安徽省临泉县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1221民初4692号 原告：阜阳市安通建筑机械租赁有限公司，住所地安徽省阜阳经济技术开发区颍上南路389号（天瑞山庄对面）1栋3户，统一社会信用代码91341200077210452P（1-1）。 法定代表人：赵炎，总经理。 委托诉讼代理人：尚鲁，浙江凯旺律师事务所律师。 被告：山东省建设建工（集团）有限责任公司，住所地山东省济南市历下区经十路14380-1号，统一社会信用代码913701002643168503。 法定代表人：王彦宏，任董事长。 委托诉讼代理人：王国胜，山东丰浩律师事务所律师。 原告阜阳市安通建筑机械租赁有限公司（以下简称安通机械租赁公司）与被告山东省建设建工（集团）有限责任公司（以下简称山东建设集团）租赁合同纠纷一案，本院于2020年6月4日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告安通机械租赁公司法定代表人赵炎及委托诉讼代理人尚鲁、被告山东建设集团委托诉讼代理人王国胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告安通机械租赁公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告机械设备租赁费、进出场费和另行补充增加的费用共计2048523元，并支付逾期付款利息（利息从2019年9月1日起按年利率24%计算，至还清之日为止）;2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年4月15日，被告承建临泉县姜尚花园公租房建设施工项目，向原告租赁施工升降机、塔式起重机各8台，原、被告就数量、规格、月租金和进出场费等进行了约定，并相继签订了《建筑施工起重机械租赁安拆维保检查合同》、《临泉县姜尚花园公租房项目塔式起重机租赁合同》。其中合同约定：塔式起重机8台，月租金1万元，租金按月结算，每月一结，进出场费每台2万元，塔式起重机到场时一次性现金支付；施工升降机每层进出场费900元，根据不同楼层、不同楼号约定每台9000元或11000元月租费。对施工升降机的支付方式合同约定：进出场费在安装监测验收合格后支付70%，余款在机械全部退场后一个月内一次性付清；被告原则上每月发放原告上月劳务费，最长不超过两个月发放；租赁使用费每半年支付该期费用的80%，机械全部退场时支付至总费用的80%，余款在之后两个月内支付完毕。从2016年4月21日起至2016年10月17日止，原告按约定分批次将租赁设备进入施工场地。2017年10月30日，原、被告协商另行增加并签订协议“塔吊安装增加附着”、“维保人员工资”，增加的项目金额分别为27000元和47700元。被告从2016年4月9日至2019年6月30日分次陆续书面告知相关租赁设备计算截至日期，被告应支付费用合计5206523元(其中塔式起重机租赁费2067997元，进出场费160000元；施工升降机租赁费2705826元，进出场费198000元；“塔吊安装增加附着”27000元；“维保人员工资”47700元)，但被告违反合同约定，从2016年7月21日始至2020年1月23日，分19笔共支付租赁费3158000元，下欠2048523元租赁费未支付。原告多次催要欠款未果。原告为维护自己的合法权益，具状起诉，请依法支持原告的诉讼请求。 被告山东建设集团辩称：1、原、被告之间的租赁费，双方尚未最终结算，且原告尚未扣除春节期间报停的租赁费，对原告起诉主张的租赁费数额不予认可，双方应根据实际使用情况对租赁费进行结算；2、被告已实际付款3368540元，原告在起诉状中陈述的付款金额与事实不符；3、因原告违反租赁合同约定，租赁的吊塔和施工电梯多次出现故障，设备拆除清运不及时，经被告多次书面函告，原告均未按时维修和拆除，导致被告不能正常使用租赁设备，致使工程延误工期257台日，应当扣除租赁费和司机费用175800元、窝工损失445800元，以抵扣原告的租赁费。对原告造成的延误工期损失，被告将保留追诉的权利。4、原告在出租设备过程中，违反工程安全管理规定等，项目部对被告违反操作规定和安全规定的行为，进行了处罚，累计罚款52000元，应从租赁费中予以扣除。综上，请驳回原告的诉讼请求。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：被告山东建设集团因承建临泉县姜尚花园公租房建设施工项目，向原告安通机械租赁公司租赁施工升降机、塔式起重机各8台，双方于2016年4月15日分别签订了《建筑施工起重机械租赁安拆维保检查合同》、《临泉县姜尚花园公租房项目塔式起重机租赁合同》，合同约定：被告租赁原告塔式起重机8台，月租金1万元，租金按月结算，进出场费每台2万元，塔式起重机到场时一次性现金支付；施工升降机每层进出场费900元，根据不同楼层、不同楼号约定每台9000元或11000元月租费。对施工升降机的支付方式约定，进出场费在安装监测验收合格后支付70%，余款在机械全部退场后一个月内一次性付清；被告原则上每月发放原告上月劳务费，最长不超过两个月发放；租赁使用费每半年支付该期费用的80%，机械全部退场时支付至总费用的80%，余款在之后两个月内支付完毕。合同签订后，从2016年4月21日起至2016年10月17日，原告陆续将施工设备运至施工场地。2017年10月30日，原、被告协商另行增加项目并签订“塔吊安装增加附着”、“维保人员工资”协议，增加的项目金额分别为27000元和47700元。因被告尚欠部分租赁费未支付，原告起诉至本院。 另查明：本案在诉讼中，原、被告经过核算，被告欠原告租赁费1796197元（未扣除春节期间机械设备报停及设备故障停机计算的费用）。原、被告就春节期间机械设备报停时间未达成一致意见，请求法院认定。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护。当事人应当按照约定全面履行自己义务。原、被告双方建立的租赁合同关系系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，依法应为有效合同。原告已按约定交付了机械设备，被告应按约定支付租赁费。未履行合同义务或者履行合同义务不完全，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案在审理中，原、被告就未支付的租赁费经过核算，为1796197元，但应扣除春节期间机械设备报停及设备故障停机计算的费用。根据本地区历年农民工春节放假情况，一般为10天，即农历正月初一至正月初十，本院酌定春节机械设备报停时间为10天。根据原、被告协商的意见，每台每天机械报停费用为330元，原告提供的所有机械设备报停费用共计为132000元｛[（8台×10天×3）+（8台×10天×2）]×330元/台天｝，该费用应在1796197元中扣除。对于被告辩称的因设备故障停工，应扣除相应天数的租赁费用。根据被告提供的证据，2018年4月28日至30日，2#、8#楼电梯被锁，停机3天，2018年5月29日至30日，6#、8#塔吊未解锁，停机2天，以上停机时间本院予以认定，其余部分，因缺乏依据，不予认定。租赁费计算3300元[（3天×2台+2天×2台）×330元/天台]，应予扣除。被告尚欠原告租赁费为1660897元（1796197元-132000元-3300元）。对于原告主张的逾期付款利息，符合有关法律规定，本院予以支持。利息计算以1660897元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2019年9月1日起至租赁费支付完毕时止。对于被告主张的因原告提供的设备停机延误工期及造成窝工，给被告造成的损失应予赔偿，因被告在本案中未提起反诉，对此本院不予审理，被告的损失应另案主张。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，判决如下： 被告山东省建设建工（集团）有限责任公司于判决生效之日起十日内支付原告阜阳市安通建筑机械租赁有限公司租赁费1660897元及逾期付款利息（以1660897元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2019年9月1日起至租赁费支付完毕时止）。 如果未按判决指定的期间履行金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。 案件受理费23188元，减半收取11594元，由被告山东省建设建工（集团）有限责任公司负担9400元，原告阜阳市安通建筑机械租赁有限公司负担2194元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员  张振田 二〇二〇年七月二十四日 书记员  张振田 附：判决所依据的有关法律条文 《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。