河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0192民初1427号原告：郑州市市政工程总公司第四工程分公司，住所地郑州市中原区友爱路1号。法定代表人：李巍，该公司经理。委托诉讼代理人：周春杰，河南怡龙律师事务所律师。委托诉讼代理人：张军红，河南怡龙律师事务所律师。被告：河南裕鸿置业有限公司，住所地郑州市紫荆山路72号。法定代表人：刘庆山。原告郑州市市政工程总公司第四工程分公司（以下简称市政四公司）与被告河南裕鸿置业有限公司（以下简称裕鸿公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告市政四公司的委托诉讼代理人周春杰到庭参加了诉讼，被告裕鸿公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告市政四公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付原告工程款2647300元；2．判令被告以工程款2514935元为基数，支付自2017年11月16日起至该款项全部付清之日的利息损失（按银行同类贷款利息暂计算至起诉之日为317859.84元）；以工程款132365元为基数，支付自2018年11月16日起至该款项全部付清之日的利息损失（按银行同类贷款利息暂计算至起诉之日为10111.22元），以上暂合计327971.06元。事实与理由：2016年12月至2017年9月，原、被告双方先后签订《裕鸿大酒店室外雨污水及强电预埋工程施工合同》及补充协议、《裕鸿大酒店沥青道路工程施工合同》及补充协议，由原告承包并施工了被告位于航空港区四港联动大道与郑港六路交叉口的“裕鸿大酒店室外雨污水及强电线路预埋工程”、“裕鸿大酒店沥青道路工程”等项目。上述工程实际已于2017年1月、2017年11月竣工及由被告投入使用，上述工程实际竣工结算总价款为4977300元，但被告仅支付了2330000元，剩余工程款2647343元未支付，已构成违约。原告为维护合法权益，遂诉至法院，望判如所请。被告裕鸿公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。本院经审理认定事实如下：2016年12月19日，原告市政四公司作为乙方与被告裕鸿公司作为甲方签订《裕鸿大酒店室外雨污水及强电预埋工程施工合同》（以下简称合同一），主要约定：工程名称为裕鸿大酒店室外雨污水及强电线路预埋工程（以下简称雨污水及强电工程），工程地址为郑州市航空港区××联动大道与郑港××交叉口，合同工程暂定总价2059800元，工程完工付合同价的80%，竣工验收合格结算完毕付至结算价的95%，余5%的质保金1年，付款前原告需提供国内有效的等值发票，若原告不能提供国内有效的等值发票的，被告有权拒绝付款，原告指派李杰为本工程项目经理，工程质量保修期为1年，自签发验收合格文件之日起开始计算。2017年2月28日，原告作为乙方与被告作为甲方签订《裕鸿大酒店室外雨污水及强电预埋工程施工合同补充协议》（以下简称补充协议一），主要约定：在合同一基础上增加与市政管网对接顶管4道，每道施工包干单价60000元，总价240000元。合同签订后，原告于2016年12月19日进场施工。施工过程中，被告于2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月5日、2017年3月21日、2017年8月17日、2017年8月28日分别向原告发函，就案涉雨污水及强电工程增减项事宜协商。2017年9月3日，原告向被告提交《竣工报告》两份，载明计划开工日期与实际开工日期均为2016年12月19日，计划竣工日期为2017年1月28日，实际竣工日期为2017年9月3日，误期主要原因为拆迁不到位；并出具竣工图、《裕鸿大酒店室外雨污水及强电线路预埋工程污水工程施工总结》、《裕鸿大酒店室外雨污水及强电线路预埋工程雨水及强电线路预埋工程施工总结》，要求被告组织验收并进行移交。另查明，原告作为乙方与被告作为甲方签订《裕鸿大酒店沥青道路工程施工合同》（以下简称合同二），主要约定：项目名称为裕鸿大酒店沥青道路工程（以下简称沥青道路工程），工程地址位于郑州市航空港区××联动大道与郑港××交叉口，合同工程暂定总价2153500元，付款方式为按月进度付当月已完工程量的80%，竣工验收合格结算完毕付至结算价的95%，余5%的质保金1年，付款前原告需提供国内有效的等值发票，若原告不能提供国内有效的等值发票的，被告有权拒绝付款。2018年7月30日双方又签订《裕鸿大酒店沥青道路工程施工合同补充协议》（以下简称补充协议二），主要约定：未完成的沥青混凝土施工综合单价在原投标报价优惠后上调18元/㎡，南大门新增施工项目中基础施工综合单价在原投标报价优惠后上调10元/㎡。合同签订后，原告于2017年10月1日进场施工。施工过程中，被告于2017年10月9日——2018年8月14日向原告发出《裕鸿大酒店项目工作联系函》共十五份，就案涉沥青道路工程增减项事宜进行协商。2017年10月27日至2018年8月26日，被告向原告发出《工程量现场确认单》六份、情况说明三份，对案涉沥青道路工程工程量、增减项工程量进行确认。2019年7月16日，原告向被告提交《工程竣工验收意见表》，载明合同开工日期与实际开工日期均为2017年10月1日，合同竣工日期为2017年11月15日，实际竣工日期为2017年11月12日，竣工验收时间为2019年7月16日，并出具了《裕鸿ABCD大酒店污雨水工程结算总价》（结算总价为1659041.42元）、《室外维修10月结算总价》（结算总价为198317.15元）、《河南省实验裕鸿国际学校景观绿化沥青路工程结算总价》（结算总价为2883793.25元），庭审中原告自认应扣除水电费3808元，总结算价为4977343元。另外，庭审中原告陈述因合同增项，实际完工日期应为2018年11月。2019年7月16日，原告出具《验收问题汇总表》，载明沥青道路工程存在三处问题，并由原告负责人李杰及被告验收人员签字。还查明，被告分别于2017年7月31日、2017年9月5日、2017年11月28日、2018年2月9日、2018年8月2日、2018年8月8日通过中国建设银行向原告转账330000元、300000元、300000元、400000元、500000元、500000元，共计2330000元。再查明，涉案项目名称“裕鸿大酒店室外雨污水及强电线路预埋工程”与项目名称“裕鸿ABCD大酒店污雨水工程”、项目名称“裕鸿大酒店沥青道理工程施工”与项目名称“河南省实验裕鸿国际学校景观绿化沥青路工程”为同一个项目的不同项目名称。上述工程均用于河南省实验裕鸿国际学校，该学校已投入使用。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有提供证据加以证明的义务，未能提供证据的应承担不利后果。原告市政四公司与被告裕鸿公司签订的《裕鸿大酒店室外雨污水及强电预埋工程施工合同》及补充协议、《裕鸿大酒店沥青道路工程施工合同》及补充协议均系双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，合同合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告双方签订施工合同及补充协议后，原告依照约定完成了施工内容及合同外增项工程并向被告提交了竣工验收报告，有竣工图、工程量现场确认单、竣工验收报告在卷为凭，被告亦在竣工验收问题汇总表上签字，足以证明原告已履行了合同约定的义务，后双方虽未进行验收结算，但涉案工程已由被告投入使用，故被告应当支付原告工程款。案涉合同及补充协议约定以实际完成工程量进行结算，根据合同约定内容及工作联系函、情况说明等显示的增减部分，结合结算总价、质保期间，本院认定被告裕鸿公司应就案涉室外雨污水及强电预埋工程、市政管网对接顶管、室外维修10月、沥青道路工程支付原告市政四公司工程价款4977343.82元（1659041.42＋198317.15＋240000＋2883793.25-3808）。被告已向原告支付2330000元，有转账凭证在卷为凭，原告亦予以认可，因此被告应向原告支付的工程款为2647343.82元（4977343.82-2330000）。故原告要求被告支付原告工程款2647300元的主张，本院予以支持。原告请求被告支付逾期付款利息，未提供证据证明竣工、交付或结算的具体时间，故本院认定被告应以欠付工程款2647300元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年6月11日（起诉之日）至实际清偿之日支付原告利息损失，对于原告诉请超出部分，本院不予支持。被告裕鸿公司经本院合法传唤，未到庭参加庭审，视为对其诉讼权利的放弃，本院缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第三项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第一款、第九十一条、第九十二条第一款之规定，判决如下：一、被告河南裕鸿置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告郑州市市政工程总公司第四工程分公司工程款2647300元及利息（利息以2647300元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年6月11日计算至实际付清之日）；二、驳回原告郑州市市政工程总公司第四工程分公司的其他诉讼请求。如果未按照本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。案件受理费30602元，减半收取计15301元，由原告郑州市市政工程总公司第四工程分公司负担1687元，被告河南裕鸿置业有限公司负担13614元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。上诉人应于收到交纳上诉费通知之日起七日内，向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  刘峰二〇二〇年七月七日书记员  张晨