安徽省六安市裕安区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖1503民初3277号 原告：安徽辉皖建筑安装有限公司，住所地安徽省六安经济技术开发区纵二路以东，统一社会信用代码913415003972258722（1-1）。 法定代表人：汪辉，公司总经理。 委托诉讼代理人：姚家果，安徽皋德律师事务所律师。 委托诉讼代理人：幸胜东，安徽皋德律师事务所实习律师。 被告：蒋涛，男，1989年11月7日出生，汉族，住安徽省六安市裕安区。 被告：宝龙建设集团有限公司安徽分公司，住所地安徽省六安市裕安区白云商厦二单元2406室，统一社会信用代码91341500MA2RRANKXJ。 负责人：郑怀红，公司经理。 委托代理人：从前付，安徽英锐律师事务所律师。 被告：宝龙建设集团有限公司，住所地江西省上饶市广丰区丰溪街道小康城，统一社会信用代码91361122731942640L。 法定代表人：周元光，公司总经理。 原告安徽辉皖建筑安装有限公司（以下简称徽皖公司）与被告蒋涛、宝龙建设集团有限公司安徽分公司（以下简称宝龙安徽公司）、宝龙建设集团有限公司（以下简称宝龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月8日立案受理。依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告徽皖公司法定代表人汪辉及其委托诉讼代理人姚家果、幸胜东、被告宝龙安徽公司委托诉讼代理人从前付到庭参加诉讼。被告、蒋涛、宝龙公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告辉皖公司向本院提出诉讼请求：一、依法判令被告支付原告工程款255543元及利息(自起诉日按按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；二、依法判令被告承担本案诉讼费用。 事实与理由：被告宝龙建设集团有限公司取得位于六安市河西纵四路与河西三环交叉口六安市工程，该工程由被告宝龙建设集团有限公司安徽分公司负责施工，指派被告蒋涛作为工程的现场负责人。因工程建设需要被告宝龙建设集团有限公司安徽分公司与原告于2018年6月9日签订《六安市体育中心体育学校工程分项承包合同架子工班组承包合同》，约定将教学楼、综合训练馆、宿舍楼脚手架工程发包给原告施工，单价按图纸设计建筑面积每平方米56元计算，工期5个月，超期按每平方0.15元每天计算，竣工后三个月内付清全部工程款。合同签订后原告于2018年7月7日进场并计算工期。在合同约定工程之外，被告使用原告部分钢管、扣件、顶托，经被告宝龙安徽分公司确认该部分费用为10000元。2018年10月22日，被告宝龙安徽分公司与原告达成协议，在合同价基础上补偿原告25000元。另原告施工的合同外点工经确认为16900元。原告按合同约定完成工程并按被告要求期限拆除脚手架，经核算宿舍楼超期23天、教学楼超期29天、综合楼超期75天，原告施工工程总价为915543元，被告陆续支付66万元，剩余255543元未能支付。 被告宝龙安徽公司对原告徽皖公司主张的213643元工程款没有异议，但认为涉案工程未竣工验收，原被告双方未进行结算；原告诉请的数字虚高，应依法予以剔除。 被告蒋涛、宝龙公司未答辩。 对当事人双方没有争议的事实，本院予以确认；被告宝龙安徽公司承认原告徽皖公司的诉讼请求的部分，没有违反法律规定，本院予以支持。 对双方争议的25000元补偿费、合同外点工款16900元问题，本院查明，2018年6月9日，宝龙安徽公司作为甲方与徽皖公司作为乙方签订《六安市体育中心体育学校工程分项承包合同架子工班组承包合同》，工程地点在六安市河西纵四与河西三环交叉口，工程名称为六安市体育学校，工程承包计算方式以图纸设计建筑面积计算每平方米56元，不含税票，超期每平方米0.15元，乙方承包图纸以内木工使用按图纸要求各种型号内支撑、钢管、扣件、顶托，包括租赁、进出场费用…。乙方承包方式包工包料，外脚手架，综合楼内脚手架承包，施工现场洞口防护，安全通道、临时搭建，…。付款方式每月支付已完成工程量的45%工程款，下余工程款在竣工后三个月内结清所有工程尾款。承包工期为5个月，计150天，工期开始时间由现场双方确认签字，以签订工期确认单据为准。合同还约定其他事项。 2018年7月10日，双方确认合同工期自2018年7月7日起至2018年12月7日止。 徽皖公司组织人员进场施工。施工图纸建设面积13862.42平方米。其中宿舍楼面积4342.02平方米，教学楼地上面积4030.11平方米、地下建筑面积368.89平方米，综合楼面积4874.3平方米。 2018年12月30日，宝龙安徽公司通知徽皖公司拆除六安市体育中心PPP体育学校宿舍楼外架。钢管于2018年7月6日进场。 2019年1月19日，宝龙安徽公司通知徽皖公司拆除六安市体育中心PPP体育学校教学楼外架。钢管于2018年7月20日进场。补10天超期。 2019年3月10日，宝龙安徽公司通知徽皖公司拆除六安市体育中心PPP体育学校综合训练馆外架。钢管于2018年7月27日进场。折扣除15天。 2018年7月19日，宝龙安徽公司与徽皖公司结算2018年7月7日前期木工使用的内撑钢管、扣件租赁费用10000元。 2018年10月22日，郑飞以宝龙安徽分公司与江绪祥以徽皖公司名义达成《中铁四局PPP项目宝龙建设集团安徽分公司承建的体育学校项目综合楼内支撑使用协议》，协议显示，各种因素导致钢管拆除实际延长，经双方协商，此段时间超出的租金费用，由宝龙安徽公司一次性补偿徽皖公司25000元，徽皖公司不得以任何理由，再次提出经济补偿。以上约定事宜与合同具有同等效力。 徽皖公司施工的合同外点工40工时，宿舍楼及教学楼粉刷外架，价款为16900元，由宝龙安徽公司员工蒋涛在徽皖公司提交《六安市体育学校架子工量统计表》中确认，蒋涛注明：工时确认，其余量由郑总确认。在该统计表中显示：教学楼外架超期10天，宿舍楼外架超期22天，综合训练馆外架超期78天。 宝龙安徽公司已支付徽皖公司66万元。 本院认为：依法成立的合同具有法律约束力。原告要求被告支付租赁费、合同项下工程款，予以支持。郑飞与江绪祥签订协议时间为2018年12月22日，工程尚未完工，被告补偿原告超期费用25000元,没有合同依据，因此，原告要求被告支付该费用，不予支持，况且，原告未提交证据郑飞取得宝龙公司授权，该款项亦与原告主张超期费用重复。蒋涛为宝龙公安徽公司工程现场负责人，其确认的工时款项对宝龙安徽公司有约束力，原告要求宝龙安徽公司支付该款，予以支持，但要求蒋涛承担给付责任，不予采纳。依照《中华人民共和国民法总则》七十四条、第一百七十条、《中华人民共和国合同法》第一百七十四条、第二百二十六条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告宝龙建设集团有限公司安徽分公司应予本判决生效之日起十日内支付原告安徽辉皖建筑安装有限公司工程款213643元； 二、被告宝龙建设集团有限公司安徽分公司应予本判决生效之日起十日内支付原告安徽辉皖建筑安装有限公司工程款16900元； 三、被告宝龙建设集团有限公司安徽分公司应予本判决生效之日起十日内支付原告安徽辉皖建筑安装有限公司利息，利息自起诉日即2020年6月9日起，以230543元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至工程款实际付清之日止； 四、被告宝龙建设集团有限公司对上述工程款及其利息承担连带清偿责任； 五、驳回原告安徽辉皖建筑安装有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5130元，减半收取2565元，由被告宝龙建设集团有限公司及其安徽分公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。 审判员  余学柱 二〇二〇年七月十四日 书记员  范 政 附相关法条： 《中华人民共和国民法总则》 第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。 分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。 第一百七十条执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。 法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。 《中华人民共和国合同法》 第一百七十四条法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。 第二百二十六条承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，租赁期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付；租赁期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。 买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。 买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。 买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。