河南省南阳市卧龙区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1303民初2107号原告（反诉被告）：蓝丽，女，汉族，1979年8月10日出生，住南阳市卧龙区。被告（反诉原告）：河南恒顺达置业有限公司。统一社会信用代码91411300772185535C。法定代表人高扬。住所地南阳市卧龙区。委托诉讼代理人岳建洲、李**宾，河南汉冶律师事务所律师，代理权限为特别授权。原告（反诉被告）蓝丽诉被告（反诉原告）河南恒顺达置业有限公司（以下简称：恒顺达公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。庭审后，恒顺达公司撤回其反诉请求，本案不再处理。蓝丽、恒顺达公司委托诉讼代理人岳建洲、李**宾均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告蓝丽向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告延迟交房的违约金31735元；2、要求被告赔偿房屋内无电线、厨房、卫生间无防水的费用6800元；3、要求被告办理房产证及被告向原告支付逾期办理房屋权属证书违约金（违约金按已付购房款总额参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至房屋权属证书办理完毕之日止）；4、退还燃气初装费2800元、热力初装费9574元、和装修押金2000元；5、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年7月21日，原告与被告签订了一商品房买卖合同，原告购买南阳市工业路与红庙路口恒顺达.金汇城3号楼2单元2707室住宅，单价5376.30元每平方米，90.32平方，总价485587元，约定2017年4月30日交房，交房日起一拖再拖。当时在《商品房买卖合同》第六条约定，185587现金付款（早已支付），300000元公积金贷款，但公积金迟迟办不下来，知道2019年4月1日300000元全部付完，被告让原告再交24939元（包含契税、装修押金、热力初装费、燃气初装费、卫生费、物业费、办证费等），然后交钥匙，此时金汇城小区无西消防、无大门、无燃气、私装电表收取电费，更没有国家相关部门验收，原告考虑到被告在法院的案子较多，害怕再出意外，无奈之下就把24939元交于被告，领取了购房钥匙。1、虽然钥匙交了，但没达到合同约定收房条件(竣工验合格，出卖人提供《住房质量保证书》和《住房使用说明书》)，违约金应计算至达到合同约定收房条件止。至今此房无消防验收，电用的是施工期间接的临时电，经常跳闸，走道里没刷涂料，外墙还未粉刷完，不符合合同第八条的第一种条件(该商品房经验收合格)之规定:所以请求第一项金额是每日按房款万分之一，时间:自2017年4月30日开始直至该商品房验收合格日。2、房屋买卖合同第十四条明确约定:商品房交付时，水电达到使用条件，但交钥匙时，室内没有一根电线;房屋买卖合同附件三中的6、7条明确规定厨房、卫生间地面聚氨酯防水，但交钥匙时厨房卫生间无任何防水。3、未按我们看到的三号楼十六层样板房的标准安装阳台和飘窗的护栏。4、商品房买卖合同第十五条约定:出卖人应当在商品房交付使用后90日内，持办理权属登记需要提供的材料到产权登记机关备案，并在期间取得房地产权属证书，但2019年4月1日交钥匙至今经买受人多次催要，至今无果;而且至今商品房的尾款发票都没给原告。所以被告应支付自2019年4月1日起至房产证书实际出来期间的违约金，违约金按照已付购房款总额参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至房屋权属证书办理完毕之日止。因被告违约，造成原告各种生活不便及经济损失，故提起诉讼，请求依法判决。恒顺达公司辩称：合同约定交房期限是2017年4月30日，但是双方存在补充协议，协议第五条约定的九种情形可以顺延交房。本案存在特殊原因的情形有:1.建筑物的体量法定工期850天，其中地下室工程110天，主体建筑650天，装机施工90天。2、主管单位批的施工时间是2016年3月15日，法定工期应从该日计算。3、施工日记，因风雨雪、大气污染治理双创检查、中高招考试，工人秋收、工人过年放假等原因应当扣除的工期为299天。应该的交房日期为2019年6月。原告主张自2017年4月30日至起诉之日止的赔付毫无依据。合同约定的交房时间是2017年4月30日，原告已经实际居住，不存在至该房验收之日止。并按原告陈述，房屋已经装修改造，延期交房违约金应计算至房屋交付之日。原告主张房屋内无电线、厨房、卫生间无防水的费用，被告不予认可，原告请求的费用没有依据，被告同意对该部分费用酌定处理。关于原告请求的退还燃气初装费、热力初装费，该费用分别由燃气公司和热力公司收取，被告不从中赚取一分钱。本市市民对该费用的交纳符合本市的实际情况。如果原告认为初装费的收取不符合相关规定，被告可以协助热力公司拆除相关设备。原告要求退还装修押金被告无异议。原告主张的逾期办证违约金没有合同依据，双方签订的买卖合同第15条，补充协议第七条，对产权登记做出了约定，发生争议应按合同第15.3条约定双方协商，原告主张的利率也没有依据。经审理查明，原、被告于2016年7月21日签订《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的位于南阳市卧龙区工业路以西、红庙路以南3幢2单元2707号房屋，总价款485587元。该合同第八条约定，被告应当在2017年4月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格的商品房交付原告使用；如遇到下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力且出卖人在发生之日起60日内告知买受人的；2、见补充协议。第九条约定，如被告逾期交房，逾期超过60日的，如买受人要求继续履行合同，合同继续履行，出卖人自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。同日，原、被告双方签订商品房买卖合同的《补充协议》。该协议第五条约定“交付期限：合同第八条约定的特殊原因指以下情形:1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起60日内以书面或协议约定形式告知买受人的；2、有关法律、法规、政策等调整导致交付延迟；3、商品房建设工程设计变更或者政府相应规划变更导致延期的；4、遇到连阴雨、大雪、冰雹等严重恶劣天气影响工期的；5、突发性公共事件导致施工受阻或停工的；6、买受人逾期付款的,按买受人逾期时间相应顺延交房日期；7、买受人不按时缴纳契税、专项维修资金等各项税费的；8、涉及商品房建设工程的政府批准文件延期的；9、其他出卖人不能预防和控制的因素,如：施工方不配合及时办理工程竣工备案等”。另查明，本院在2019年审理的原告潘俊与被告河南恒顺达置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案的涉案房屋与本案涉案房屋在同一幢楼。该案做出的（2019）豫1303民初8550号民事判决被告上诉后由河南省南阳市中级人民法院作出（2020）豫13民终1540号民事判决维持原判，已生效。该生效判决认定：涉案房屋于2016年7月11日取得商品房预售许可证，于2019年6月13日已竣工且部分业主已装修入住；被告在施工过程中属于双方在补充协议中约定的因特殊原因导致停工共计194天。本案中，恒顺达房地产公司提出因特殊原因累计停工299天。另查明，蓝丽所交房屋首付款185587元被告于2016年7月21日向其出具收据，蓝丽申请公积金贷款未批，后分别于2018年10月12日、2019年4月1日和2019年4月23日缴纳100000元、100000元和98000元（被告同意优惠2000元），共计实际缴纳了购房款共计483587元。2019年4月1日，恒顺达公司将涉案房屋交付给蓝丽。涉案房屋的燃气已经安装到户，热力初装费现仍在恒顺达公司。上述事实由原被告陈述、商品房买卖合同、商品房买卖补充协议、合同信息备案摘要、发票、收据、清单、本院（2019）豫1303民初8550号民事判决书、（2020）豫13民终1540号民事判决书等证据予以证实。本院认为，原被告双方签订的《商品房买卖合同》及补充协议系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性效力性规定，合法有效，双方均应按照合同及补充协议的约定及时、全面履行各自义务。原告已付清购房款，被告应履行按约定时间于2017年4月30日前交付房屋的义务。关于因发生补充协议约定的特殊原因导致工程延期天数可按生效判决已查明认定天数的194天，被告辩称特殊原因导致工程延期299天，超出（2019）豫1303民初8550号民事判决认定的停工天数，且提交证据不足以推翻该事实，本院不予采信。因发生补充协议约定的特殊原因导致工程延期194天，故应相应延长交付时间，合同约定交房时间2017年4月30日，延期194天，故被告应于2017年11月10日前向原告交付房屋，被告实际交付时间系2019年4月1日。故被告逾期交房应承担支付逾期交房违约金的违约责任。但在被告应交房日2017年11月10日之前蓝丽仅缴纳房款185587元，关于违约金数额，按照双方合同约定，被告逾期交房，原告有权要求被告支付已交付房款日万分之一的违约金，自应交房之日2017年11月10日至实际交付房屋之日2019年4月1日，被告逾期交付房屋共计506天，应向原告支付逾期交房违约金9390.7元（应交房日之前已付房款185587元的万分之一乘以506天）。关于原告主张无电线、厨房、卫生间无防水等费用6800元，原告在接收房屋时并未提出任何异议，且房屋也已装饰装修，现提交的证据不足以证明该项费用。被告同意对该部分费用酌定处理，双方协商未果，故对该项请求，本院不作处理，由双方另行协商解决。关于退还燃气初装费的问题，本院认为，该费用系燃气公司收取，恒顺达公司仅系代收，现燃气已经安装，姚喜华再要求退还燃气初装费没有依据，本院不予支持。关于退还热力初装费9574元的问题。本院认为，被告陈述热力初装费属小区配套附属设施必要费用，因暖气需小区住户安装数达一定户数才可以开通，被告称目前安装户数不足，但没有提交相关证据，原告也未提交相关证据。该费用由恒顺达公司组织收取，如支持退还势必影响整个小区宜居设施和环境，但恒顺达公司作为组织者，应积极联系相关部门组织安装，而不能长期拖延。且双方在补充协议第十条中约定：“买受人同意接受供电、给排水、通信、市政燃气、供暖、有线电视、环卫等职能部门为小区配套服务设施布点规划”，因此对姚喜华此项请求本院暂不予支持。被告应在合理期限内组织安装，本院限定由被告在一年内组织安装，如安装户数不足确实不能安装或取消安装后，原告可另行主张该项权利。关于原告要求被告办理房产证及支付相应违约金的请求。蓝丽已经陆续足额支付了购房款项，恒顺达公司在收到房款后还应当履行协助原告办理物权变更登记的义务。因房屋权属登记证书的办理主体为该不动产所在地产权登记机关,因此，恒顺达公司仅负有相关协助义务。蓝丽要求恒顺达公司协助办证的诉讼请求，理由正当，证据确实充分，本院依法予以支持。根据双方合同约定,出卖人应当在商品房交付使用后90个日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按第3项处理，第3项为双方协商。现双方协商不成，因原、被告双方没有书面约定，由于被告的原因、原告未能取得房屋权属证书，被告应当承担违约责任。违约金及违约金的计算方式，依照最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定，被告应自房屋交付之日2019年4月1日再经过90日即2019年6月30日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算赔偿原告逾期办理房屋所有权证的违约金。蓝丽主张被告返还装修押金2000元，被告无异议同意返还，故蓝丽该项诉讼请求，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百〇七条、第一百一十三条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、本判决生效后三十日内，由被告河南恒顺达置业有限公司协助原告蓝丽办理房屋权属证书；二、本判决生效后十日内，被告河南恒顺达置业有限公司向原告蓝丽支付逾期办理房屋所有权证的违约金（以原告已付购房款483587元为基数，自2019年6月30日起计算至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率计算利息，自2019年8月20日起至房屋权属证书办理完毕之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息）；三、本判决生效后十日内，河南恒顺达置业有限公司向蓝丽支付逾期交房违约金9390.7元；四、本判决生效后十日内，河南恒顺达置业有限公司退还蓝丽装修押金2000元；五、驳回蓝丽的其它诉讼请求。如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。诉讼费802元（已减半收取），反诉费2900元，由蓝丽负担500元，河南恒顺达置业有限公司负担3202元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省南阳市中级人民法院。审判员  刘雅丽二〇二〇年七月二十九日书记员  张 振