河南省栾川县人法院民 事 判 决 书（2020）豫0324民初691号原告（反诉被告）：栾川县中星矿产品购销有限公司，住所地洛阳市栾川县城关镇鸾州大道南碾盘沟口，统一社会信用代码91410324780533341W。法定代表人：梁冰怡，该公司总经理。委托诉讼代理人；姜红伟，河南廉贞律师事务所律师，特别授权。被告（反诉原告）：佛山市顺德区福利来酒店傢具有限公司，住所地佛山市顺德区北滘镇莘村工业区，统一社会信用代码91440606673142046G。法定代表人：黄天奎，该公司总经理。委托诉讼代理人：向新庚，广东信步律师事务所律师。特别授权。原告（反诉被告）中星矿产品购销有限公司（以下简称“中星公司”）与被告（反诉原告）佛山市顺德区福利来酒店傢具有限公司(以下简称“福利来公司”)承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）中星公司的委托诉讼代理人姜红伟、被告（反诉原告）福利来公司的委托诉讼代理人向新庚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）中星公司向法庭提出的诉讼请求为：1、判令被告（反诉原告）向原告（反诉被告）支付违约金441817.9元；2、判令被告（反诉原告）向原告（反诉被告）支付因违约造成经济损失320494.68元；3、判令被告（反诉原告）更换栾川县智选假日酒店客房243把椅子金属椅腿为实木腿；4、判令被告（反诉原告）对栾川县智选假日酒店电梯厅面板、公寓房木饰面、客房窗户边硬包及电视背景墙、客房进户门框（三间）、客房桌面（六间）、243把客房椅子面料、215张客房贵妃沙发面料、40张会议桌桌面进行维修；5、请求法院依法判决被告（反诉原告）因未按要求制作实木门给原告（反诉被告）造成的经济损失222000元。6、本案诉讼费用由被告（反诉原告）承担。事实与理由：原告（反诉被告）、被告（反诉原告）双方分别于2017年4月2日和2018年2月3日签订了《栾川县智选假日酒店共区家具制作合同》和《栾川县智选假日酒店家具制作合同》，两份合同约定总造价7887036元，同时约工期至2018年5月30日前所有家具全部安装完毕，交付原告（反诉被告）验收，如违约应按每延误一天向原告（反诉被告）支付10000元违约金，依次累计，累计违约总额不得超过合同总额的5%。在购置家具过程中，又增加了949322元购买家具的价款，最终购买家具价款为8836358元。因被告（反诉原告）未按期完成家具全部安装应当承担5%违约金共计441817.9元。因被告（反诉原告）未按时将所有家具全部安装完成，造成违约致使原告（反诉被告）营业损失640989.36元，造成直接经济损失320494.65元。工程完成后，原告（反诉被告）发现被告（反诉原告）交付的客房243把椅子按照合同约定椅腿是实木，而被告（反诉原告）交付的是金属腿，并且栾川县智选假日酒店电梯厅面板、公寓房木饰面、客房窗户边硬包及电视背景墙、215张客房贵妃沙发面料等均发生质量问题，被告（反诉原告）应当进行维修，原告（反诉被告）多次向被告（反诉原告）要求进行更换相应的家具和进行装修，被告（反诉原告）均未回应，相反还要支付剩余5%的质保金，双方未达成协议。为维护合法权益，诉至法院。被告（反诉原告）福利来公司辩称：1、根据原被告（反诉原告）签订的两份家具制作合同第四条第二款（详见合同）及第五条第二款、第八条第一款、第四款，以及原告（反诉被告）提交的付款收据显示6月份及最迟7月8日原告（反诉被告）才支付相应的货款，而且原告（反诉被告）诉状也明确表示增加了949322元的家具，因此即使原告（反诉被告）没有在2018年5月30日之前全部安装交付全部的家具也不能认定被告（反诉原告）违约。2、原告（反诉被告）主张的造成直接经济损失320494.68元没有相应的事实依据。原告（反诉被告）所称的241把椅子约定椅腿为实木，而被告（反诉原告）给付是金属腿，但根据双方确定的设计图显示241把椅子腿材料为黑色不锈钢脚架，并不是实木腿（详见被告（反诉原告）提交的证据第93页）。3、原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）对酒店电梯厅面板、公寓房木饰面、客房窗户边硬包及电视背景墙、客房进户门框（三间）、客房桌面（六间）、243把客房椅子面料、215张客房贵妃沙发面料、40张会议桌桌面进行维修的请求被告（反诉原告）认为该批家具交付使用已经超过一年以上，已经过了质保期，被告（反诉原告）没有义务免费进行维修。4、对其增加的实木门赔偿的经济损失诉求被告（反诉原告）认为也没有相应的事实依据，不应当进行赔偿。综上所述希望法庭驳回原告（反诉被告）的全部诉讼请求。被告（反诉原告）福利来公司反诉的诉讼请求为：1、判令原告（反诉被告）支付我方剩余5%的质保金441817.9元；2、诉讼费用由原告（反诉被告）承担。事实与理由：反诉原告与反诉被告分别于2017年4月2日、2018年2月3日签订《栾川智选假日酒店共区家具制作合同》和《栾川智选假日酒店家具制作合同》，约定由反诉原告向反诉被告制作供应酒店家具。反诉原告于2018年7月10日前已经将全部家具产品产装完成，并交给反诉被告经营使用，酒店成功开业。开业后，反诉被告对个别家具油漆、衣柜门等进行了维修和重做，反诉被告也对反诉原告的维修服务满意。截止2019年7月10日，按合同约定，反诉原告已在质保期内按要求提供了相应的售后服务，现质保期已过，反诉被告应当将合同项目剩余的质保金441817.9元支付给反诉原告，但多次催要无果。为维护合法权益，诉至法院。针对被告（反诉原告）的反诉，原告（反诉被告）辩称：1、关于质保期的问题该产品的质量是发生在质保期之日，原告（反诉被告）多次向被告方要求维修，但被告（反诉原告）方均没有派人进行维修，反诉人混淆了质保期和诉讼期限的规定，诉讼期与质保期不是同一发来概念。2、被告（反诉原告）所提供的产品发生了损坏，需要进行维修，而质保金的目的就是对被告（反诉原告）维修义务的一种担保和约束，因此原告（反诉被告）方没有义务向被告（反诉原告）支付剩余的质保金。除非被告（反诉原告）对原告（反诉被告）订购的家具产品予以维修更换，原告（反诉被告）方才对质保金予以退还。双方当事人围绕诉讼请求和反诉请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有异议的证据和事实，本院评析认定如下：1、原被告（反诉原告）双方签订的两份家具制作合同和对账单，双方均予以认可，本院予以采信。2、原告（反诉被告）提供的工程验收申请书，具有被告（反诉原告）的签章，本院予以采信。3、原告（反诉被告）提供的酒店客房和餐饮收入会计凭证，均是其单方制作凭证，被告（反诉原告）不予认可，本院不予采信。4、被告（反诉原告）提供的增加工程量与金额，具有原告（反诉被告）方工作人员的签字和公章，本院予以采信。5、被告（反诉原告）提供的施工图纸具有原告（反诉被告）方工作人员的签名，本院予以采信。依据有效证据，本院认定以下案件事实：2017年4月2日，原被告（反诉原告）双方签订《栾川智选假日酒店共区家具制作合同》一份，约定由被告（反诉原告）为原告（反诉被告）的假日酒店制作酒店家具，合同总造价1487036元，含运输安装费用。合同第四条第二项约定：货物全部安装调试完毕，双方应组织验收，验收工作应在接到被告（反诉原告）验收申请之日起十日内完成，如原告（反诉被告）在期限内未进行验收或已使用产品，则视为原告（反诉被告）认同被告（反诉原告）全部货物为验收合格。第五条约定：发货前被告（反诉原告）向原告（反诉被告）报本次货物清单，原告（反诉被告）确认后付至该批次总金额95%的货款，被告（反诉原告）发货，并立即组织安排所有家具安装事宜。如原告（反诉被告）逾期付款，则货期顺延。剩余5%货款为质保金，竣工验收一年若无质量问题，原告（反诉被告）支付剩余5%的货款。第七条：工期在2018年4月10日前原告（反诉被告）对施工图纸等全部材料签字确认之日起开始计算，至2018年5月30日前所有家具全部安装完毕。第八条：工程量变更或设计变更，工期相应顺延。第十条违约责任：如被告（反诉原告）不能按时完工交货验收，每延误一天向原告（反诉被告）支付10000元违约金，依次累计，累计违约金的总额不得超过合同总额的5%。如原告（反诉被告）不能按时付款，每延误一天向被告（反诉原告）支付所欠款项0.1%的违约金，累计金额不得超过合同总额的5%。2018年2月3日，双方又签订《栾川智选假日酒店家具制作合同》一份，合同总造价6400000元，工期至2018年5月10日前所有家具全部安装完毕，每延误一天，被告（反诉原告）支付20000元违约金，其他内容同第一份合同一致。合同同时约定，双方确认的报价清单、产品图片、施工图纸等合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力。施工图纸中客房椅子腿为黑色不锈钢脚架，入户门为实木条空芯夹板。合同签订后，被告（反诉原告）即开始施工，期间，双方同意增加949322元的工程量，被告（反诉原告）同意并保证所有增项部分在2018年5月30日前货到现场。两份合同及增加工程量共计价款8836358元。2018年2月至同年6月1日，原告（反诉被告）分多次共向被告（反诉原告）付款8060230元。同年7月2日，原告（反诉被告）向被告（反诉原告）付款200000元，同年7月7日又付款50000元，共计付款8310230元。期间被告（反诉原告）陆续将制作的部分家具运至原告（反诉被告）处并进行安装。2018年7月11日，原告（反诉被告）酒店开业，开始使用制作的家具。2018年8月1日被告（反诉原告）向原告（反诉被告）出具工程验收申请单，要求原告（反诉被告）组织验收制作的家具。后因部分家具出现质量问题，被告（反诉原告）于2018年10月21日至2019年6月13日分四次进行了维修服务。原告（反诉被告）以部分家具质量不合格及被告（反诉原告）违约等为由向本院提起诉讼。本院认为：原告（反诉被告）、被告（反诉原告）双方签订的两份家具制作合同具有双方的签章和有关人员的签字，应是双方真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应按合同的约定全面履行自己的义务。合同约定被告（反诉原告）应于2018年5月30日前将所有家具安装完毕。虽然也约定了增加工程量，工期顺延，但在双方实际增加工程量表格中，被告（反诉原告）签字确认同意并保证所有增加部分在2018年5月30日前货到现场。而被告（反诉原告）直至2018年8月1日才向原告（反诉被告）出具工程验收申请单，说明被告（反诉原告）到该日才将所有家具安装完毕。因而被告（反诉原告）的行为构成违约，按照合同约定应承担合同总价款5%即441817.9元的违约金。对原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付违约金441817.9元的诉讼请求，本院予以支持。被告（反诉原告）提供的设计图纸中客房椅子腿为黑色不锈钢脚架，入户门为实木条空芯夹板，设计图纸中具有原告（反诉被告）工作人员的签名，因而对原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）更换客房243把椅子金属腿为实木腿以及要求被告（反诉原告）未按要求制作实木门赔偿损失222000元的诉讼请求，本院不予支持。对于原告（反诉被告）提出的家具的质量问题，虽然家具出现了一些质量问题，被告（反诉原告）也进行了维修，但根据合同约定原告（反诉被告）对家具进行验收后或已使用产品，视为原告（反诉被告）认同全部货物为验收合格。原告（反诉被告）对家具进行了验收并已使用，现已超过质保期。故对原告（反诉被告）的该项诉求，本院不予支持。对于原告（反诉被告）提出的被告（反诉原告）未按约交货造成原告（反诉被告）酒店晚开业一个月损失320494.68元的问题，因原告（反诉被告）提供的损失凭证均是单方制作凭证，被告（反诉原告）不予认可，且被告（反诉原告）承担的违约金也是对损失的一种补偿。故对原告（反诉被告）的该项诉求，本院不予支持。对于被告（反诉原告）认为原告（反诉被告）未按时付款也造成违约的辩解，因合同约定发货前被告（反诉原告）向原告（反诉被告）报本批次货物清单，原告（反诉被告）确认后付该批次总金额95%的货款。庭审中，被告（反诉原告）未提供发货清单时间，应视为原告（反诉被告）的付款时间即为被告（反诉原告）提供发货清单时间。故对被告（反诉原告）辩解，本院不予支持。关于被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）支付剩余质保金441817.9元的问题，因原告（反诉被告）认可下欠质保金441817.9元，且双方制作的家具已超过质保期。故原告（反诉被告）应予给付。对被告（反诉原告）的反诉诉求，本院予以支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）佛山市顺德区福利来酒店傢具有限公司应支付原告（反诉被告）栾川县中星矿产品购销有限公司违约金441817.9元；二、原告（反诉被告）栾川县中星矿产品购销有限公司应支付被告（反诉原告）佛山市顺德区福利来酒店傢具有限公司质保金441817.9元；以上两项原告（反诉被告）、被告（反诉原告）予以抵消。三、驳回原告（反诉被告）栾川县中星矿产品购销有限公司的其他诉讼请求。本案诉讼费用6820元，反诉费用3965元，共计10785元，由原告（反诉被告）栾川县中星矿产品购销有限公司承担6820元，被告（反诉原告）佛山市顺德区福利来酒店傢具有限公司承担3965元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员  祁武锁二〇二〇年七月二十七日书记员  陈曌华后附相关法律规定及上诉须知：附录：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。上诉须知当事人如果对本判决不服，在法定上诉期限内欲上诉，按下列程序进行：一、应向本院立案庭提交如下材料：1、上诉状副本为被上诉人数另加六份。（若上诉案件中对一审部分当事人无意见，则这部分当事人一审是什么地位，上诉状就列什么地位。如一审原告（反诉被告）XXX，但应将其计算在上诉人数范围内，并为其准备上诉状副本）2、加盖送达时间的一审判决书。3、上诉人是公民的，应提交身份证复印件；上诉人是法人或其他组织的，应提交加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件。4、若由律师办理上诉，还应提交律所公函、委托书及律师执业资格证复印件；若由其他公民办理上诉，还应提交推荐函、委托书；若由近亲属办理上诉，还应提交委托书、身份关系证明材料。二、上诉人或委托代理人应到立案庭填写送达地址确认书并领取上诉缴费通知单。上诉人持上诉缴费通知单于7日内到洛阳市中级人民法院缴费，逾期视为放弃权利。附：上诉材料邮寄地址：河南省洛阳市栾川县兴华中路73号收件人：河南省栾川县人民法院立案庭（收）联系电话：0379-63158020若未按上述程序办理上诉手续，由当事人自行负担不利后果。