广东省东莞市第二人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1972民初509号原告：龚厚林，男，1987年9月24日出生，汉族，住湖南省炎陵县***********，公民身份号码为430************51X。委托诉讼代理人：黄萨出拉，广东杰科律师事务所律师。委托诉讼代理人：钟林君，广东杰科律师事务所律师。被告：鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司东莞分公司，住所地广东省东莞市***********方商业大厦B909，统一社会信用代码：91441900MA51ABXU7H。负责人：龚琴梅。被告：鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司，住所地广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区************，统一社会信用代码：91440300MA5EQXDU9H。法定代表人：张某1。原告龚厚林诉被告鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司东莞分公司（以下简称“鑫洪公司东莞分公司”）、鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司（以下简称“鑫洪公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案后，依法适用简易程序，后依法转换适用普通程序，于2020年6月11日公开开庭进行审理。原告龚厚林及其委托诉讼代理人钟林君到庭参加诉讼，被告鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司东莞分公司、鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告龚厚林向本院提出诉讼请求：1.判令被告鑫洪公司东莞分公司向原告返还工程款8525元（其中工程未施工的项目7525元，橱柜定金1000元）；2.判令被告鑫洪公司东莞分公司支付原告因未完工工程另行支出的费用之差额4586元；3.判令被告鑫洪公司东莞分公司支付原告因被告鑫洪公司东莞分公司已实施工程质量问题进行的修整费2500元；4.判令被告鑫洪公司东莞分公司向原告支付工期违约金36000元（按照合同12.5条约定，延期一天支付500元的标准，自2019年6月15日起计至付清之日止，暂计至2019年8月25日，共72天，违约金为36000元）；5.判令被告鑫洪公司对上述请求承担连带责任；6.判令本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2018年12月26日，原告与鑫洪公司东莞分公司签订《施工合同》，合同约定鑫洪公司东莞分公司承包原告家庭居室及室内外工装装饰装修工程，工程地点为恒福楼A-302（B户型），工程的内容及做法以装修工程施工项目预算表为准，承包方式为包工、包料。合同第1.4条约定，工程期限为90工作日，工程总造价为66000元。《施工合同》第十一条约定，签订合同时支付工程总造价50%，水电完工支付工程的总造价的27%，泥水木工完支付工程总造价20%，竣工验收当天支付工程总造价3%。合同签订时，原告按照合同的约定以现金形式支付预付款26000元，并于2019年2月22日支付25000元、2019年4月15日支付13000元进度款，共向鑫洪公司东莞分公司支付64000元工程款。但是鑫洪公司东莞分公司未按照合同及工程预算表的约定完工，截至今日仍有未施工的工程项目，工程款共计7525元（未施工工程包含：大门门槛石150元，人工费60元，洗手间门750元，厨房门750元，主卧门1300元，次卧门1300元，卫浴三件套2000元，安装坐蹲人工费180元，灯带285元）。另外，双方约定橱柜的定金1000元由鑫洪公司东莞分公司承担。故，上述费用鑫洪公司东莞分公司应当返还给原告。《施工合同》第1.4条约定，工程期限为90工作日，并约定2019年1月20日至2019年2月20日年假不计入工期内。根据双方的约定，案涉工程于2019年1月4日正式开工，根据合同的约定竣工日期应为2019年6月14日。但是至工期届满之日，鑫洪公司东莞分公司仍有大量的工程未进行施工，并且工期一拖再拖，严重影响装修进程及原告生活居住。原告不得已的情况下，对鑫洪公司东莞分公司未施工的部分，另行采购材料并委托第三方进行施工，共支出施工费、材料费13111元。故，鑫洪公司东莞分公司应当向原告支付上述施工费及材料费差额。此外，鑫洪公司东莞分公司已经施工的工程存在严重的质量问题，其质量标准不符合合同第九条的约定，原告为修缮已施工的问题工程所支出的修整费应由鑫洪公司东莞分公司承担。根据合同的约定竣工日期应为2019年6月14日，但是案涉工程至今未进行竣工验收，属于停工的状态。根据《施工合同》第12.5条的规定“由于承包人的原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价500元”。根据《合同法》第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。故，鑫洪公司东莞分公司应当向原告支付工程逾期违约金。鑫洪公司东莞分公司是鑫洪公司的分公司，根据《合同法》第十四条规定“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任”，故鑫洪公司应当对鑫洪公司东莞分公司的债务承担连带责任。为此，原告根据《合同法》第一百五十九条及《民事诉讼法》第一百一十九条的规定，特诉至法院。被告鑫洪公司东莞分公司、鑫洪公司未作答辩，亦未提交任何证据及提出任何质证意见。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，因被告缺席诉讼，应视为其放弃举证、质证及抗辩的权利，本院对原告提交的证据予以确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定的事实如下：一、双方之间的施工合同2018年12月26日，原告与鑫洪公司东莞分公司签订《施工合同》，合同约定鑫洪公司东莞分公司承包原告家庭居室及室内外工装装饰装修工程，工程地点为恒福楼A-302（B户型），工程的内容及做法以装修工程施工项目预算表为准，承包方式为包工、包料，工程期限为90工作日，其中2019年1月20日至2019年2月20日年假不计入工程期内，工程总造价为66000元。关于工期延误情况，合同第8.1条约定“对以下原因造成竣工日期延迟，经发包人确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变更；（2）不可控因素；（3）发包人同意工期顺延的其他情况。”，第8.3条约定“发包人未按期支付工程款（验收单签字后三天内），工期相应顺延”，第8.4条约定“因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包人承担，工期协商顺延，同一质量问题第二次整改工期不顺延”。关于工程款支付方式，双方约定签订合同时，支付工程总造价50%，合计33000元（预付26000元，年后开工按进度付款）；水电完工时，支付工程总造价27%，合计17820元；泥水木工完工时，支付工程总造价20%，合计13200元；竣工验收当天，支付工程总造价3%，合计1980元。关于违约责任，合同第12.1条约定“合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失”，第12.3条约定“因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失”，第12.5条约定“由于承包人原因致使工期延误（工程施工中如有更改方案或增加项目等不可控因素工期应顺延），每延误一天向对方支付违约金发包价500元。二、已支付款项情况2018年12月26日，原告按照合同的约定向鑫洪公司东莞分公司支付预付款26000元，鑫洪公司东莞分公司向原告出具了编号为075610的收款收据。2019年2月21日鑫洪公司东莞分公司施工人员提出水电已完工，次日即2019年2月22日原告通过微信转账的方式向鑫洪公司东莞分公司龚琴梅支付25000元。2019年4月7日鑫洪公司东莞分公司施工人员提醒原告验收并支付第三期施工款项，2019年4月15日，原告通过微信转账的方式向鑫洪公司东莞分公司龚琴梅支付13000元。综上，原告共向鑫洪公司东莞分公司支付施工款项64000元，剩余2000元未支付。三、工程情况案涉工程未竣工。《施工合同》未约定案涉工程具体的开工时间，根据原告提供的双方微信聊天记录，可以确认案涉工程于2019年1月4日正式开工。根据《工程预算表》、原告向鑫洪公司东莞分公司送达的结算联络函、鑫洪公司东莞分公司向原告送达的结算回复函，可以确认未施工的项目包括大门门槛石（210元）、洗手间门（750元）、厨房门（750元）、主卧门（1300元）、次卧门（1300元）、卫浴三件套（扣除已安装花洒的价格，合计2000元）、洗菜盆水龙头（180元）、灯带（285元）。以上未施工项目共计6775元。因案涉工程一直未竣工，原告于2019年7月10日向鑫洪公司东莞分公司发函，要求鑫洪公司东莞分公司退款，该函中载明原告于2019年6月18日接手后续未完工的部分项目，自签订合同日2018年12月26日开始，鑫洪公司东莞分公司于2019年6月25日安装门槛石日期截止，其中1月20日至2月20日不算在内，共计106个工作日。鑫洪公司东莞分公司的回复函则载明，开工日期1月4日开始计算到1月9日停工，其中口头协议年前只做完水电部分年后再开工，故一直到6月25日协商停工共72个工作日。原告主张因鑫洪公司东莞分公司未能完成前述部分项目，故其自行联系大朗加乐斯、恋家卫浴家居、时兴建材等第三方继续完成上述项目，原告支付大朗加乐斯（项目包括房间门强化门、卫生间、厨房二轨二扇、阳台二轨四扇、大门白钢不锈门）11280元，支付恋家卫浴家居（项目为60CM月光白吊柜）611.68元，支付时兴建材（项目包括蒙娜丽莎马桶、厨房龙头）1280元，以上三项共计13171.68元。另双方本约定橱柜由鑫洪公司东莞分公司制作，因鑫洪公司东莞分公司一直未完工，原告自行向第三方订制橱柜并支付订金2000元，后因鑫洪公司东莞分公司按照约定制作完成橱柜项目，第三方向原告退还订金1000元，鑫洪公司东莞分公司向原告承诺赔偿1000元。原告与鑫洪公司东莞分公司均确认案涉工程质量存在问题，鑫洪公司东莞分公司向原告承诺赔偿2000元作为后期修补整修费用。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。原告与鑫洪公司东莞分公司为《施工合同》的签订人，鑫洪公司东莞分公司是鑫洪公司依法成立并领取营业执照的分支机构，原、被告双方作为本案的诉讼主体并无不妥。根据《中华人民共和国公司法》第十四条规定，鑫洪公司东莞分公司不具有法人资格，鑫洪公司应对鑫洪公司东莞分公司的民事行为承担民事责任。关于原告因案涉工程未完工造成的实际损失。原告与鑫洪公司东莞分公司双方确认的实际损失包括：1、未施工项目6775元（大门门槛石210元、洗手间门750元、厨房门750元、主卧门1300元、次卧门1300元、卫浴三件套2000元、洗菜盆水龙头180元、灯带285元）；鑫洪公司东莞分公司的回复函载明该未施工金额应按90%折扣，计算为6098元，本院认为没有依据。但原告确认本案工程款尚有2000元未付，故该2000元应从未付款中6775元中抵扣，故未施工的项目款金额本院认定为4775元（6775元-2000元）。2、因原告自行联系第三方制作橱柜的定金1000元，该部分鑫洪公司东莞分公司联系函已确认；3、因鑫洪公司东莞分公司工程质量问题导致的修整费2000元。原告提出的安装坐蹲人工费180元、开关插座扣款600元（与合同品牌严重不符）因没有证据证明，本院不予支持。原告提出其自行联系大朗加乐斯、恋家卫浴家居、时兴建材等第三方完成鑫洪公司东莞分公司未完工的工程项目，支付的款项与《工程预算表》的相关项目差额为4586元，本院认为原告与上述第三方完成工程项目未与鑫洪公司东莞分公司协商确认，工程项目的材料也与《工程预算表》的材料并不一致，且本院已对鑫洪公司东莞分公司未施工项目的金额进行计算，所以该诉求本院不予支持。以上原告实际损失共计7775元（4775元+1000元+2000元）。关于工期的计算。《施工合同》未约定案涉工程具体的开工时间，根据原告提供的双方微信聊天记录，可以确认案涉工程于2019年1月4日正式开工。双方合同约定2019年1月20日至2019年2月20日不计入工期，虽然原告与鑫洪公司东莞分公司通过微信另行约定春节假期前只完成水电项目，但因无法确认水电项目在春节假期前具体的完成时间，且鑫洪公司东莞分公司于2019年2月21日联系原告对水电项目进行验收，所以本院推定水电项目完成时间为2019年2月21日，2019年1月的工期应计至1月19日。《施工合同》第12.5条约定“由于承包人原因致使工期延误（工程施工中如有更改方案或增加项目等不可控因素工期应顺延），每延误一天向对方支付违约金发包价500元。”，因双方未明确“一天”具体指自然日还是工作日，本院根据《施工合同》推定为工作日。综上，工期应该计算为：2019年1月的工期为10个工作日（截止至1月19日，扣除周末），2019年2月的工期为6个工作日（2月21日开始计算，扣除周末），2019年3月的工期为21个工作日（扣除周末），2019年4月的工期为22个工作日（扣除清明节假日及周末），2019年5月的工期为21个工作日（扣除劳动节假期及周末），2019年6月的工期为16个工作日（截止至6月25日，扣除端午节假期及周末），以上共计96个工作日。与《施工合同》约定的工期相差6个工作日，鑫洪公司东莞分公司应向原告赔偿违约金3000元。综上所述，鑫洪公司东莞分公司应向原告赔偿10775元（实际损7775元+工期违约3000元）。依照《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，判决如下：一、限被告鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司东莞分公司、鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告龚厚林赔偿10775元；二、驳回原告龚厚林的其他诉讼请求。本案受理费1090.28元（原告已预交），由原告龚厚林负担270元，被告鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司东莞分公司、鑫洪装修设计工程（深圳）有限公司负担820.28元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审 判 长  李阳河人民陪审员  卢焕香人民陪审员  麦灿敏二〇二〇年七月二日书 记 员  何思榆叶润鸿强制执行风险提示生效法律文书必须主动及时履行。义务人不履行生效法律文书确定的义务，进入强制执行程序后，可能会面临以下法律风险：一、信用惩戒1.案件一旦进入执行程序，被执行人的信息将在中国执行信息公开网公开，融资信贷将会受到限制。2.被列入失信被执行人名单，影响个人征信。在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。3.不履行法律文书确定义务的信息被法院通过报纸、广播、电视、互联网等媒体公布。二、损失扩大1.加倍支付迟延履行期间债务利息或迟延履行金。2.承担执行过程中发生的执行费、评估费、拍卖辅助费等费用。三、强制措施1.限制高消费。限制乘坐飞机高铁等交通工具、购买不动产、车辆、旅游、子女就读高收费私立学校等。2.财产将被采取查封、冻结、扣押、划拨、拍卖等措施。3.拒不履行或妨害执行的，可能会被罚款、拘留、限制出境。构成犯罪的，还将承担刑事责任。