江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏05民终5433号上诉人(原审被告)：昆山亚欣金属制品有限公司，住所地昆山市陆家镇合丰开发区金竹路。法定代表人：沙玲，该公司总经理。委托代理人：王依，江苏传承律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:苏州道和电力设计安装有限公司，住所地昆山开发区盛希路198号5号房。法定代表人：潘敬兴，该公司执行董事兼总经理。委托代理人：王一奇，北京盈科（昆山）律师事务所律师。上诉人昆山亚欣金属制品有限公司（以下简称亚欣公司）因与被上诉人苏州道和电力设计安装有限公司（以下简称道和公司）承揽合同纠纷一案，不服江苏省昆山市人民法院（2020）苏0583民初220号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年6月11日立案后依法进行了审理。本案现已审理终结。亚欣公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回道和公司的起诉，本案一、二审诉讼费用由道和公司承担。事实与理由：道和公司应就其逾期交付的违约行为承担责任，即赔偿亚欣公司的租金损失82500元，余款亚欣公司愿意支付。双方签订合同的目的是供亚欣公司的承租户昆山福盛团膳管理有限公司（以下简称团膳公司）使用，但因道和公司逾期交付，导致团膳公司无法及时经营使用，为此亚欣公司与团膳公司达成协议赔偿团膳公司82500元，该款在团膳公司应付亚欣公司的租金中扣除。该损失因道和公司违约造成，故应由道和公司承担。道和公司二审答辩称：一审法院认定事实清楚、适用法律正确，证据确凿充分，请求二审驳回上诉。道和公司向一审提出诉讼请求：1、亚欣公司支付道和公司工程款180000元并赔偿逾期付款利息损失（以180000元为基数，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率的1.3倍，自2018年12月19日起计算至实际支付之日止）；2、亚欣公司支付道和公司垫付的线路设计费用3184元；3、由亚欣公司承担本案诉讼费用。一审法院经审理查明：2018年8月7日，道和公司（乙方）与亚欣公司（甲方）签订一份工程合同，亚欣公司将“原250KVA变压器增容到630KVA正式用电工程”发包给道和公司；工作内容为供电公司流程的报批，涉及图纸、采购和安装、验收和通电(低压出线开关选用常熟开关)，本合同包含各项供电局手续申请费用及配电站内部安装调试工程。本合同不包含配电房的基础、接地网工程费用、配电房的低压出线费用、外部线路工程费用，外部线路工程费由甲方自理直接支付给供电公司。合同约定工程采取双方协商、费用包干方式，总包费为37万元，付款方式为合同签订后预付17万元，正式用电通电后一周内支付清全部余款20万元。本工程按已审定的设计或方案进行施工，甲方如有变动设计或方案，必须在事前先与乙方协商确认及办理增减手续并承担由此引起的经济费用。关于工期，合同约定土建完工并具备进场条件后60个工作日内完成并通电。如因甲方未及时付款或配电房土建等进场条件未完成，以及其他非乙方原因导致的时间延误，延误的时间相应顺延。本工程的质量目标为优良。工程质量验收依据及标准：按照设计图精心施工，提供设备制造厂产品说明书及技术资料、国家现行专业施工验收规范。在施工中采用新工艺的质量标准的，由乙方在施工前提出，双方共同商定。分项工程的验收工作如因施工原因造成不合质量要求而返工的费用均由乙方承担。工程完工后，如果甲方暂时不能试运行，则由甲方保管本工程。合同尾部甲方处由亚欣公司公司盖章及沙品亚个人盖章确认。一审另查明，道和公司称其待配电房等基础设施完工后，在2018年10月11日具备进场条件。一审审理中道和公司提交一份2018年10月11日的销货单，当日道和公司将涉案工程所采购的设备运送至工程现场。另根据道和公司报送给供电部门的竣工报告，涉案工程于2018年10月18日施工结束，于2018年10月22日通过自验收。供电公司系统内显示，亚欣公司630KVA变压器试验日期2018年10月22日，首次运行日期及实际启用日期为2018年12月12日。一审再查明，合同签订后亚欣公司向道和公司支付了工程费用200000元，余款180000元尚未支付。亚欣公司辩称签订合同时已具备进场条件，本案中道和公司存在逾期交付导致亚欣公司产生损失82500元，亚欣公司要求在余款中抵扣该损失。亚欣公司为此提供一份其与案外人团膳公司出具的证明书，证明书载明：经甲（亚欣公司）、乙（福盛公司）双方友好协商，达成一致，因甲方变压器改造未能及时完成供电，因房租合同规定提供200KW电力，原有无法满足才升级改造，延误乙方未能及时搬迁，双方协商减去2018年度房租1个月(2018年11月1日至2018年11月31日)，每年租金99万/12个月=8.25万元，此款项已从2019年度房租中扣除。道和公司对亚欣公司该项抗辩主张不认可，审理中道和公司提供了一份承诺书照片，该承诺书由亚欣公司盖章出具，出具日期为2019年8月19日，内容为：我公司承诺苏州道和电力设计安装有限公司变压器改造余款18万元，承诺9月10日付10万元，9月20日付8万元，到期不付本公司愿承担一切责任。道和公司称该承诺书系道和公司催款时由亚欣公司老板沙品亚所写，道和公司法定代表人认为该承诺书系亚欣公司的空口承诺，故拍照后将承诺书退给沙品亚，承诺书已被沙品亚销毁。亚欣公司因道和公司未能提供承诺书原件故对此不予认可。道和公司已将涉案的37万元工程款发票开具给了亚欣公司，亚欣公司一方由沙品亚在2018年12月签收了上述发票。一审又查明，因亚欣公司处接入总容量增加，原刀闸需更换为用户智能分界开关，2018年8月昆山市广晟电力设计服务有限公司（以下简称广晟公司）设计外部接入线路并出具《昆山亚欣金属制品有限公司10kv外部接入工程概算书》，其中载明设计费3184元。道和公司于2018年9月3日向广晟公司支付了该笔设计费。广晟公司向亚欣公司开具了该笔设计费发票。一审法院认为，道和公司与亚欣公司之间的工程合同依法成立有效，双方均应恪守履行。合同中约定工期为“土建完工并具备进场条件后60个工作日内完成并通电”，道和公司在2018年10月11日运输设备进场，根据其报送给供电公司的竣工材料及供电公司内部系统显示，2018年10月22日工程通过道和公司自验收，后经供电公司确认于2018年12月12日实现首次运行。道和公司自进场至通电运行未超出合同约定工期。亚欣公司辩称合同签订时已具备进场条件但未能举证证明，且亚欣公司在2018年10月11日道和公司运输设备进场时进行了签字签收，其未就道和公司的进场时间提出过异议。另根据道和公司提交的承诺书照片，亚欣公司就工程余款180000元进行过承诺确认，虽然道和公司未能提供原件，但其对于承诺书的出具情形进行了解释说明，该院认定该承诺书照片具备证明效力。综上，该院认定道和公司在合同约定工期内施工完毕，亚欣公司提出的房租损失并非道和公司造成，亚欣公司该项抗辩主张不予支持，其应支付道和公司剩余工程款180000元并赔偿相应的逾期付款利息损失（以180000元为基数，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率自2018年12月19日起支付至2019年8月19日，按照按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准自2019年8月20日起计算至实际支付之日止）。关于道和公司主张的设计费3184元，广晟公司出具的外部接入工程概算书中明确载明该费用系外部接入线路设计费用，本案双方工程合同中约定了合同价款并不包含外部线路工程费用，道和公司已代为垫付该笔设计费，广晟公司向亚欣公司开具了设计费发票且经亚欣公司人员签收，故该院认定亚欣公司应支付道和公司垫付的该笔设计费3184元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条之规定，判决：一、亚欣公司支付道和公司工程余款180000元并赔偿相应的逾期付款利息损失（以180000元为基数，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率自2018年12月19日起支付至2019年8月19日，按照按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准自2019年8月20日起计算至实际支付之日止），于判决书生效后十五日内履行完毕；二、亚欣公司支付道和公司垫付的设计费3184元，于判决书生效后十五日内履行完毕。(如采用转账方式支付，请汇入道和公司指定账户，或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部，账号：32×××60)。案件受理费减半收取为2093元，保全费1520元，合计3613元，由亚欣公司承担。一审经审理查明的事实本院予以确认。本院认为：亚欣公司与道和公司之间的承揽合同成立并有效，道和公司完成了承揽成果，亚欣公司应按约支付价款。亚欣公司上诉提出道和公司存在逾期交付的违约行为导致其损失，但根据合同约定的工期，结合实际履行过程中道和公司实际进场时间、完工试验日期及首次运行日期，亚欣公司所称的逾期交付缺乏事实依据，故其据此要求道和公司在欠付价款中扣减其损失的请求也不能成立。综上所述，亚欣公司的上诉请求均不能成立，一审法院认定事实清楚、适用法律正确、实体处理并无不当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4186元，由上诉人昆山亚欣金属制品有限公司负担。本判决为终审判决。审判员 管 丰二〇二〇年七月三十日书记员 汤烨雯法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买费经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。六、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。七、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。