广西壮族自治区武宣县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1323民初663号 原告：武宣县武宣镇千景广告装饰部，住所地：广西武宣县武宣镇二小西路5号。 负责人：杨武。 被告：广西中鸿建筑装饰工程有限责任公司，住所地：钦州市钦南区金海湾东大街88号广西东盟商贸城小商品区A18-1号-1号。 法定代表人：李兴妹。 原告武宣县武宣镇千景广告装饰部与被告广西中鸿建筑装饰工程有限责任公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月27日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告武宣县武宣镇千景广告装饰部负责人杨武到庭参加诉讼，被告广西中鸿建筑装饰工程有限责任公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 武宣县武宣镇千景广告装饰部向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告招牌制作尾款14000元；2.判令被告支付原告误工费600元；3.判令被告支付原告8套脚手架款450元；4.判令被告支付原告代租脚手架费682元；以上4项共计15732元。5.诉讼产生的一切费用由被告承担。事实和理由：2019年12月15日，被告公司广告负责人王建飞，在原告门面预定被告公司二楼外墙广告牌，尺寸为33米长，4.35高共计143.6平方，广告底为黑色彩钢扣板加发光字，广告发光字内容：广西中鸿装饰十LOGO为穿孔发光字；地址、电话、布兰顿大理石为平面发光字，总造价包工包料28000元整，预付50%定金14000元整，余款14000元装字付清，并要求25号完工，收定金后我部立即开始开工制作，两起工人同时开工，12月17日开始焊招牌底架装扣条，12月20日装完，12月21日发光字也全部做完待安装，12月22日拉脚手架、发光字等去现场4个工人开始搭架施工，搭好架子后被告公司负责人王建飞跑过来施工现场说他们公司里有变动，字要推迟安装，具体等通知，当时我就问王建飞，那我们的架子也搭好了，字也拉过来了，现在停工，误工费和脚手架怎么办，他说人工、损失照算，发光字先拉回我门面，由于穿孔发光太大就留在中鸿公司，搭好的脚手架子就留在施工现场待用，12月30日王建飞打电话来叫我先把脚手架拆回去，并要我通知陈寿飞收回代租给中鸿装饰二楼室内装修工的脚手架，12月22日至12月30日，由于中途被告公司叫暂停施工导致原告装、拆脚手架人工费600（150元×4人×1天）元，脚手架租用费450元（8套架子6个轮租金50元/天9天），直接损失1050元。2020年元月3日，被告公司总经理王现永主动联系我要求继续安装招牌字，由于更换负责人我特意拿收据单到被告公司办公室找到王现永协商，要求安装完字就立即付尾款14000元，由王现永在收据单上签名保证。并于元月4日继续安装，元月7日下午安装完工并由王现永亲自现场验收完毕，整个28000元的招牌广告正式完工。元月15日正式要求被告支付尾款，被告就开始以各种理由拖迟付款，2020年4月13日竟说钱全部付完了，我部未曾收到任何一分钱，无奈之下故成诉。综上，原告为维护自身合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定诉至贵院，望判所请。 广西中鸿建筑装饰工程有限责任公司未到庭，亦未向本院提交书面答辩意见。 原告围绕诉讼请求提供了如下证据：1、收款收据复印件，证明招牌制作金额及付款要求，被告预付款14000元（王建飞支付），余尾款14000元未付（王现永签字；元月7日装好后被告陈宏签字情况属实）；2、图片1，证明2019年12月22日原告8套脚手架和轮子已搭好在现场；3、图片2，证明招牌字已安装完毕并能正常使用；4、脚手架租赁合同复印件，证明陈寿飞为被告租脚手架供二楼室内施工使用产生费用；5、王建飞微信记录，证明整个招牌下单内容、造价及中途停工等信息；6、陈宏微信记录，证明招牌字安装及完工验收时间以及要求付款等信息；7、王现永微信记录，证明原告向被告催款信息。 经审查，原告提供的证据，来源合法、内容真实，与本案相关联，本院对其证据效力予以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年12月份，被告因在武宣县城开设门面经营瓷砖，需要制作门面招牌等。2019年12月15日，被告公司广告负责人王建飞，到原告门面预定被告公司二楼外墙广告牌一块，双方口头约定：广告尺寸为33米长，4.35高共计143.6平方，并约定了广告字内容，总造价为包工包料共28000元，预付50%定金14000元，余款14000元装字付清，并要求25号完工。原告收到定金后即开始开工制作，两起工人同时开工，经加班赶制，12月21日发光字全部做完待安装，12月22日原告安排工人拉脚手架、发光字等去现场开始搭架施工。搭好架子后被告公司负责人王建飞到施工现场要求推迟安装，具体安装时间等通知。双方商量好因停工、误工和脚手架的租用费用后，原告撤回了做工的工人。到了2020年元月3日，被告公司总经理王现永主动联系原告要求继续安装招牌字，由于被告更换负责人，原告负责人特意拿收据单到被告公司办公室找到王现永协商，要求安装完字就立即付尾款14000元，由王现永在收据单上签名保证。2020年元月4日继续安装，元月7日下午安装完工并由王现永亲自现场验收合格。期间，被告因延迟安装暂停施工导致原告增加装、拆脚手架人工费600元，脚手架租用费450元。工程完工后，被告并没有按约定支付余下的费用给原告。 另外在原告帮被告装广告牌的过程中，被告还叫原告帮其代租脚手架在二楼使用，代租脚手架的费用682元被告也没有向原告支付。综上，原告为维护自身合法权益，特向法院起诉，要求判决被告付清所欠原告的款项。 本院认为，被告到原告门面定制门面招牌等业务，双方已形成了承揽关系，原告已按被告的要求按时完成了招牌的制作、安装等工作，被告即应按照当初双方约定的价款28000元向原告支付费用。现原告仅向被告支付了预付款14000元，余下未付款14000元没有按约定的付款时间支付，已构成违约，应承担违约责任。现原告要求被告付清所欠的费用，有事实和法律依据，本院予以支持；同时，对原告请求因被告在安装门面招牌中要求原告暂停安装，并同意支付增加装、拆脚手架人工费600元，脚手架租用费450元的请求，本院予以支持。另被告还叫原告帮其代租脚手架在二楼使用，代租脚手架的费用682元原告已向出租方付款，现要求被告给付回给原告，有事实和法律依据，本院予以支持。 被告广西中鸿建筑装饰工程有限责任公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告广西中鸿建筑装饰工程有限责任公司于本判决生效后十日内支付尚欠原告武宣县武宣镇千景广告装饰部门面招牌制作费14000元； 二、被告广西中鸿建筑装饰工程有限责任公司于本判决生效后十日内支付尚欠原告武宣县武宣镇千景广告装饰部误工费600元，支付租脚手架费用450元，合计1050元； 三、被告广西中鸿建筑装饰工程有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告武宣县武宣镇千景广告装饰部代租脚手架费用682元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费193元，由被告广西中鸿建筑装饰工程有限责任公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区来宾市中级人民法院。 审 判 长  余东明 人民陪审员  余卫波 人民陪审员  覃世化 二〇二〇年七月二十日 法官 助理  黄 吉 书 记 员  陆 清