河南省平顶山市湛河区人民法院民 事 判 决 书履行生效判决书、调解书、裁定书确定义务告知书人民法院发生法律效力的判决书、调解书、裁定书（以下统称法律文书）确定的义务，义务人必须按生效法律文书规定的期限自动履行义务。根据相关法律和司法解释规定，义务人不自动履行生效法律文书确定义务的，人民法院将强制执行，并视情节轻重对不自动履行的义务人给予如下处罚：一、诉讼参与人或者其他人拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十五条）二、加倍支付迟延履行期间的债务利息或者支付迟延履行金；（民事诉讼法第二百五十三条）三、构成拒不执行人民法院判决裁定罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（刑法第三百一十三条）四、被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。（民事诉讼法第二百五十五条）五、列为失信被执行人，上国家征信网，限制高消费，被相关媒体曝光等，个人声誉受损，在经商办企业、个人就业、金融贷款、出入境、子女上学、乘坐交通工具等方面受到严格限制；（民事诉讼法解释第五百零六条、五百一十八条）（《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息若干规定》第一、七、八条）（《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条）特此告知平顶山市湛河区人民法院河南省平顶山市湛河区人民法院民事判决书（2020）豫0411民初1959号原告：刘冰，女，1976年11月3日出生，汉族。被告：河南省元祐古建筑保护工程有限公司。原告刘冰与被告河南省元祐古建筑保护工程有限公司（以下简称元祐公司）合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告刘冰，被告元祐公司的法定代表人陈延伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘冰向本院提出以下诉讼请求：1.判令元祐公司立即支付刘冰工程督导奖励款10000元。2.诉讼费由元祐公司承担。事实与理由：2019年3月，经刘冰介绍，元祐公司在开封市陈留镇的“张姓祠堂”项目由禹州市万昌古典园林建筑有限公司建设施工。2019年3月5日元祐公司向刘冰出具第20190305号《承诺书》，承诺由刘冰督导该项目建设施工，工程竣工验收后奖励刘冰10000元。施工期间刘冰多次督导施工，2020年1月20日该项目由元祐公司交付业主投入使用，但元祐公司未依约支付奖励款。经多次催要无果，故刘冰诉至法院。元祐公司辩称，应当驳回刘冰的诉讼请求。2019年3月，经刘冰介绍，元祐公司承包的涉案项目由禹州市万昌古典园林建筑有限公司（以下简称万昌公司）建设施工，约定施工工期6个月，应于2019年9月8日竣工。2019年3月5日，元祐公司与刘冰签订第20190305号《承诺书》，约定在施工过程中，必须达到安全施工、文明施工、按期完成工程，达到竣工验收条件。但在项目建设过程中，由于刘冰督导不力，甚至不去工地督导，导致地梁出现严重质量问题，停工窝工10余天。2019年7月16日，在工程屋面浇筑混凝土时，由于刘冰未在施工现场进行督导，施工队未在有效时间内进行屋面养护，造成屋面干裂，出现屋外下大雨，屋内滴水漏水的严重安全事故。2019年国庆前，元祐公司多次联系刘冰和施工方组织施工人员进行施工，但施工方迟迟调不上来施工人员，造成施工工期的无限延拖。元祐公司多次与刘冰打电话或发微信要求刘冰督导施工队的工作，刘冰表示自己不懂工地施工，要求元祐公司通知其他人督导。直到2020年4月25日，“张氏祠堂”项目才竣工验收。刘冰没有完成承诺书所约定的目标和任务，无权要求支付奖励款。刘冰围绕其诉讼请求依法提交了承诺书，拟证明元祐公司没有按照约定支付奖励款。元祐公司对该证据无异议。本院对该证据的真实性、关联性予以确认。元祐公司依法提交了以下证据：1.涉案项目的建筑工程施工合同书，拟证明开工日期以及期限要求、质量要求。2.涉案项目的验收纪要，拟证明“张氏祠堂”正式竣工日期交工日期。3.涉案项目施工签证表以及出现严重质量问题的部位图片，拟证明刘冰督导不到位，工程质量不合格，施工方重新制作地梁。4.承诺书，拟证明刘冰督导不到位导致出现严重质量问题。5.元祐公司的法定代表人陈延伟与刘冰的聊天记录，拟证明2019年8月9日之前刘冰未去过工地，督导不到位。6.证人张某刺、张某跃的证言，拟证明因刘冰督导不到位导致工程延期，且出现质量问题。刘冰对证据1、2、3、5、6无异议；认为证据4与其无关。本院对上述证据的真实性、关联性予以确认。根据当事人的陈述和经庭审确认的证据，本院认定事实如下：元祐公司系开封市陈留镇的“张氏祠堂”项目的承包方。刘冰向元祐公司介绍万昌公司作为涉案工程的施工方，后元祐公司于2019年3月5日与万昌公司签订建筑工程施工合同书，约定工程工期为6个月，开工日期暂定2019年3月8日。同日，元祐公司向刘冰出具承诺书，载明：刘冰同志：在元祐公司在河南省“张氏祠堂”建设中，由您督导万昌公司对“张氏祠堂”项目建设施工。在施工过程中，必须达到安全施工、文明施工、按期完成工程，达到竣工验收条件。我公司承诺：“张氏祠堂”工程竣工，经业主单位验收后，奖励您壹万元整（10000.00元）。您加入平顶山市古建筑学会的会费（一般会员）壹仟元在您拿到奖金后，交到平顶山市古建筑学会秘书处。刘冰在该承诺书下方签署：收到，无异议。刘冰。2019年3月5日。证人张某刺、张某跃作为涉案工程的发包方出庭佐证，认可施工过程中做到了安全施工、文明施工，但因元祐公司安排的施工人数较少，且存在质量问题，造成工程延期，直至2020年4月25日才竣工验收，但没有要求元祐公司支付违约金，仅增加了工程质量保证金，工程款已支付到位；在施工现场仅见刘冰两三次。元祐公司认为刘冰为其介绍施工队，但未尽到督导义务，不应支付奖励金10000元。刘冰认为元祐公司应当向其支付奖励金10000元，经多次催要无果，故诉至法院。本院认为，刘冰与元祐公司签订的承诺书系当事人的真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，本院予以确认。发包方认可涉案工程做到了安全施工、文明施工，虽工程延期，但延期的原因系施工人数少且存在质量问题，另元祐公司与刘冰未明确约定督导的时间、方式及内容等，故元祐公司应当向刘冰支付奖励款。但刘冰去施工现场督导次数较少，未尽到督导责任，本院综合考虑双方履行合同的程度、双方的过错程度等因素，酌定元祐公司向刘冰支付奖励金6000元。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、河南省元祐古建筑保护工程有限公司于本判决生效之日起十日内向刘冰支付奖励金6000元。二、驳回刘冰的其他诉讼请求。案件受理费50元，减半收取25元，由刘冰负担。本判决为终审判决。审判员  赵宝华二〇二〇年七月三十一日书记员  陈玉阁附：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。附件：中华人民共和国民事诉讼法第一百一十一条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的；（二）以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指示、贿买、胁迫他人作伪证的；（三）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；（四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的；（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的；（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。人民法院对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第一百一十五条对个人的罚款金额，为人民币十万元以下。对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。拘留的期限，为十五日以下。被拘留的人，由人民法院交公安机关看管。在拘留期间，被拘留人承认并改正错误的，人民法院可以决定提前解除拘留。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。第二百五十五条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五百零六条被执行人迟延履行的，迟延履行期间的利息或者迟延履行金自判决、裁定和其他法律文书指定的履行期间届满之日起计算。第五百一十八条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院除对被执行人予以处罚外，还可以根据情节将其纳入失信被执行人名单，将被执行人不履行或者不完全履行义务的信息向其所在单位、征信机构以及其他相关机构通报。最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定第一条被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；（二）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（三）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（四）违反财产报告制度的；（五）违反限制消费令的；（六）无正当理由拒不履行执行和解协议的。第七条各级人民法院应当将失信被执行人名单信息录入最高人民法院失信被执行人名单库，并通过该名单库统一向社会公布。各级人民法院可以根据各地实际情况，将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等其他方式予以公布，并可以采取新闻发布会或者其他方式对本院及辖区法院实施失信被执行人名单制度的情况定期向社会公布。第八条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。中华人民共和国刑法第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定第三条被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的，可以向执行法院提出申请。执行法院审查属实的，应予准许。平顶山市湛河区人民法院地址：平顶山市湛河区东风路东段1号邮编：467000