贵州省道真仡佬族苗族自治县人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0325民初1172号原告：蒂森电梯有限公司重庆分公司，住所地：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座13楼。负责人：俞磊，该公司总经理。委托诉讼代理人：何颖，贵州大谋律师事务所律师。被告：贵州大沙河旅游产业（集团）股份有限公司，住所地：贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县大磏镇文家坝村原村委会办公室。法定负责人：周勇，该公司董事长。委托诉讼代理人：范伦，该公司职员。委托诉讼代理人：江雪婷，贵州悠南律师事务所律师。原告蒂森电梯有限公司重庆分公司（以下简称蒂森公司）与被告贵州大沙河旅游产业（集团）股份有限公司（以下简称大沙河公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月11日立案后，依法适用简易程序两次公开开庭进行了审理，原、被告之委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告签订的《电梯设备安装合同》；2、判令被告支付原告电梯安装款1183200元，并以1183200元为基数自2019年5月16日起至清偿之日止按年利率24%的标准支付违约金（暂计算至2019年12月20日为169602元）；3、判令被告向原告支付因诉讼维权发生的律师费32000元、交通费1000元、保全费1300元；4、被告承担本案诉讼费、保全费、公告费。事实和理由：蒂森电梯有限公司系生产、销售电梯及从事电梯安装、维保等配套服务的企业法人，原告为其下设机构。原、被告于2016年7月15日就被告位于中国傩城的建设项目签订《电梯设备安装合同》，合同约定原告为被告安装电梯42台，安装总价为1446000元，还约定安装完毕，竣工验收合格并取得国家技术监督特检部门颁发合格证后15日内支付该批次安装费总额的65%，剩余15%的安装费在取得国家技术监督特检部门颁发合格证后30日内支付，收到本期款项后原告向被告移交设备，若实际开工后6个月非原告原因造成无法通过检测机构验收的，原告有权要求被告按实际完工进度付款，被告延期付款的，每延迟一日，被告应向原告支付逾期应付款千分之二的比例，违约金累加计算，同时工期顺延。逾期30天以上，原告有权解除合同，且被告承担10万元的惩罚性违约金，给原告造成的直接损失，被告还应全额赔偿，因追索本协议约定权利及责任所产生的所有费用，由违约方或责任方负担。2016年8月2日，双方签订《电梯设备安装补充协议一》，约定在原合同基础上增加中国傩城五星级酒店观光电梯2台，三幺台载货电梯L45一台，其中三幺台载货电梯安装价格为33000元。其后双方又另签订补充协议两份。前述合同和补充协议签订后，原告按约定及被告要求履行了合同项下的安装义务，向被告发货安装了43台电梯，但被告在合同项下尚欠原告安装款1183200元，原告多次催收无果，为维护原告合法权益，根据合同约定诉至人民法院主张上述权利。被告辩称，我公司与原告签订安装合同属实，但该合同尚未达到解除的条件；根据合同约定我方欠原告安装款1183200元属实，但该款项尚未达到支付节点，因本案的标的物系特种设备，根据特种设备安装法第24条之规定，特种设备的施工单位应当在验收后30日内将相应验收资料和文件移交给使用单位，同时安装合同第2.1.2条也约定了电梯安装完毕，竣工验收合格并取得国家技术监督特检部门办法合格证后15日内支付安装款总额的65%，而本案中原告并未完全履行上述义务；同时，原告至今有两台电梯未安装完毕，其原因是该两台电梯的部分零部件损坏，根据合同约定保管责任在于原告，故原告现要求被告按合同约定付款的条件尚未成就；原告收到我司支付完43台电梯的首期款项后，应全面履行安装义务，但其至今仍有2台电梯未安装完毕，已违约，故原告无权要求被告承担违约责任，原告也无权要求被告按合同约定支付其余安装费。本院经审理认定事实如下：大沙河公司即原贵州大沙河旅游置业股份有限公司。2016年7月15日，被告因自身项目建设需要，与原告蒂森公司签订《电梯设备安装合同》，该合同约定的主要内容为：由原告为被告购买的42台电梯进行安装，电梯编号为L1-L12的安装单价为33000元/台，L13-L42的安装单价为35000元/台，安装总价款为144.6万元，付款方式为进场安装前支付该批次安装费的20%；交付使用日期为原告收到首期安装款并井道移交完成之日起45天，安装完毕竣工验收合格并取得国家技术监督特检部门颁发合格证后15天内支付该批次安装费的65%，剩余15%安装费在取得国家技术监督特检部门颁发合格证30日内支付，收到本期款项后原告向被告移交设备；若分批安装，则分批计算工期以及支付安装款项；若实际开工后6个月非原告原因造成无法通过检测机构验收的，原告有权要求被告按实际完工进度付款。付款条件为每次付款原告应提前3个工作日向被告提交相应金额的合法发票原件，如因原告提供的发票等非被告问题所导致的付款延误，被告不承担责任；在电梯进场安装前，被告协助原告进行现场确认是否满足施工条件，如被告土建进度延期无法进行安装或被告不能提供电梯调试运行电源及其他需被告方配合事项未完成的，则电梯安装工期相应顺延，满足施工条件，原告接到被告的开工通知后，应在5日内立即进场施工；原告负责保管电梯设备及部件，成品的保护；原告无违约情形时，被告延期付款的，每延迟一天，被告应向原告支付逾期应付款千分之二的违约金…守约方按照本合同的约定追索违约方的违约责任或赔偿责任而产生的费用（案件受理费、律师费等）由违约方或责任方承担。2016年8月9日，双方签订《电梯设备安装补充协议一》，约定在原合同基础上增加中国傩城五星级酒店观光电梯2台（型号为L43-L44），安装价款为43000元/台；三幺台载货电梯L45一台（型号为L45），安装价款为33000元/台。后双方又签订《电梯设备安装补充协议二》和《电梯设备安装补充协议三》。《电梯设备安装合同》及三份补充协议签订后，被告向原告支付了43台电梯（L1-L42、L45）的安装款的20%即295800元，后双方一致同意L43、L44、《电梯设备安装补充协议二》、《电梯设备安装补充协议三》中约定的内容不履行。原告在履行合同过程中，原告先后向被告发送工作联系函、设备安装停工通知书、告知函等函件，其中2019年3月11日原告向被告发送的函件主要内容为：目前特检所已检验20台，但未出具合格报告，原因为无房通话未完善，视频监控未完善，需提供钢牛腿设计证明，需配备二次供电回路，正式电源未开通，尚未调试验收合格的23台电梯的门洞需封堵，电梯井道内部的无用孔洞需封堵，外呼安装位置问题，干涉问题需解决，以上问题若一些因素近期内无法解决，还请贵单位配合我司出具停工函。原告向被告发送的设备安装工程停工通知书载明：复工条件为总包土建未完善。被告支付的上述43台电梯首期安装款中，原告除L11、L12两台电梯未安装外，其余41台已安装完毕，通过相关主管部门验收合格并颁发验收合格证的有34台，7台因为土建工程未完善、电源未开通、门洞需封堵等原因未取得合格证，L11、L12未安装完毕的原因主要为该电梯缺少部分配件和部分零部件损坏。另，原告先后向被告交付了56万元的安装费发票，原告已安装完毕的41台电梯，最后一台电梯安装完毕的时间为2019年5月19日，截至目前原告尚未对上述电梯交付被告。再查明，被告曾于2017年6月向原告发送工作联系单，主要内容为明确原告应对未安装两台电梯的货物承担保管责任，要求原告尽快交付未安装的两台电梯材料的转移工作。上述事实有原告提交的《电梯设备安装合同》、《电梯设备安装补充协议一》、《电梯设备安装补充协议二》、《电梯设备安装补充协议三》、联系函、设备安装停工通知书、工程联系单、邮件妥投记录、电梯监督检验报告，被告提交的工作联系单、工作联系函以及检验报告、业务回单、回函、发票印件，被告提交的银行电子回单，以及原、被告的陈述在卷佐证，经庭审质证认定，足以认定。本院认为：双方签订的《电梯设备安装合同》及《电梯设备安装补充协议一》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，本院予以确认，双方均应按约履行。现双方对合同约定价款无异议，而争议的焦点是被告是否应当支付，首先，原告在履行合同过程中，虽未按合同约定对43台电梯安装完毕，但其实际已安装完41台，虽有7台尚未取得主管部门颁发的验收合格报告，但未取得验收合格报告的原因综合全案证据可看出系被告未进行门洞封堵等原因所致，其责任并非在于原告，结合原告安装完最后一台电梯的时间和双方合同约定的实际开工后6个月非原告原因无法通过检测机构验收的，原告有权要求被告按实际完工进度付款的内容，对原告要求被告支付电梯安装款的主张，应予支持；其次，对已安装完毕并取得合格证的34台电梯，被告已取得合格证，但合同并未约定此合格证需向被告颁发或提供后被告才向原告付款，故对被告辩称原告安装后并未向其提交合格证等资料不应支付安装费的辩称，于法无据，本院不予采纳。综上，被告应将已安装完毕的41台电梯的安装费即1117200元支付给原告，对原告要求被告支付未安装完毕的2台电梯款，于法无据，本院不予支持。被告向原告支付完43台电梯的首期款项后，原告理应按合同约定将43台电梯安装完毕，现原告认为未安装完毕的2台电梯责任在于被告，根据双方的合同约定，成品的保管责任由原告负责，其在原告缴纳首期款项后至今未安装完毕，根据双方签订的合同第一条“乙方收到首期安装款并井道移交完成之日起45天”之约定，原告亦存在违约行为，而合同约定被告支付违约金的前提是原告无违约行为，故对原告要求由被告支付违约金、律师费和交通费等诉请，本院依法不予支持。综上，被告大沙河公司应支付给原告安装款1117200元。为此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十三条之规定，判决如下：一、被告贵州大沙河旅游产业（集团）股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告蒂森电梯有限公司重庆分公司安装费1117200元；二、驳回原告蒂森电梯有限公司重庆分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17284元，减半收取8642元，由被告贵州大沙河旅游产业（集团）股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。审判员  田小刚二〇二〇年七月十三日书记员  王 珂