北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0105民初19792号原告：北京育菲时代科技发展中心，住所地北京市海淀区三里河东路**院****楼B2-01。法定代表人：门亚祥，经理。被告：北京逸丝萱洋中医诊所有限公司，住所地北京市朝阳区利泽西园**楼**111。法定代表人：杨彦伟。原告北京育菲时代科技发展中心（以下简称育菲中心）与被告北京逸丝萱洋中医诊所有限公司（以下简称逸丝萱洋公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告育菲中心法定代表人门亚祥，被告逸丝萱洋公司法定代表人杨彦伟均到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。原告育菲中心向本院提出诉讼请求：1、要求逸丝萱洋公司支付合同款22000元；2、要求逸丝萱洋公司支付合同外增加的管道排烟机款2660元；3、要求逸丝萱洋公司支付违约金74928元（以112000元为基数，自2019年5月20日至2019年12月18日止，按照每日千分之三标准计算）。事实和理由：2019年3月25日，育菲中心与逸丝萱洋公司签订位于北京市朝阳区利泽西园209-111号的中央空调与新风换气系统的购置合同，在安装完成后，逸丝萱洋公司提出加装一楼二楼各一个房间的2台管道风机，用于艾灸室排烟使用。后又提出二楼再增加一个房间作为艾灸室，并增加一台管道风机，共计增加3台管道排烟风机。育菲中心安装的中央空调、新风系统及3台管道风机于5月20号调试完毕，逸丝萱洋美容院正式开始营业，但并未按照合同约定的调试合格后5日内结算剩余款项及管道风机安装费用。自调试完成之日起至向法院起诉之日，育菲中心多次催要未果，逸丝萱洋公司以管道风机排烟不彻底有艾灸的味道为由不予结算，致使育菲中心经济受损。逸丝萱洋公司与其员工说“谁说行了，把我的墙熏黑了谁负责”。逸丝萱洋公司在签订合同时冒用他人姓名（杨某某），经核实，北京市朝阳区利泽西园209-111号相对应的注册公司为逸丝萱洋公司，故育菲中心诉至法院。被告逸丝萱洋公司答辩称：1、育菲中心要求逸丝萱洋公司支付余款条件不成立，其请求没有事实和法律依据。合同约定只有在工程竣工验收合格后，逸丝萱洋公司才支付尾款。截至目前，育菲中心承揽装修的项目虽然经过几次整改，但仍达不到合同目的，亦未经验收合格，其要求支付尾款没有依据。2、育菲中心请求其增加安装管道排烟风机的费用没有依据。签订合同前，逸丝萱洋公司法定代表人杨彦伟告知育菲中心法定代表人门亚祥，其顾客做艾灸的较多，且艾灸烟雾比较大，对排烟系统要求较高，门亚祥让逸丝萱洋公司安装新风系统，其特别肯定说新风系统就是换气换风的，做艾灸排烟一点问题没有，还给安装大排量的。基于对门亚祥和其专业的信任，按照育菲中心的要求签订了合同，但该系统根本达不到合同目的。为此，育菲中心在整改中自行增加了安装管道排烟风机以图达到排烟的目的，但安装后仍无法达到排烟效果。该增加的项目未在合同约定范围内，亦未约定该费用具体是多少及应由逸丝萱洋公司承担的事宜，因此该费用应由育菲中心自行承担。3、育菲中心要求支付违约金没有事实和法律依据。本案中，违约方并非逸丝萱洋公司，因此不应承担违约金责任。经审理查明：育菲中心为证明其与逸丝萱洋公司之间的买卖合同关系，提交《中央空调销售安装合同书》（以下简称《安装合同》）为证，主要内容为：甲方逸丝萱洋美容院，乙方育菲中心；工程名称为逸丝萱洋中央空调改造，工程地址为北京市朝阳区利泽西园209-111号；项目内容包含中央空调系统供货安装、新风换气系统，金额分别为98326元、20208元，最终优惠金额为112000元；设计方案为依据制冷行业标准有关规定，乙方向甲方编制（中央空调施工方案）；最终优惠价112000元，包含附件报价表内空调的所有设备、材料、安装施工、竣工保修税金等所有费用，若甲方变更设计方案，则合同价款做相应调整；工期为20天；甲方责任包含如在工程款规定期限内不能按照约定要求，完成当期的施工，或施工不符合约定要求的，甲方有权责令乙方整改，如乙方不服从管理，甲方有权解除合同，并追究乙方赔偿由此产生的相关费用；乙方责任包含乙方需按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度，安装竣工后认真填写《安装竣工报告书》并向甲方进行讲解工作，乙方在保修期内应当承担保修义务，在甲方通知后的12小时内及时安排相关人员进行维修，相关维修费用，乙方自行承担；工程验收为工程完工后，乙方通知甲方运行调试验收，本工程的保修期为设备保修期5年，施工保修期为1年，保修期从甲方验收合格之日起计算，最迟验收日期不得超过竣工日期15个工作日；付款方式为第一笔账款在合同签订后5日内，向乙方支付9万元，第二笔账款为工程验收合格后5日内，甲方向乙方支付剩余的工程款项，包括合同变更产生的变更或增项的费用（如果有），甲方应付的款项=合同总价+增项费用（如果有）-已支付款项；违约责任为由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方应当按照合同款项总额的3%支付违约金给甲方，并赔偿甲方因违约而造成的一切损失，因甲方原因不能按期支付工程款造成工程逾期的除外，由于甲方原因逾期竣工的，工期顺延，逾期造成乙方损失的甲方应当给予补偿。合同落款处甲方负责人代表杨某某签字确认，乙方育菲中心及其法定代表人门亚祥盖章签字确认。庭审中，逸丝萱洋公司表示合同签订时其公司尚未成立，杨某某即杨彦伟本人，育菲中心系给逸丝萱洋公司安装。育菲中心与逸丝萱洋公司均认可该份合同，并确认逸丝萱洋公司已付款9万元。育菲中心为证明《安装合同》外产生增项金额，提交其自行制作的《增加管道排烟风机及安装费用清单》为证，显示增项金额为2660元。逸丝萱洋公司不认可该份证据，亦表示《安装合同》外不存在增项。逸丝萱洋公司为证明育菲中心的安装不符合验收标准，提交杨彦伟与门亚祥的微信聊天记录为证。微信聊天记录显示2019年5月至9月，杨彦伟多次因安装排风系统无法排烟问题向门亚祥反馈，门亚祥表示上门维修，但维修结果未能达成一致。2019年7月28日，门亚祥发送微信“先把合同之内该付的钱付了，合同是给你做的中央空调、新风系统，3个排烟风机是白给你装的，合同尾款不付，就法律裁定，准备起诉”。2019年9月3日，杨彦伟发送微信“就是把那个大的排烟处理一下，差不多能用就行，也不是非要要求很高，我花钱就是为了能用，也不是为了差一点钱故意不给，帮我处理一下把排烟畅通一下，我不会差您一毛钱”。育菲中心认可微信聊天记录的真实性，但表示因为空调和新风系统不能排烟，育菲中心当时自愿免费增加3台排烟风机，后来对排烟风机进行了维修，但是仍不能解决不能排烟的问题。庭审中，逸丝萱洋公司向本院提出反诉，但未在规定期限内交纳反诉费用，视为其放弃反诉请求。经询，育菲中心表示无书面验收材料。关于工程的完工时间，育菲中心表示于2019年5月20日安装完毕，逸丝萱洋公司表示至今尚未安装完毕。上述事实，有《安装合同》、《增加管道排烟风机及安装费用清单》、微信聊天记录、当事人陈述及庭审笔录等在案佐证。本院认为：育菲中心与逸丝萱洋公司签订《安装合同》，系双方当事人的真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，双方均应依约履行。关于合同尾款，首先，《安装合同》明确约定项目内容及金额为中央空调及新风系统的安装，工程验收合格后5日内，甲方向乙方支付剩余的工程款项，现育菲中心未能提交验收合格的证据，且根据微信聊天内容显示逸丝萱洋公司反映新风系统不能排烟，一直对排烟问题反馈要求维修，维修后亦未能达到排烟要求。其次，住房和城乡建设部发布的行业标准《住宅新风系统技术标准》中规定：新风系统是由风机、净化等处理设备、风管机器部件组成，将新风送入室内，并将室内空气排至室外的通风系统。本案中，逸丝萱洋公司未支付合同尾款的原因系育菲中心安装的新风系统无法排烟，育菲中心虽主张新风系统无排烟功能，且无法排烟系因后安装的排烟机的原因所致，但根据新风系统的通风功能及一般消费者的消费认知判断，新风系统的通风功能可以进行室内的空气排至室外，而逸丝萱洋公司提交的证据显示室内的烟气较大，明显不具备将室内空气排出室外的功能。综上，考虑到逸丝萱洋公司已经支付9万元，基本相当于《安装合同》约定的中央空调系统供货安装的费用，本院认定育菲中心要求支付的剩余款项为新风系统的供货安装费用，其诉讼请求依据不足，本院不予支持。关于合同外增加的管道排烟机2660元，育菲中心提交的《增加管道排烟风机及安装费用清单》系其自行制作，逸丝萱洋公司亦不认可，且根据微信聊天记录显示3台排烟机系免费安装，故本院对该项诉讼请求不予支持。关于违约金，育菲中心提交的证据不足以证明其主张，故本院不予支持。综上，《中华人民共和国合同法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告北京育菲时代科技发展中心的全部诉讼请求。案件受理费1145元，由原告北京育菲时代科技发展中心负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  程立武二〇二〇年七月二十日书记员  杨月英