北京市大兴区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0115民初1398号原告：中冶京诚工程技术有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区建安街7号。法定代表人：韩国瑞，董事长。委托诉讼代理人：孙燕芳，北京市英岛律师事务所律师。被告：鞍山市三星阀门制造有限公司，住所地辽宁省鞍山市铁西区双台路41号。法定代表人：王相国，经理。委托诉讼代理人：赵继红，女，该公司工作人员。委托诉讼代理人：翟运宝，辽宁钢城正大律师事务所律师。原告中冶京诚工程技术有限公司（以下简称：中冶公司）与被告鞍山市三星阀门制造有限公司（以下简称：三星阀门公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中冶公司的委托诉讼代理人孙燕芳，被告三星阀门公司的委托诉讼代理人赵继红、翟运宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中冶公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除中冶公司、三星阀门公司于2017年6月签订的编号为CQ039T34号的《设备采购合同》及附件，于2017年8月签订的编号为CQ039Q07的《设备采购合同》及附件；2.判令三星阀门公司返还中冶公司货款2680070元，并支付延迟交货违约金1687800元；3、判令本案诉讼费由三星阀门公司承担。事实与理由：中冶公司承建河北纵横集团的四座高炉项目，于2017年6月、8月先后与三星阀门公司签订设备采购合同，合同总价款分别为395万元及167.6万元。两合同关于交货时间、支付方式及违约责任均有明确约定。两份合同签订后，中冶公司依约支付首期款项，三星阀门公司一再延迟交付货物。中冶公司为保证施工进度，已支付涉案两份合同的货款共计562.6万元，但三星阀门公司仅交付部分货物，剩余266.05万元的货物至今未交付，故诉至法院。被告三星阀门公司辩称：不同意解除合同，要求继续履行合同。三星阀门公司延迟交付货物的原因系中冶公司延迟支付预付款项，导致钢材等原材料上涨，故系中冶公司违约在先。三星阀门公司不存在违约行为，即使存在，约定的违约金的计算方式过高，应以实际损失为基础计算违约金，申请法院调整。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于当事人有异议的证据，本院认定如下：为证明中冶公司因三星阀门公司延迟交货给其造成的损失，中冶公司向本院提交其与鞍山恒通阀门有限公司签订《设备采购合同》1份，与启东百盛冶金设备有限公司签订的《设备采购合同》2份，三份合同总价款共计393万元。三星阀门公司对该份证据的真实性不予认可。本院认为，三份设备采购合同中未载明实际购买阀门的型号及数量，无法与三星阀门公司未交货情况相对应，该项证据不足以证明中冶公司另行采购阀门的损失，故本院不予采信。为证明中冶公司于2019年1月28日向三星阀门公司发送合同解除通知，中冶公司向本院提交律师函复印件一份，内容为中冶公司称其于2019年1月28日向三星阀门公司邮寄律师函一份，三星阀门公司对该函的真实性无法核实。经询问，中冶公司称由于时间久远，律师函的邮寄单据及物流记录已经无法提供，无法核实三星阀门公司的签收情况。本院认为该律师函为复印件，中冶公司亦无法提供该函的邮寄记录及签收情况，故对于该律师函，本院不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年6月，中冶公司（甲方）与三星阀门公司（乙方）签订《设备采购合同》（合同编号为CQ039T34）一份，载明：1.甲方向乙方定购本合同附件所列设备，合同价款为固定总价395万元；2.支付条件：合同价款的支付地点为甲方所在地，支付方式为现金转账(电汇)或承兑汇票。具体支付办法如下:(1)预付款:本合同签订生效后15日内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的20%，计790000元;(2)发货款:设备经出厂检验合格后15日内，凭乙方开具的合同总额的增值税专用发票，甲方支付合同总价的40%，计1580000元;(3)冷试款:合同设备安装完毕且单体试车合格后15日内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的10%，计395000元;(4)热试款(一):合同工程热负荷试车经业主、甲方、乙方联合验收合格后15日内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的10%，计395000元;(5)热试款(二):合同工程热负荷试车经业主、甲方、乙方联合验收合格后12月内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的6%，计237000元；（6）热试款(二):合同工程热负荷试车经业主、甲方、乙方联合验收合格后24月内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的7%，计276500元；（7）质保金：合同总价的7%为质量保证金，合同约定质保期满后24个月内，甲方将扣减后的剩余质保金一次性支付给乙方；3.交货期：乙方应于2017年11月30日货物运抵交货地点并交付甲方，具体发货时间以甲方书面的确认通知为准；4.违约责任：如果乙方延迟交付合同设备的时间超过30天，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付合同总价30%的违约金。2017年8月，中冶公司（甲方）与三星阀门公司（乙方）签订《设备采购合同》（合同编号为CQ039Q07）一份，载明：1.甲方向乙方定购本合同附件所列设备，合同价款为固定总价167.6万元；2.支付条件：合同价款的支付地点为甲方所在地，支付方式为现金转账(电汇)或承兑汇票。具体支付办法如下:(1)预付款:本合同签订生效后15日内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的20%，计335200元;(2)发货款:设备经出厂检验合格后15日内，凭乙方开具的合同总额的增值税专用发票，甲方支付合同总价的40%，计670400元;(3)冷试款:合同设备安装完毕且单体试车合格后15日内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的10%，计167600元;(4)热试款(一):合同工程热负荷试车经业主、甲方、乙方联合验收合格后15日内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的10%，计167600元;(5)热试款(二):合同工程热负荷试车经业主、甲方、乙方联合验收合格后12月内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的6%，计100560元；（6）热试款(二):合同工程热负荷试车经业主、甲方、乙方联合验收合格后24月内，凭乙方开具的同等金额的资金往来正式收据，甲方支付合同总价的7%，计117320元；（7）质保金：合同总价的7%为质量保证金，合同约定质保期满后24个月内，甲方将扣减后的剩余质保金一次性支付给乙方；3.交货期：乙方应于2017年12月15日货物运抵交货地点并交付甲方，具体发货时间以甲方书面的确认通知为准；4.违约责任：如果乙方延迟交付合同设备的时间超过30天，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已支付的所有款项，并向甲方支付合同总价30%的违约金。关于交货及付款情况，三星阀门公司、中冶公司均确认：就涉案39T34号合同，标的物为4台高炉（56个阀门），总货款金额395万元，中冶公司已付货款354.75万元，三星阀门公司已供应阀门28个，价值197.5万元，剩余28个阀门尚未供应，未交货金额为157.25万元。就39Q07号合同，合同约定4台高炉（80个阀门），总货款金额167.6万元，中冶公司已付货款150.7万元，三星阀门公司已供应阀门20个，到货金额为41.9万，剩余60个阀门未交付，价值108.8万元，以上共计266.05万元的货物至今尚未交付。另，双方均确认已交付的货物中有部分金属包覆垫片不符合技术要求，垫片未有金属缠绕，需要更换，价值共计19570元，三星阀门公司至今未予更换。2018年11月29日，三星阀门公司向中冶公司出具交货函一份，载明：承诺最迟于2019年1月31日前交付未交付的货物。2019年12月29日，三星阀门公司收到本院向其邮寄的起诉状副本及证据材料。本院认为，中冶公司与三星阀门公司签订的编号为CQ039T34号的《设备采购合同》及附件及编号为CQ039Q07的《设备采购合同》及附件，系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效。本案中，三星阀门公司承诺最迟于2019年1月31日前交付货物，根据涉案采购合同的约定，延迟交付合同设备的时间超过30天的，中冶公司有权解除合同，三星阀门公司至今未交付涉案货物，已构成违约，中冶公司有权要求解除合同，故本院确认双方于2017年6月签订的编号为CQ039T34号的《设备采购合同》及附件，于2017年8月签订的编号为CQ039Q07的《设备采购合同》及附件于2019年12月29日解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况及合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，中冶公司已支付货款共计5054500元，三星阀门公司至今尚有2660500元的货物未交付，价值19570元的垫片因质量问题未予以更换，故中冶公司要求三星阀门公司返还已付款项2680070元的诉讼请求，有事实依据和法律依据，本院予以支持。关于中冶公司主张的违约金，三星阀门公司辩称该违约金金额过高，申请法院予以调整。本院认为，中冶公司提交的证据不足以证明其实际损失，根据合同的履行情况及违约情况，本院酌定调整违约金的计算方式为以2680070元为基数，自2019年2月1日起即三星阀门公司承诺交货之日的次日至实际付清之日止，按照日万分之三计算，不超过1680000元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、确认鞍山市三星阀门制造有限公司与中冶京诚工程技术有限公司于2017年6月签订的编号为CQ039T34号的《设备采购合同》及附件，于2017年8月签订的编号为CQ039Q07的《设备采购合同》及附件均于2019年12月29日解除；二、鞍山市三星阀门制造有限公司于本判决生效之日起十日内返还中冶京诚工程技术有限公司货款2680070元；三、鞍山市三星阀门制造有限公司于本判决生效之日起十日内支付中冶京诚工程技术有限公司违约金（以2680070元为基数，自2019年2月1日起至实际付清之日止，按照日万分之三计算，不超过1680000元）；四、驳回中冶京诚工程技术有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费41743元，由中冶京诚工程技术有限公司负担12174元（已交纳），由鞍山市三星阀门制造有限公司负担29569元（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 员 马超雄二〇二〇年七月十日法官助理 刘 娇书 记 员 戴 颖