。覃金成认为结算书上记载的工程项目1-4均有实际施工，应计算劳务费；美谊乐公司则认为结算单中显示无单号、空白或显示无此费用的，表明无此项工程。美谊乐公司预算部审核上述工程量为：特殊户型喷点320平方米、平涂150平方米、商铺女儿墙139平方米。美谊乐公司工程部按单价12元/平方米计算特殊户型、商铺女儿墙劳务费为7308元。覃金成对特殊户型、女儿墙的劳务费无异议，但主张9栋配合交楼时工应按单价240元/天计算12个工人劳务费为2880元。美谊乐公司则主张无配合交楼的事实。该结算单工程项目、验收情况栏目下有班组负责人签字一栏，上有覃金成的签字。班组负责人签名栏目后有工程验收审核、预算部审核、工程部审核、财务审核、总经理审批等栏目。G4、G8栋项目班组工程款申请表显示，申报日期为2014年12月12日，G4栋7-9层外立面腻子预算审核工程量、单价、金额为1852平方米×6.00元×80%=8889.6元，其中施工部位为G4栋外立面、工序为腻子、完成情况为7-9层、预算审核工程量为1852平方米、单价为6.00元/平方米×80%，金额为8889.6元；G8栋5-17层外立面预算审核工程量、单价、金额为7566平方米×6元×80%=36316.8元，其中施工部位为G8栋外立面、工序为腻子、完成情况为5-17层、预算审核工程量为7566平方米、单价为6.00元/平方米×80%、金额为36316.8元。施工部位、工序、完成情况下栏目下有填写人（项目主管）林勇林的签字，下一栏有班组签字栏，上有覃金成的签字。预算审核工程量1852平方米、7566平方米下部有刘旭坤的签字，落款日期为2014年12月16日。单价、金额、工程部审核意见栏目下工程部签字一栏，上有陈小连的签字，落款日期为2014年12月27日。上述内容下部有财务审核、总经理审批栏目。填报日期为2016年10月10日的工程款申请表显示，该表格的设计版式为申请表名称-申报日期-施工部位、工序、完成情况-班组签字-审批完成比例-项目审批人签字-预算审核工程量-预算部审批人签字-工程部审核-财务审核-总经理审批意见。美谊乐公司认为按照正常程序是先由项目主管填写完成情况，然后由预算部填写审核工程量，再由工程部填写单价和金额，最后到班组签字确认；覃金成认为班组仅在完成情况一栏签字确认。美谊乐公司已向覃金成支付劳务费932710元和吊篮费40800元，覃金成对此予以确认。美谊乐公司认为吊篮费用已支付完毕，覃金成认为应按600元/吊计算吊篮费用为51000元，为证明其主张，覃金成提交了一份邹金波出具的证明，内容为在金色梦想工地做外墙涂料工程期间，美谊乐公司以吊篮一吊600元的价格承包给邹金波、邹运贵、邹运洪，且吊篮费用已结清。另查明，2019年9月6日，美谊乐公司与万轩公司对金色梦想G13-G15栋外墙涂料工程进行结算，并签署《竣工造价协议清单》，双方确认最终审定结算造价为2346536.6元，已付工程款1591582元，未付637627.77元。2019年9月25日，美谊乐公司与万轩公司对金色梦想G1G2G3G16G17栋外墙涂料工程进行结算，并签署《竣工结算造价协议清单》，双方确认最终审定结算造价为2224805.93元，其中已付工程款1605791.47元，未付552270.2元。2019年9月25日，美谊乐公司与万轩公司对金色梦想G4-G10栋外墙涂料工程进行结算，并签署《竣工结算造价协议清单》，双方确认最终审定结算造价为3403901.91元，其中已付工程款2495320.6元，未付809613.71元。2020年6月10日，覃金成向本院出具《承诺书》一份，承诺在美谊乐公司发包的万科金色梦想外墙涂料施工中，覃金成已结清班组工人工资。2020年5月28日，覃金成向本院申请财产保全，本院于2020年6月2日作出（2020）粤0112民初5246号民事裁定书，裁定冻结被申请人广州市美谊乐建材有限公司名下银行存款人民币171817元或者查封、扣押其相应价值的财产。以上事实有原被告提交的证据材料、当事人陈述等证据及本院（2020）粤0112民初5246号民事裁定书等予以证实。本院认为，本案系劳务合同纠纷，争议焦点为：1.外立面、空调洞、水管的施工费用是每平方米12元还是按工序定价。2.合同外签证无记载单号的施工项目是否实际施工、是否应计算劳务费。3.阳台返工的工人每日劳务费及施工工人数量。4.吊篮移位费用。5.业主的扣罚款是否应由原告承担。6.被告付款条件是否成就。7.利息。8.被告万轩公司、广州万科公司、万科股份公司是否需要承担支付劳务费的连带责任。关于外立面、空调洞、水管的施工费单价。覃金成与美谊乐公司2014年签订的《劳务分包合同》约定金色梦想G4、G8栋外墙涂料工程的单价为12元/平方米（注：工程单价包含人工费用、住宿费用、工具费用）。该合同关于价格的条款除了上述约定外，并无具体工序的定价，也未注明按照具体施工工序计价。覃金成与美谊乐公司2015年签订的《劳务分包合同》约定金色梦想G15栋的工程单价为12元/平方米（附工序定价表）（注：工程单价包含人工、住宿、工具）。该合同的价格条款虽有提及“附工序定价表”，但合同附件名称实为《材料耗量及工序定价表》，该表中用手写字体记载有各个工序的单价，下有陈小连的签字和落款日期2015年12月17日。定价表中“班组确认签名”一栏为空白。而在《劳务分包合同》中，覃金成签字的落款时间为2015年12月9日，陈小连的签字落款时间与工序定价表一致，均为2015年12月17日。从分包合同、定价表的落款时间可以合理推断，覃金成在签署合同时，定价表上并未记载各工序的定价，甚至覃金成签署合同时，美谊乐公司并未将该定价表作为合同的附件一并交予覃金成。本院认为，价款或者报酬是合同的重要内容，合同主体应对价款、报酬等内容进行明确约定，美谊乐公司作为从事建筑行业多年的具有一定资质的商事主体，作为理性经济人及提供合同的一方，对价款的约定应比普通人更具有注意义务，在其明知或应知笼统约定“工程单价12元/平方米”或“工程单价12元/平方米（附工序定价表）”与其所要表达的“按具体施工工序计价”的意思不一致、足以产生歧义的情况下，未与覃金成签订补充协议，亦未要求覃金成在定价表的“班组确认签名”上签名，不合常理。由于覃金成未在价格定价表上签字，故定价表上关于价格的约定对覃金成不发生效力。且美谊乐公司主张的合同内项目空调洞单价8元/平方米与水管单价2.5元/平方米，与工序定价表上所记载的“腻子层6元/平方米、底漆1.5元/平方米、喷点1.5/平方米、两遍面漆3元/平方米”无法对应一致，美谊乐公司解释称因工序难度改变，所以与班组协商一致后对价格进行变更，但其未能提供证据证明双方就变更后的价格达成一致协议，应承担举证不能的不利后果。美谊乐公司认为从项目工程款申请表可以看出覃金成认可按工序计价，但从申请表的版式、填写时间来看，班组负责人填写申报日期、完成情况在前，项目审批人填写审批完成比例、预算部审批人填写预算审核工程量在后，无法证明美谊乐公司与覃金成对按工序定价达成了一致协议。故本院认为，合同内的施工项目外立面、空调洞、水管的施工费用应按照合同约定的12元/平方米计算。关于合同外签证无记载单号的施工项目是否实际施工、是否应计算劳务费的问题。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”覃金成主张应计算劳务费，但未提供证据证明其系接受美谊乐公司的指令开展工作，亦未提供证据证明其对所争议的项目已完成施工，应承担举证不能的不利后果，故对于覃金成的该项主张，本院不予支持。对于13号楼配合水电抢修空调眼55个点，美谊乐公司认为无此工程，覃金成人认为应按100元/个计算55个点劳务费为5500元，本院认为，该施工项目有记载单号，表明美谊乐公司曾向覃金成班组发出施工的指令，且美谊乐公司在工程验收审核一栏签名确认，预算部审核栏目也有记载55个点。美谊乐公司未提供证据证明覃金成未对该项目进行施工，应承担举证不能的不利后果，对于覃金成主张的抢修13号楼空调眼劳务费5500元，本院予以支持。关于阳台返工的工人每日劳务费及施工工人数量的问题。覃金成主张按每日劳务费240元计算20个工人劳务费，美谊乐公司主张应按每日120元计算9个工人劳务费。本院认为，从工程验收结算书的版式来看，覃金成签字之前的内容并无记载工人劳务费120元/天，故美谊乐公司提供的证据无法证明双方对120元/天的单价达成一致协议，另外，240元/天也较为符合本地外墙涂料施工的市场价格，故本院采信覃金成主张，按240元/天计算阳台返工劳务费。关于施工工人人数，覃金成作为班组负责人，应登记施工工人名单以便发放劳务费，在其未提供证据证明实际施工工人人数的情况下，本院采信美谊乐公司的主张，按施工人数9人计算劳务费。关于吊篮移位费用的问题。覃金成主张按600元/吊的单价计算费用，并提供邹金波的证人证言，但邹金波未到庭接受质证，故本院对该证言的真实性不予确认，且该证言的内容是邹金波与美谊乐公司关于吊篮价格的约定，无法据此直接推断覃金成与美谊乐公司就吊篮单价达成同样的协议，在无其他证据佐证的情况下，对于覃金成关于吊篮费的主张，本院不予支持。关于业主的扣罚款是否应由原告承担的问题。美谊乐公司认为，由于覃金成存在施工导致外墙纸皮砖吊篮碰撞破损严重，导致美谊乐公司被业主方罚款，覃金成应承担相应的罚款，但美谊乐公司未提供证据证明纸皮砖吊篮碰撞破损是由覃金成施工所致，其提供的证据亦不能证明扣款已实际发生，故对于美谊乐公司扣除罚款的主张，本院不予支持。根据本案证据，结合查明的事实，本院计算覃金成劳务费如下：G4栋外立面、空调洞、水管的劳务费为393792元[12元/平方米×（27096平方米+4527平方米+1193平方米）]；G8栋外立面、空调洞、水管的劳务费为269616元[12元/平方米×（19552平方米+2135平方米+781平方米）]；G15栋外立面、空调洞、水管的劳务费为326952元[12元/平方米×（22508平方米+3304平方米+1434平方米）]。G4栋合同外签证：贴滴水槽11200元（4元/米×2800米）；天面地坪5244元（12元/平方米×437平方米）；保洁污染返工放吊绳5400元（300元/吊×18吊）；架空层元7164元（12元/平方米×597平方米）。G8栋合同外签证：阳台返工1080元（240元/人×9人）；天面地坪6000元（12元/平方米×500平方米）；花垛2400元（12元/平方米×200平方米）。G15栋合同外签证：纸皮砖刷漆248元（2元/平方米×124平方米）；架空层1080元（12元/平方米×90平方米）；楼梯腻子2240元（7元/平方米×320平方米）；天面地坪5220元（12元/平方米×435平方米）。其他合同外签证：幼儿园天面女儿墙4308元（12元/平方米×359平方米）；洗手间624元（12元/平方米×52平方米）；车位线1629元（3元/平方米×543平方米）；13号楼抢修空调眼5500元（100元/个×55个）。特殊户型、商铺天面女儿墙7308元（12元/平方米×609平方米）。上述劳务费合计1057005元。扣除已支付的932710元，美谊乐公司仍需向覃金成支付124295元（1057005元-932710元）。关于被告付款条件是否成就的问题。《劳务分包协议》约定，G4、G8栋的结算条件为工程完工；业主验收合格；结算完毕并付款后30日内；承包方提供分包合同、分项验收记录表、工程验收表、材料领用确认表、工人工资发放表及未发工资统计表等材料。G15栋的结算条件为工程完工；业主验收合格；承包方提供分包合同、分项验收记录表、工程验收表、材料领用确认表、工人工资发放表及未发工资统计表等材料。目前，美谊乐公司与万轩公司已结算完毕且万轩公司已支付大部分款项，美谊乐公司亦保存有分包合同、分项验收记录表、工程验收表等材料，按照常理，材料领用确认表系为美谊乐公司利益而制作，理应由美谊乐公司控制。至于工人工资发放表及未发工资统计表，合同具有相对性，覃金成是否发放工资与美谊乐公司向覃金成支付劳务费之间并无必然联系，且根据《劳务分包合同》第八条约定，覃金成在每月申报进度款时已经向美谊乐公司提供工人工资发放表，现覃金成亦表示已结清其所在班组的工资，故本院认为付款条件已成就，美谊乐公司应向覃金成支付余款125375元。关于利息。G15栋《劳务分包合同》约定的付款时间为“待业主验收合格”，G4、G8栋《劳务分包合同》约定的付款时间为“待业主验收合格、结算完毕并付款后30天内”，但对于合同外签证的项目，并无约定付款时间。G15栋业主结算时间为2019年9月6日，G4、G8栋业主结算时间为2019年9月25日，结算前，万轩公司已向美谊乐公司支付了大部分工程款项。美谊乐公司未证明其积极向万轩公司追索工程款，其不能以怠于行使与万轩公司之间的合同权利的行为作为拒不履行与覃金成劳务合同义务的抗辩，本院酌情支持自2020年1月1日起至实际付清之日止，以未付劳务费为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款利息。关于被告万轩公司、广州万科公司、万科股份公司是否需要承担支付劳务费的连带责任的问题。关于《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条之规定,应适用于建设工程施工合同纠纷,而本案中，覃金成仅是为美谊乐公司提供外墙涂料分项工程的劳务，本案为劳务合同纠纷,并不适用该解释的规定。另,美谊乐公司具备装饰装修工程承包的资质，其并非为非法转包、违法分包工程或者在没有资质的情况下借用他人名义签订工程施工合同的承包人。覃金成以此规定为依据要求万轩公司、广州万科公司、万科股份公司对劳务费承担连带责任，本院不予支持。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告广州市美谊乐建材有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告覃金成支付劳务费124295元并支付逾期付款利息(利息以欠付的劳务费为基数,自2020年1月1日起至实际付清之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);二、驳回原告覃金成的其他诉讼请求。案件受理费2594元、保全费1379元，由原告覃金成承担1926元，被告广州市美谊乐建材有限公司承担2047元。原告预缴的诉讼费本院不再退还，被告应负担的诉讼费由其履行本判决时迳付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  唐挺二〇二〇年七月二十七日法官助理李玉婷书记员邓莉