江苏省无锡市惠山区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0206民初8373号原告：埃夫特智能装备股份有限公司，统一社会信用代码91340207664238230M，住所地安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路96号。法定代表人：许礼进，该公司董事长。委托诉讼代理人：杨伟，安徽宇浩律师事务所律师。委托诉讼代理人：祝魏明，安徽宇浩律师事务所律师。被告：铠龙东方汽车有限公司，统一社会信用代码91320206MA1MFJ4P2B，住所地江苏省无锡市惠山工业转型集聚区北惠路。法定代表人：张立平，该公司总经理。委托诉讼代理人：陶新华，江苏湖滨律师事务所律师。委托诉讼代理人：任忠，江苏湖滨律师事务所律师。原告埃夫特智能装备股份有限公司诉被告铠龙东方汽车有限公司定作合同纠纷一案，本院于2019年12月23日立案受理后，依法适用简易程序，后因案情疑难复杂，于2020年5月20日裁定转为适用普通程序，并于2020年7月2日公开开庭进行了审理。原告埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称埃夫特公司）的委托诉讼代理人祝魏明，被告铠龙东方汽车有限公司（以下简称铠龙公司）的委托诉讼代理人任忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告埃夫特公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付货款2931000元（9590000×90%-5700000），并以此为基数、按年利率6.525%的标准赔偿自起诉之日起至实际清偿之日止的逾期付款利息损失；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年4月21日，双方签订LW01-P车型焊装生产线项目承揽合同，约定由其承担铠龙公司LW01-P车型焊装生产线项目的设计、制造、包装、运输、安装调试、培训、陪产及售后服务等工作，合同总价9500000元，于合同生效后支付合同总金额的20%，设计完成并图纸会签后支付合同总金额的10%，预验收合格后支付合同总金额的30%，安装调试验收合格后支付合同总金额的15%，终验收合格后支付合同总金额的15%，余款质保期满后无息付清。2018年5月2日，双方签订LW01-P车型焊装生产线项目技术协议及补充协议，约定了相关技术参数及出厂预验收、现场调试、终验收事宜。2018年8月25日，双方签订LW01-P车型焊装生产线项目承揽合同补充协议，在原合同价款基础上增加费用90000元，付款按原合同执行。项目进展情况为：2019年1月8日，双方签署LW01-P车型焊装生产线出厂验收报告，确认出厂验收合格，同意发货；2019年5月29日，双方签署会议纪要，确认原则上安装调试验收通过；2019年7月27日，双方签订固定资产安装调试验收报告，确认安装调试验收合格；2019年12月3日，其向铠龙公司邮寄LW01-P车型焊装生产线项目终验收申请函，铠龙公司至今未回复。其已向铠龙公司开具7192500元的增值税专用发票，但铠龙公司仅付款5700000元，尚欠1492500元未付，构成违约，铠龙公司经催告后迟迟不启动终验收，也构成违约，侵犯其合法权益，故诉至法院。被告铠龙公司辩称：目前项目实际进展到预验收合格阶段，其已按此节点和进度履行了付款义务共5700000元，现其没有接到原告要求终验收的申请，故请求驳回原告的全部诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2018年4月21日，铠龙公司与埃夫特公司签订LW01-P车型焊装生产线项目承揽合同，约定由埃夫特公司承担铠龙公司LW01-P车型焊装生产线项目的设计、制造、包装、运输、安装调试、培训、陪产及售后服务等工作，合同总价9500000元（含16%增值税），价款支付方式为：合同生效后支付合同总金额的20%，完成产品设计且产品图纸经双方会签通过后支付合同总金额的10%，所有产品在埃夫特公司工厂预验收合格后支付合同总金额的30%，设备在铠龙公司安装联机调试结束后，埃夫特公司向铠龙公司提出预验收申请，由铠龙公司预验收合格后支付合同总金额的15%，终验收合格后支付合同总金额的15%，合同总金额10%作为质量保证金，在终验收合格之日起至质保期满后，如无质量问题，铠龙公司一次性无息付清。2018年5月2日、2018年8月9日，铠龙公司与埃夫特公司分别签订LW01-P车型焊装生产线项目技术协议及补充协议，约定了项目的技术要求，其中在LW01-P车型焊装生产线项目技术协议“十二项目验收”中约定了出厂预验收、现场调试、终验收事宜，“终验收”部分约定：所有工序审核问题点整改完成，满足节拍设计要求、员工操作要求的条件下，且针对焊装夹具的精度、生产节拍、安全性、可靠性、稳定性进行验收，达到技术要求，工艺符合率100%，提供最新设备清单，并有埃夫特公司提出终验收申请，且满足下列条件之一，均可启动终验收工作，（1）连续生产3000台合格的白车身，（2）安装调试完成后6个月。2018年8月25日，铠龙公司与埃夫特公司签订LW01-P车型焊装生产线项目承揽合同补充协议，约定追加费用90000元（含16%增值税），付款方式按原合同执行。2019年5月29日，铠龙公司形成焊装生产线会议纪要，载明：2019年5月29日上午针对LW01-P车型焊装生产线安装调试验收情况如下：1、设备验收：原则上安装调试验收通过，具体小结整改详见问题清单；2、推进工作：现场提出的问题整改事项和时间节点按照问题清单实行，整改完成后生产制造部将核对整改问题，按照时间节点到时再做验收。2019年7月27日，铠龙公司出具固定资产安装调试验收报告，验收结论为合格。2019年12月3日，埃夫特公司通过单号1006614392329的EMS向铠龙公司邮寄LW01-P车型焊装生产线项目终验收申请函，载明：项目于2019年初进场施工，于4月达到批量生产条件并量产，于2019年5月双方签署安装调试验收会议纪要，根据协议条款，安装调试完成后6个月作为启动终验收条件，目前启动终验收条件已具备，申请办理项目终验收。铠龙公司于2019年12月4日收悉邮件。涉案开票和付款情况为：埃夫特公司于2018年5月18日开具两份增值税专用发票，票面金额均为950000元，于2018年7月23日开具一份增值税专用发票，票面金额为950000元，于2019年1月7日开具三份增值税专用发票，票面金额均为950000元，于2019年12月4日开具三份增值税专用发票，票面金额分别为712500元、712500元、67500元，上述增值税专用发票票面金额共计7192500元。铠龙公司共支付款项5700000元。以上事实，由承揽合同及补充协议、技术协议及补充协议、会议纪要、终验收申请函、EMS邮寄凭证及查询、增值税专用发票及双方当事人陈述等在卷佐证。本院认为：根据法律规定，承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果后，定作人应当按照约定给付报酬。本案中，埃夫特公司提交的证据可以证明其与铠龙公司之间存在定作合同法律关系及定作价款的金额。庭审中，根据相关证据和双方的陈述，可以确认项目已于2019年7月27日通过预验收。埃夫特公司主张通过预验收的日期为2019年5月，但2019年5月的会议纪要是铠龙公司的内部会商，且载明尚有问题需要整改并进行再验收，故不能以此作为预验收合格的依据。根据双方约定，项目应于安装调试完成后6个月即2020年1月27日启动终验收工作，但铠龙公司在收悉埃夫特公司终验收申请函后，仍迟迟不启动终验收工作，阻却付款条件的成就，其提出的辩称意见无事实和法律依据，本院不予采纳，故对埃夫特公司主张铠龙公司支付包括终验收款项在内的、合同总金额90%范围内的欠付货款2931000元，本院予以支持。对于逾期付款利息损失，鉴于双方无明确约定，故本院认定以2931000元为基数、自起诉之日即2019年12月23日起至实际清偿之日止、按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。诉讼费由双方当事人按照胜败诉比例予以负担。为此，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决如下：一、铠龙东方汽车有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向埃夫特智能装备股份有限公司支付定作款2931000元并支付逾期付款利息（自2019年12月23日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。二、驳回埃夫特智能装备股份有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费30248元、保全费5000元，合计35248元，由铠龙东方汽车有限公司负担（此款已由埃夫特智能装备股份有限公司预交，铠龙东方汽车有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内将款项直接支付给埃夫特智能装备股份有限公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  马英峰人民陪审员  许丽芬人民陪审员  诸 慧二〇二〇年七月二十九日书 记 员  唐 洁