河南省孟州市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0883民初740号原告：吕丰娟，女，汉族，1985年12月19日出生，住所：河南省孟州市。委托诉讼代理人：崔南方，孟州市法律服务所法律工作者。被告：孟州市艺品装饰设计工程有限公司，住所：孟州市市内河阳大街东段绿地苑281-89号，原地址：孟州市大定路南段46号。统一社会信用代码91410883330109738J（1-1）。法定代表人：郭延斌，公司经理。委托诉讼代理人：牛晨阳，男，汉族，1994年10月2日出生，住所：河南省伊川县，系公司员工。原告吕丰娟与被告孟州市艺品装饰设计工程有限公司（以下简称孟州艺品装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月24日依法受理，由审判员高中祥适用简易程序公开开庭进行了审理。原告吕丰娟之委托诉讼代理人崔南方与被告孟州艺品装饰公司之法定代表人郭延斌及其委托诉讼代理人牛晨阳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告吕丰娟的诉讼请求是：1．依法判令被告孟州艺品装饰公司立即给付原告吕丰娟违约金9,200元；2．案件受理费用50元，由被告孟州艺品装饰公司承担。事实与理由：2018年3月27日，原告吕丰娟与被告孟州艺品装饰公司签订一装饰工程施工合同。合同约定：原告吕丰娟将本人位于孟州市九鼎毓秀小区2号楼2单元6楼东户的房屋以大包形式交于被告孟州艺品装饰公司进行装修，工程总价款92,000元；合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见办理合同终止手续的情况下擅自解除合同的，应按合同总造价的10％作为违约金给付对方。合同签订后，被告孟州艺品装饰公司未按合同认真履行，中途停工，没有按约定交工。原告吕丰娟多次催促继续履行合同，但被告孟州艺品装饰公司置之不理。被告孟州艺品装饰公司构成违约，应当承担支付违约金的违约责任。被告孟州艺品装饰公司在法定答辩期限内未向法庭提交书面答辩。庭审时辩称，该与原告吕丰娟签订一装饰装修合同。原告吕丰娟没有按约定期限支付装修工程款，违约在先，导致该不能按约定期限完成装修工程，不能完成整个工程。该不存在违约行为。该先前起诉吕丰娟后，获知吕丰娟已将未完装饰工程重新委托他人接续装修，并已装修完毕。综上，应当驳回原告吕丰娟的诉讼请求。根据双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点归纳如下：1．被告孟州艺品装饰公司在装饰装修履行合同过程中是否存在违约行为？2．按照合同约定总价款92,000元的10％主张违约金，是否存在事实根据？围绕着第1、2个争议焦点，原告吕丰娟提供了如下证据材料：1．家庭居室装饰装修工程施工合同一份，意在证明与被告孟州艺品装饰公司于2018年3月27日签订一装饰装修工程合同。经质证，被告孟州艺品装饰公司对此不持异议。经审查，本院确认该证据材料的证据效力。2．（2019）豫0883民初2371号民事判决书、（2020）豫08民终221号民事判决书一份，意在证明被告孟州艺品装饰公司在合同约定期限内未按期完成约定工程构成违约，业主委托他人接续施工木工完成后的剩余工程情况。经质证，被告孟州艺品装饰公司对此证据的真实性不持异议，但对证明指向有异议。经审查，本院确认该证据材料的真实性。3．微信聊天记录（经电子信息纸质化），意在证明工程款的给付不是依照合同约定给付而是“边干活边给付”；证明工程进度逾期后，原告吕丰娟持续催促，被告孟州艺品装饰公司构成违约。经质证，被告孟州艺品装饰公司提出异议认为微信形式不完整，内容失真。经审查，对该证据材料的证明指向不予确认。围绕着第1、2个争议焦点，被告孟州艺品装饰公司提供了如下证据材料：1．进账表一张，意在证明原告吕丰娟交付工程的时间、款额、次数及合计总额。经质证，原告吕丰娟对此证据材料的真实性无异议。经审查，本院确认该证据材料的真实性。2．木工验收单一份，意在证明工程阶段性验收情况。经质证，原告吕丰娟对此不持异议。经审查，本院确认该证据材料的真实性。根据双方的诉辩意见，经过双方举证、质证、本院认证确认的有效证据，本案案件事实确认如下：2018年3月27日，原告吕丰娟与被告孟州艺品装饰公司签订一装饰装修工程施工合同。合同载明：“甲方（业主）吕丰娟、乙方（施工方）孟州艺品装饰公司；吕丰娟将自己位于孟州市九鼎毓秀小区房屋（2号楼2单元6楼东户、建筑面积129平方米）装饰工程以大包形式交给孟州艺品装饰公司装修，工程总价款92,000元；工期90个工作日，自2018年3月28日起至2018年6月28日止，以实际开工日为准；合同生效后工程款分三次付清，第一次于签订合同当日按60％付款55,200元，第二次在木工完工之日按35％付款32,200元，第三次在完工验收合格之日按5％付款4,600元；工程验收分隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收，对于隐蔽工程、中间验收应由双方及时办理，以便于进入下道工序施工，业主如不能按通知时间到现场视作同意，工程全部结束后，施工方应通知业主在5天内组织验收，填写工程验收单；施工过程中，双方对工程质量发生争议，由质检部门对工程质量予以验证；……业主不按期支付工程款，合同工期相应顺延；在合同履行过程期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的10％作为违约金付给对方；因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应当进行赔偿；如一方因故无法履行合同时，应及时通知另一方后办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；本合同经各方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止；合同落款签章日期2018年3月27日”。合同签订前，原告吕丰娟于2018年3月18日预付订金1,000元。合同签订后，原告吕丰娟于合同签订当日（3月27日）交付款额20,000元、于4月21日交付款额20,000元、4月22日交付款额20,000元，合计61,000元。被告孟州艺品装饰公司开始施工。2018年4月21日，原告吕丰娟的公爹高大朝签署了泥工项目验收单，确认泥工项目合格；木工项目完成后，原告吕丰娟的公爹高大朝签署了木工项目验收单，确认木工项目合格。合同履行后期开始至合同约定施工期限届满后历一段时间，即大概自2018年5月27日始到2018年7月12日前后，为装修款给付、施工装修，双方就合同履行产生矛盾并趋于激化。2018年7月份，应原告吕丰娟提出，被告孟州艺品装饰公司向装饰场所送去“方太”烟机灶具以备安装。之后，原告吕丰娟房屋换锁，被告孟州艺品装饰公司未再安装。自此，被告孟州艺品装饰公司施工停止、原告吕丰娟就剩余装饰工程委托他人接续施工（工程最终完成）。2019年9月4日，被告孟州艺品装饰公司先行起诉至法院，请求判令吕丰娟立即给付按合同约定的剩余工程款31,000元，经一审、二审生效判决判令吕丰娟给付孟州艺品装饰公司工程款9,040元。嗣后，原告吕丰娟于2020年4月24日以被告孟州艺品装饰公司未按合同约定期限完成工程、未达成合意擅自解除合同违反合同约定构成违约为由诉至法院，请求判令被告孟州艺品装饰公司承担违约责任支付违约金9,200元。本院认为，当事人本着平等、自愿原则经协商一致订立的合同，一经双方签订即对双方具有法律拘束力，双方应当遵循诚信原则全面履行合同约定的义务，一方履行合同义务不符合约定的应当支付违约金承担违约责任。结合本案，合同生效后，在履行初始，原告吕丰娟即未全面按照合同约定时间节点给付装修工程款；被告孟州艺品装饰公司亦未依照合同在约定工期期限届满前全面完成装修工程。然而，合同明确约定“业主不按期支付工程款，合同工期相应顺延”。在此情况下，原告吕丰娟提供的证据不足以充分证明被告孟州艺品装饰公司未按期全面完成装修工程是由其单方行为造成的。被告孟州艺品装饰公司施工停止、原告吕丰娟就剩余装饰工程委托他人接续施工并最终完成，造成合同事实上的解除。综合分析在案证据，原告吕丰娟提供的证据不足以充分证明合同的解除是属于被告孟州艺品装饰公司的单方擅自解除行为造成的。原告吕丰娟依据合同关于“合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应当按照合同总造价的10％作为违约金付给对方”这一约定请求对方支付违约金，所提供证据不足以充分证明被告孟州艺品装饰公司的行为符合此约定。因此，原告吕丰娟的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。故根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条之规定判决如下：驳回原告吕丰娟的诉讼请求。案件受理费50元，减半收取25元，由原告吕丰娟承担。如不服本判决，可在接到本判决书之日起十五日内向本院递交上诉书，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。审判员  高中祥二〇二〇年七月八日书记员  刘春燕