安徽省淮北市相山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0603民初54号 原告（反诉被告）：肖兰兰，女，1984年10月出生，汉族，户籍地湖南省攸县,经常居住地上海市宝山区。 委托诉讼代理人：仲其佳，上海昱成律师事务所律师。 被告（反诉原告）：明轩，男，1985年9月出生，汉族，住安徽省宁国市。 委托诉讼代理人：赵逸峰，安徽安港律师事务所律师。 原告肖兰兰与被告明轩装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月9日立案受理后，依法适用简易程序。审理过程中，明轩提起反诉，本院予以受理并决定与本诉合并审理。因本案不宜适用简易程序，本院于2020年3月10日依法裁定转为普通程序，于2020年4月17日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）肖兰兰的委托诉讼代理人仲其佳、被告（反诉原告）明轩的委托诉讼代理人赵逸峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 肖兰兰向本院提出诉讼请求：1、判令明轩支付合同欠款39760元；2、判令明轩支付自2018年11月12日至实际付清日，以39760元为基数按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍标准计算延期付款利息损失（暂算至2019年7月31日为261天，为39760×4.35%／365×1.5×261＝1855.13元），共计41615.13元；3、判令明轩支付肖兰兰代付的装修材料款6673元；4、判令明轩承担本案诉讼费、保全费。审理过程中，肖兰兰变更诉讼请求为：1、判令明轩向肖兰兰支付合同欠款39760元；2、判令明轩向肖兰兰支付自2018年11月19日至实际付清日，以每天600元为基数，计算逾期利息损失（暂算至2020年1月6日为414天，为600元×414＝24.84万元）；3、判令明轩支付肖兰兰垫付的装修材料款6673元；4、判令明轩承担本案诉讼费、保全费。事实与理由：2018年5月14日，肖兰兰与明轩签订编号ＳＺ2018050901《室内装饰施工合同》，合同总额为90万元。合同约定肖兰兰承揽明轩位于淮北市相山区的装饰装修项目，明轩支付价款。合同签订后，肖兰兰按月履行了合同义务。2018年11月11日，肖兰兰与明轩在工程决算单上签字确认留尾款39760元。合同履行过程中，明轩曾委托肖兰兰代买水泥、黄沙等材料。肖兰兰基于诚信合作，为明轩垫付了材料款。截至目前，明轩仍为支付合同尾款39760元及垫付的装修材料款。肖兰兰认为明轩的行为已构成违约，应承担相应的法律责任。因协商无果，肖兰兰诉至法院，请依法判决。 明轩辩称，一、明轩不欠肖兰兰装修合同款。2018年11月11日，双方在工程结算单备注栏写明：“留尾款39760元”，实际尾款为25560元。留下该笔钱本意有两项，一项是：留尾款39760元是处理维修费用及逾期交房违约金，从2018年12月9日双方的通话录音可以证明；另一项是：预留付上海万璟连环境科技有限公司（简称万璟公司）暖通款1.42万元尾款，明轩于2019年12月20日已经支付万璟公司，该笔款本应由肖兰兰支付。结合肖兰兰工程延期交付105天，按照合同约定应该支付违约金6.3万元。因此，明轩不欠肖兰兰装修合同款。 二、装修材料款6673元，应该由肖兰兰自行承担。其一，双方合同明确约定，总价款包括：土建改造、泥作工程，显然施工这些工程必然要使用水泥、黄沙。因此，黄沙、水泥款不应由明轩承担。肖兰兰提出的6673元材料款显然在结算以前发生。按照常理，显然肖兰兰的主张不能成立。因此，6673元的材料款应该由肖兰兰承担。 三、明轩严格按照合同约定履行付款义务，不存在违约付款现象，肖兰兰提出逾期付款请求没有事实依据。双方合同约定了工程款付款时间表，明轩均按照合同约定的付款时间节点付款，分别为:1、合同签订当日2018年5月14日付18万元，2018年5月11日付款5万元，2018年5月14日付13万元；2、水电管线隐蔽工程验收后付27万元，2018年7月5日付款27万元；3、工期过半、油漆工进场前付款22.5万元，明轩分别于2018年8月15日、17日两笔付款22.5万元（尽管油漆工没有进场，工期没有过半）。按照肖兰兰实际完成的工程量，工期过半时明轩已经超过合同约定付款。因此，工程扫尾时，2018年10月16日，明轩再次付款5万元。按照合同约定，尾款也是按照合同约定预留的数额。 因此，明轩严格按照合同约定付款，尽到了合同约定的义务。请合议庭驳回肖兰兰的全部诉讼请求。 明轩向本院提出反诉请求：1、判令肖兰兰支付违约金及装修返工费40190元，并从2018年12月10日起按照本金40190元年利率6%支付延期付款利息至付清之日止；2、本案本诉与反诉的上述费用由肖兰兰承担。事实及理由：2018年5月14日，双方签订《淮北永利广场宫邸室内装饰施工合同》，合同编号SZ2018050901.合同约定，肖兰兰对明星淮北市相山区淮海中路85号27楼2701进行装饰施工，施工方式为部分承包，工程主要内容：土建施工、水电隐蔽工程、木作工程、漆作工程、泥作工程、安装工程等，工程款安装实际发生结算，工期从2018年5月12日开工，至2018年9月10日竣工，总工期112个日历天。合同还约定，肖兰兰指派苟雪峰为驻工地代表，由于肖兰兰原因造成工程质量事故的，一切返工费用由其承担，因肖兰兰原因造成工程逾期交付的，每逾期一天赔偿明轩600元。 合同签订后，明轩按照合同约定足额及时给付工程款积极履行合同义务，无任何违约行为。而肖兰兰自合同开始履行就违反合同约定，没有委派约定的驻工地代表，施工工期一再延后，直到2018年12月24日才将工程基本完工，且对明轩发现的质量事故不予整改。为交付工程，明轩无奈另委托他人进行维修，共发生费用2750元（不含现金支付）。尽管明轩与肖兰兰在工程竣工结算时留尾款39760元（含暖通质保金1.42万元），但该笔实际尾款25560元不足以抵扣肖兰兰应该承担的违约责任及维修费。 明轩为维护自己的合法权益，特提起反诉，望法院判如所请。 肖兰兰在庭审中针对反诉辩称，一、肖兰兰履行了合同义务。合同签订后，肖兰兰指派苟雪峰为驻工地代表，代表肖兰兰负责合同履行。 二、工程延期非肖兰兰原因造成。 1、合同签订于2018年5月14日，合同写的工期从5月12日开始，明轩5月14日才支付18万元预付款，工期应延期3天。 2、2018年5月26日，微信通知现浇楼梯，到2018年6月7日，楼梯现浇完成，造成工程延期12天。 3、2018年6月7日，因邻近高考，业主要求停工，延期3天。 4、合同第五条第一款约定，工程进度工期过半，在油漆工进场前，明轩支付合同总价的25%即22.5万元。油漆工于2018年7月9日进场，明轩于2018年8月15日、17日才将此笔款支付给肖兰兰，延期39天。 5、2018年7月12日，业主搭建的临时楼板坍塌，造成肖兰兰停工窝工。 6、施工所需大理石由明轩提供，原计划7月中旬进场安装，但是大理石2018年9月8日才进场，延期23天。 7、明轩承诺2018年10月1日木饰面及柜体进场，明轩自行找别人安装。但实际2018年10月20日前后才送到现场，延期20天。根据合同约定，第四笔18万元应该在固定家具入场前完成支付，根据现场进度此笔款应于2018年9月20日支付，但明轩实际于2018年10月16日支付5万元，11月13日支付30440元，延期54天。 仅以上肖兰兰列举的原因，造成工程延期134天，即四个半月。 三、工程竣工结算尾款39760元不含暖通工程“质保金1.42万元”。 暖通设备采购合同时肖兰兰在明轩的委托下签订的，合同总价28.4万元，第一笔预付款30%即8.52万元，是明轩直接付给暖通公司的，明轩在付款摘要中注明“预付款”。第二笔进度款65%即18.46万元是明轩支付给肖兰兰的公司，再转付给暖通公司的。第三笔尾款5%即1.42万元是明轩直接付给暖通公司的，明轩在付款摘要中注明“暖通尾款”。明轩反诉主张的质保金与基本事实不符，也与明轩自己提供的关于付款记录的证据相矛盾。 四、违约金计算 合同总价90万元，明轩逾期付款的违约金为每日600元，折合利息为年化万分之六点六七。明轩施工过程中多次晚于合同约定支付工程款，非因肖兰兰原因延误工期。肖兰兰主动放弃施工过程中明轩逾期付款和造成停工窝工的索赔，仅计算明轩最后一笔尾款的逾期付款违约责任，已作出极大的让步，明轩仍恶意拖欠工程款。 综上，明轩的反诉请求不能成立，请依法驳回。 双方围绕诉讼请求向法院提交了证据，本院依法组织了质证。提交的具有真实性、合法性、关联性，本院予以认定并在卷佐证。 根据上述认定的证据及当事人的陈述，本院经审理查明： 本院认为， 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第一百零九条、第一百一十三条之规定，判决如下： 在本判决生效后十日内支付及逾期付款利息（以万元为基数，按自计算至付清款之日）、财产保全申请费503元。 如未按本判决指定的期限履行给付金钱的义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5730元，由负担；反诉案件受理费402元，由负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮北市中级人民法院。 审 判 长  孟秀芳 人民陪审员  冉红梅 人民陪审员  宗瑞超 二〇二〇年七月三日 书 记 员  赵 坤 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。