山东省枣庄市中级人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁04民终1672号上诉人（原审被告）：中宇建设集团股份有限公司，住所地浙江省温州市泰顺县司前镇捌柒路49号。法定代表人：高立存，董事长。委托诉讼代理人：杨斌，男，该公司员工。委托诉讼代理人：何炯，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）：济南高德天沅安装工程有限公司，住所地山东省济南市市中区段店南路腊山路18号。法定代表人：王发友，总经理。委托诉讼代理人：刘建甫，山东滕文律师事务所律师。原审被告：中宇建设集团股份有限公司滕州分公司，住所地山东省滕州市鲁南家电摩托批发市场南楼3层办公室。负责人：高立库，经理。上诉人中宇建设集团股份有限公司（以下至判决主文前简称中宇公司）因与被上诉人济南高德天沅安装工程有限公司（以下至判决主文前简称高德天沅公司），原审被告中宇建设集团股份有限公司滕州分公司（以下至判决主文前简称中宇滕州分公司）建设工程分包合同纠纷一案，不服山东省滕州市人民法院（2019）鲁0481民初2086号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年5月26日立案受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。中宇公司上诉请求：一、撤销山东省滕州市人民法院(2019)鲁0481民初2086号民事判决，依法改判或发回重审；二、一审、二审诉讼费由被上诉人承担。事实与理由：一审法院认定事实不清。首先，原判决书第5页认定部分，认为上诉人与滕州市永丰置业有限责任公司（以下至判决主文前简称永丰公司）对该案工程质量无异议错误，上诉人未在任何场合及相关诉讼中承认涉案工程无质量问题，因上诉人承包永丰公司工程被永丰公司强制接收，导致质量问题无法查验，认定事实不清。其次，原判决第5页认定事实部分，双方约定工程预留质保金5%，工程竣工验收合格后期满后两年后支付。然而，整个永丰公司项目被强制接收，工程实际并未全部竣工，质量未经验收，质量问题只能待双方工程完工验收合格后才能作为起算支付时间的起点，利息不能以2013年11月作为质保金及利息支付时间的起点。且上诉人与永丰公司案件纠纷，即(2014)鲁民一初字第1号民事判决生效时间为2016年12月20日，所以，从此时间起算两年质保期，即2018年12月25日后才是未付质保金违约起算时间。综上，请求法院依法改判或发回重审。高德天沅公司辩称，一审判决认定事实清楚，涉案工程已经完工并由业主接收使用，上诉人的上诉与客观事实不符，没有法律依据。中宇滕州分公司未到庭陈述。高德天沅公司向一审法院起诉请求：一、判令被告中宇公司支付工程质保金10万元，并赔偿损失（以10万元为基数，从2015年5月1日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率赔偿损失）；二、诉讼费用由被告中宇公司承担。一审法院认定事实：中宇滕州分公司系中宇公司于2010年3月23日设立的股份有限公司分公司，负责人高立库。2010年5月15日，中宇公司与永丰公司签订建筑工程施工合同，中宇公司承建永丰公司开发的“永丰国际电子广场”工程。2011年10月14日，中宇建设集团滕州永丰国际电子广场项目部（甲方）与原告高德天沅公司（乙方）签订《铝合金门窗分包合同》一份，约定：工程名称：山滕州永丰国际电子广场1区综合楼。承包方式：包工包料。1区综合楼施工图范围内（含变更）内的全部铝合金门窗工程。合同价款：1、1-3层铝合金窗单价按实际安装面积每平方米203元人民币（70系列1.2mm厚广东“凤铝”铝合金普通4mm厚单玻璃窗）。无论施工图纸有无更改，单价不作调整，一次性包死。2、3层以上铝合金窗单价按实际安装面积每平方米426元人民币（50系列断桥隔热1.4mm厚广东“凤铝”铝合金型材，颜色与多层窗颜色一致，5+9A+5中空玻璃【满足图纸、相关规范及行业标准】，带沙槽安纱窗），无论施工图纸有无更改，单价不作调整，一次性包死。施工日期：2011年10月26日。付款方式：本工程不提供工程预付款。本工程全部窗框安装完成付至10%，本工程全部玻璃安装完成经甲方、监理、设计、建设单位验收合格后付至乙方完成工程量的40%，竣工验收合格审计后付至95%，5%的余款作为工程质量保证金在保修期二年满后一个月内无息付清。甲方付给乙方工程款时，乙方必须提供等额正规发票。合同签订后，原告高德天沅公司依约进行了施工。2013年4月30日双方进行了结算。最终结算工程款200万元，已付工程款80万元，最终结算余额120万元。中宇公司滕州分公司负责人高立库存在结算书上签字。2013年11月20日，中宇公司向原告高德天沅公司出具1100000元的收款收据一份，由原告高德天沅公司持该证据向永丰公司主张支付工程款。2014年3月5日，永丰公司向原告高德天沅公司出具收到该收据的收条一份。永丰公司收到收据后未向原告高德天沅公司支付款项。对此原告高德天沅公司无异议。认可中宇公司已向原告高德天沅公司支付190万元工程款，尚欠质保金10万未予支付，遂诉至本院，请求判如所请。庭审中，中宇公司主张其诉永丰公司建设工程施工合同纠纷一案，山东省高级人民法院作出（2014）鲁民一初字第1号民事判决，该判决生效时间是2016年12月20日。2018年12月25日作为质保金支付的起算点。原告高德天沅公司对中宇公司的该项主张不予认可，认为2013年4月30日双方对工程造价进行结算，根据合同第十一条约定，工程竣工验收合格审计后付至95%的约定内容，中宇公司于2013年11月20日向原告高德天沅公司以出具收款收据的形式支付了合同约定的95%的工程款。2013年4月30日是施工验收合格的时间节点，2015年5月1日是支付质保金的起算时间。一审法院认为，中宇公司与永丰公司签订的《建设工程施工合同》已被山东省高级人民法院（2014）鲁民一初字第1号民事判决确认无效。原告高德天沅公司与中宇建设集团滕州永丰电子广场项目部签订的《铝合金门窗分包合同》亦系无效合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的应予支持。”依据原、被告双方签订的《铝合金门窗分包合同》第十一条：“施工验收合格审计后付至95%，5%的余款作为工程质量保证金，在保修期二年满后一个月内无息付清”的约定，被告中宇公司滕州分公司负责人高立库与原告高德天沅于2013年4月30日进行结算，并于2013年11月20日向原告高德天沅公司出具收据，由原告高德天沅向永丰公司主张支付工程款。永丰公司已将该收据载明的工程款数额计入已付中宇公司的已付工程款数额。且永丰公司在与中宇公司的诉讼纠纷中，原告高德天沅施工的工程无质量问题。据此，应认定原告高德天沅施工工程已于2013年4月30日经竣工验收合格，质保期应自2013年4月30日开始起算。质保期满后，被告中宇公司应付支付质保金及利息的民事责任。中宇滕州分公司系中宇公司设立，不具备法人资格，其民事责任应由中宇公司承担。综上，依照《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的司法解释>》第二条、第十七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的司法解释（二）》第八条第一款第一项之规定，判决：被告中宇建设集团股份有限公司支付原告济南高德天沅安装工程有限公司保证金100000元及利息（以100000元为基数，自2015年5月1日起至2019年8月19日，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），于判决生效后十日内履行完毕。如果未按照判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2700元、诉讼保全费1170元，由被告中宇建设集团股份有限公司负担。二审诉讼期间，各方当事人均未提交新证据。本院二审查明，2013年6月19日，永丰公司实际接收1区工程。二审查明的其他事实与一审基本一致，二审予以确认。本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中，上诉人中宇公司没有提供证据证明涉案工程存在质量问题，故其关于一审法院就涉案工程质量问题认定事实不清的上诉理由不能成立，本院不予采信。关于涉案工程质保金支付时间的起点问题。本院认为，本案涉案《铝合金门窗分包合同》第十一条约定：“施工验收合格审计后付至95%，5%的余款作为工程质量保证金，在保修期二年满后一个月内无息付清”。中宇公司滕州分公司负责人高立库与高德天沅公司于2013年4月30日进行结算，结算表注明：本次结算表为最终按双方协商约定支付承包人1200000元的承包金，剩余1200000元的承包金按合同约定的时间支付。因现在还剩余未完成的工程量，项目部通知你班组做好，如不及时做好由此产生的费用从剩余1200000元的承包金中扣除。该结算表显示涉案工程此时尚未完工。2013年6月19日，永丰公司实际接收1区工程。中宇公司于2013年11月20日向高德天沅公司出具收据，由高德天沅公司向永丰公司主张支付工程款。永丰公司已将该收据载明的工程款数额计入已付中宇公司的工程款数额。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：。(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工之日。据此，应认定高德天沅公司施工的涉案工程于2013年6月19日经竣工验收合格，质保期应自2013年6月20日开始起算。质保期满后，中宇公司应支付质保金，逾期应支付利息损失。一审法院认定质保期起算时间有误，本院予以纠正。综上所述，上诉人中宇公司的部分上诉请求成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销山东省滕州市人民法院(2019)鲁0481民初2086号民事判决；二、中宇建设集团股份有限公司支付济南高德天沅安装工程有限公司保证金100000元及利息（以100000元为基数，自2015年6月20日起至2019年8月19日，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），于本判决生效后十日内履行完毕；三、驳回济南高德天沅安装工程有限公司其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2700元、诉讼保全费1170元，由中宇建设集团股份有限公司负担；二审案件受理费2700元，由中宇建设集团股份有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 王 锋审判员 杨丽娜审判员 邵明伟二〇二〇年七月三日书记员 吴 凡