西安市未央区人民法院民 事 判 决 书(2019)陕0112民初10908号 原告（反诉被告）陕西益新地坪装饰有限公司。住所地：陕西省西安市高新区。统一社会信用代码 91610131MA6U6LGM75。法定代表人马正，经理。委托代理人张伟，陕西忠信诚律师事务所律师。被告牛云龙，男。被告（反诉原告）陕西关中建筑工程有限公司。住所地：西安市。统一社会信用代码 XXXXXXXXXXXXXX4936。法定代表人李世发，董事长。共同委托代理人边利娟，陕西索骥律师事务所律师。共同委托代理人李娜，陕西索骥律师事务所律师。原告陕西益新地坪装饰有限公司与被告牛云龙、陕西关中建筑工程有限公司（以下简称关中建筑公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告法定代表人马正及委托代理人张伟，二被告共同委托代理人边利娟、李娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告牛云龙向其支付拖欠工程款313231.15元；2、被告牛云龙向其支付逾期利息（以313231.15元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自2019年1月30日起计算至被告付清之日止）；3、被告关中建筑公司对上述款项承担连带责任；4、本案诉讼费由二被告共同承担。事实与理由：2018年8月10日，被告牛云龙挂靠被告关中建筑公司与其签订混凝土收面班组施工合同及混凝土补充协议各一份，约定被告关中建筑公司将位于西安市XX路与弘业一路交汇处的西安华羿微电子2号厂房的混凝土收面工程发包给其，分包方式为单项承包劳务费，并约定了分包价格及付款方式。合同签订后其积极组织人员施工，2019年1月29日工程验收合格，结算金额为1050486.17元，扣除借款、罚款等费用后，双方共同确认结余工程款为513231.15元。现二被告仍拖欠其工程款313231.15元及利息，其催要未果，遂诉至法院，请求判如所请。二被告辩称，原告主张的拖欠工程款金额有误，实际应为201904.18元，因为其中部分工程量及面积不正确；原告的工程存在质量问题。同时关中建筑公司提出反诉，请求判令原告向其承担其违约行为造成的另行修复费用424386元，建设单位的罚款5万元，共计损失474386元；本案反诉费用由原告承担。原告就反诉辩称，其按照《混凝土收面班组施工合同》及《混凝土补充协议》中约定的质量要求及施工规范等进行了施工，不存在工程质量问题；施工中若存在工程质量问题，被告会及时下达工程质量整改通知书，且双方在进行结算时，未提及涉案工程存有相关质量问题。故不同意被告的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经本院审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：2018年8月10日，原告（乙方）与被告关中建筑公司下属西安华羿微电子2号厂房II标段项目部（甲方）签订《混凝土收面班组施工合同》，约定甲方将西安华羿微电子2号厂房工程的单项承包劳务分包给乙方施工。分包内容为本工程所有楼地面混凝土上平压光收面工作，收面后含切缝、覆盖、养护、清理覆盖等工作；所有施工机具乙方自备，合同单价包干，按实际压光面积11元/平方米计价，结算时实际完成的工程量由项目工长对完成的工作量做出质量等级评定，主体结构封顶验收后按总工程款80%结算，剩余部分工程量在竣工验收后三月内一次付清。同日，双方又签订《混凝土补充协议》一份，约定混凝土浇筑及收面综合单价为16元每平方米。2019年1月29日，原告与被告关中建筑公司下属西安华羿微电子2号厂房II标段项目部签订《结算单》，载明：混凝土浇筑及收面压光737629.44元，混凝土浇筑毛面122518.64元，屋面144160元，2层板收面等21298.09元，4-17轴/A-B轴毛面850元，三、五层设备及基础混凝土浇筑24030元；扣除部分：借款488933.5元、库房2025元，罚款22000元，安全基金21009.72元，住房、水电费及卫生费286.8元，现场文明施工（道路）3000元；结余：513231.15元。审理中，被告关中建筑公司《结算单》中的工程量有误，并提交2018年9月至2019年1月28日的罚款单、帮工签证单及2019年5月20日《工程决算单》，其中《工程决算单》载明合计工程量945893.85元；扣除借支66万元、库房2025元、项目部帮工28060元、罚款26900元、住房、水电费及卫生费5086.8元、安全基金18917.87元、现场文明施工3000元，合计743989.67元；结余应付201904.18元。原告称《工程决算单》为被告单方制作，无其人员签字盖章确认，故不予认可。经询，各方一致认可《结算单》签订后被告又向原告支付20万元。原告明确其利息的计算方法为，以313231.15元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自2019年1月30日起计算至实际给付之日止。就反诉部分，被告关中建筑公司提交现场照片、2018年10月会议纪要及签到表一份；2019年1月20日与案外人西安诺壹建筑材料有限公司签订的《产品销售合同》及材料采购收据，2019年2月28日与案外人陕西美工建筑装饰工程有限公司、张小平分别签订的《楼地面修补班组施工合同》、《华羿2#厂房楼地面修复施工协议》，2019年4月与该二人分别签订的结算单及付款凭证一组；华羿微电子股份有限公司基建动力部于2019年1月22日出具的工程联系单、2019年2月28日出具的金额为5万元的《处罚通知单》及2019年3月2日出具的收款收据，其下属涉案项目部于2019年1月25日出具的整改通知单等证据，称根据会议纪要，因涉案工程存在质量问题，华羿微电子股份有限公司向其罚款5万元，其损失为该5万元以及材料费187260元、劳务费177846元、后浇带工程质量不合格修补费用59280元之和。原告不予认可，称水泥收面工程由三方监管，一经发现问题应现场立即整改，整改通知单下发后，水泥收面工程经处理合格双方才予结算，并从结算的工程款中将罚款直接扣划。经询，关中建筑公司称质量问题均是在结算之前发现，原告在施工未结束时就对质量问题处理并维修，材料费和劳务费是因地面和后浇带的质量问题产生，结算之后的损失为甲方华羿微电子股份有限公司处罚通知单的5万元，并称其曾派人向原告送工作联系单，原告未签收。原告称其从未接到关中建筑公司关于质量问题的联系单。上述事实，有《混凝土收面班组施工合同》、《混凝土补充协议》、《结算单》、当事人陈述等在卷佐证。本院认为，原告与被告关中建筑公司下属项目部签订的《混凝土收面班组施工合同》、《混凝土补充协议》系双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。双方应本着诚实信用原则，充分履行各自义务。原告依照合同进行了实际施工，享有取得相应工程款的权利，各方已进行结算，确定下欠工程款513231.15元，后被告又支付20万元，其余313231.15元被告关中建筑公司仍应支付。被告关中建筑公司提交的《工程决算单》系其单方出具，不能作为认定工程造价的依据。被告关中建筑公司未及时付款，应向原告承担资金占用期间的相应利息，但各方对主体结构封顶及竣工验收时间均未举证证明，且自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR），中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，故被告应支付的利息为，以下欠款项313231.15元为基数，自结算单签订三个月后的2019年4月30日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。原告系与被告关中建筑公司下属项目部签订涉案合同，故原告主张被告牛云龙承担本案付款责任之诉请与法无据，不予支持。就反诉一节，被告关中建筑公司称质量问题均系在结算之前发现，其提交的处罚通知单涉及的工程质量问题在结算前已经提出，原告亦进行了整改，且根据证据显示华羿微电子股份有限公司的处罚通知单及关中建筑公司与案外人签订的合同均发生在2019年4月之前，但关中建筑公司在随后制作的2019年5月20日《工程决算单》中体现的扣款情况却与《结算单》大致相同，故关中建筑公司称涉案工程存在质量问题，给其造成损失之主张缺乏事实及法律依据，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告陕西关中建筑工程有限公司于本判决生效后十日内向原告陕西益新地坪装饰有限公司支付工程款313231.15元；二、被告陕西关中建筑工程有限公司于本判决生效后十日内向原告陕西益新地坪装饰有限公司支付利息（以313231.15元为基数，2019年4月30日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回原告的其余诉讼请求；四、驳回被告陕西关中建筑工程有限公司的反诉请求。如未按照本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费6020元（原告已预交），由被告陕西关中建筑工程有限公司负担，与上款一并给付原告；反诉费4412元（被告陕西关中建筑工程有限公司已预交），由该被告自行负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。    审  判  长     张  彦人民陪审员     王林军人民陪审员     强晓晨  二〇二〇年七月十日 书  记  员     陈  芳 1