大连市金州区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0213民初2075号原告：于世凤，女，1968年8月25日出生，满族，住辽宁省大连市甘井子区。委托诉讼代理人：国长征，男，1967年10月1日生，系大连金普新区正福法律服务所法律工作者，住大连市金州区。被告：大连美亿家装修装饰有限公司，住所地：大连市金州区友谊街道民主街6号2单元5层2号。法定代表人：王彦文，系该公司经理。被告：王彦文，男，1985年8月25日出生，蒙古族，系被告大连美亿家装修装饰有限公司法定代表人。住大连市金州区。原告于世凤诉被告大连美亿家装修装饰有限公司、被告王彦文装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月6日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告于世凤及其委托代理人国长征、被告大连美亿家装修装饰有限公司法定代表人王彦文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告于世凤提出诉讼请求：1、要求解除原告与被告大连美亿家装修装饰有限公司签订的案涉《住宅室内装饰装修施工合同》。2、要求二被告共同返还原告多支付其的装修材料费和装修工时费合计50456.76元；同时被告方应支付其工期违约，导致原告方自2019年6月1日至被告方全额给付原告上述多付50456.76元为止期间的房租费，原告方房租费每月按260元计算。3、二被告支付原告垫付案涉房屋已装修部分所用材料和工时费的评估费合计1000元、支付原告为诉讼复印的材料费合计90元。4、本案诉讼费由被告方承担。事实和理由：原告拟对位于大连市金州区光明街道堆金街（保利金香槟小区6号楼1—902）43号1单元9层2号住宅进行室内装修。2019年3月5日原告与被告签订了案涉房屋室内包工包料《住宅室内装饰装修施工合同》，原告按被告要求支付了其装修材料及工时费132100元，原、被告双方约定2019年5月28日装饰装修施工完工。被告收到原告132100元后，屡次拖延工期，用各种借口欺骗原告，至今被告尚有部分装修施工没有完工，而且被告已多日不接原告电话。鉴于被告不讲诚信、施工时间屡次违约，至今超出双方约定完工时间已近5个月，直接影响了原告入住时间，导致原告一直在外租房居住。室内没有安装部分有：阁楼地板、所有地角线、灶台理石、四个窗台板、护栏、扶手、三个灯具及开关、四个套装门。被告大连美亿家装修装饰有限公司辩称：同意原告的第1项诉讼请求，不同意原告第2、3、4项诉讼请求。有一些物品已经定制，柜门、门、楼梯扶手、理石都是定制款，如果解除合同，这些物品其他人都用不了。2019年10月原告将钥匙收回，导致我无法再给原告安装这些定制的物品。由于工程款原告没有按时支付，导致我无法按期施工，双方合同约定是预付工程款，如果钱不到位，我不可能垫付款给原告施工。原告最后一次支付我款项的时间是2019年7月19日，导致定制品时间往后延迟。门房、窗户、理石、拉门等的定制时间比较长，原告没有按时支付我款项，被告可以随时停止施工，在被告没有收到原告款项时，被告可以停止施工，责任由原告承担。考虑原告是工薪阶层，我当时没有终止合同，将施工放在工艺上，扶手等定制物品都已经进行了加工，都是木质品，由于原告10月11日将钥匙收回，提出终止合同，已经定制的木质品放置时间比较长，现在已经变形不能使用。原告支付完第三笔进度款后每日早晚给我打电话催促，已严重影响了我的生活。被告王彦文辩称：：同被告大连美亿家装修装饰有限公司答辩意见。经审理查明：被告大连美亿家装修装饰有限公司系被告王彦文一人成立的有限责任公司。2019年3月3日，原告与被告大连美亿家装修装饰有限公司签订一份《住宅室内装饰装修施工合同》。约定，原告作为发包人将其儿子张东购买的位于保利金香槟小区6号楼1—902室的室内装饰工程发包给被告大连美亿家装修装饰有限公司施工；承包方式：包工包全部材料；开工日期：2019年3月5日；竣工日期：2019年5月28日；合同价款：134000元；工程款支付方式：（1）合同签约后付46900元；（2）土建施工前付40200元；（3）墙面大白施工前付40200元；（4）验收合格付6700元。合同签订当日，原告按约给付被告大连美亿家装修装饰有限公司第一笔预付款46900元。被告遂于2019年3月5日进行施工。2019年4月16日，原告按被告大连美亿家装修装饰有限公司要求给付第二笔工程进度款40200元。第三笔工程进度款40200元，原告分别于2019年6月2日给付20000元，于2019年6月18日给付15000元，于2019年7月19日给付10000元，实际给付45000元。至2019年7月19日，原告共给付被告大连美亿家装修装饰有限公司工程款132100元。截止2019年10月12日，被告大连美亿家装修装饰有限公司仍没有依约完成施工。同年10月13日，原告从被告王彦文处收回案涉房屋钥匙。被告大连美亿家装修装饰有限公司自此后亦没有继续对案涉工程进行施工。另查，被告大连美亿家装修装饰有限公司于2019年3月4日在鸿源木门橱柜处为案涉工程定制橱柜；于2019年6月18日在吴鑫木业处为案涉工程定制楼梯扶手、木门、衣柜门。前述定制的橱柜、楼梯扶手、木门、衣柜门截止2019年10月12日被告大连美亿家装修装饰有限公司仍没有完成安装。再查，原告委托大连亿泷装饰装修工程有限公司对被告大连美亿家装修装饰有限公司案涉已完工程进行造价评估。大连亿泷装饰装修工程有限公司于2019年10月14日出具《室内基础装修工程预算评估清单》，评估价为81643.24元。原告与二被告对该评估价予以认可。本院所认定的上述事实，有原告提供的《商品房买卖合同》一份、购房发票一份、户籍证明一份、营业执照复印件、《住宅室内装饰装修施工合同》一份、被告大连美亿家装修装饰有限公司向原告出具的《收款收据》五份、录音资料一份、大连亿泷装饰装修工程有限公司出具的《室内基础装修工程预算评估清单》一份、照片八张、被告提供的定制橱柜、楼梯扶手、木门、衣柜门明细三份以及当事人当庭陈述在案为凭，上述证据材料已经开庭质证及本院审查，可以采信。本院认为：原告与被告大连美亿家装修装饰有限公司于2019年3月3日签订的《住宅室内装饰装修施工合同》是双方真实意思表示，合法有效，应予保护。双方均应按照合同约定履行义务。现原告因被告大连美亿家装修装饰有限公司未按期完成施工，请求解除与被告签订的上述施工合同，被告大连美亿家装修装饰有限公司表示同意，本院予以准许。双方认可已完成工程造价81643.24元，而原告实际已经给付被告大连美亿家装修装饰有限公司工程款132100元，多支付50456.76元，被告大连美亿家装修装饰有限公司应予返还。被告大连美亿家装修装饰有限公司系被告王彦文一人成立的有限责任公司。被告王彦文没有提供相关证据证明该公司财产独立于自己的财产，应对该公司债务承担连带责任。故被告王彦文应对被告大连美亿家装修装饰有限公司返还原告50456.76元的债务承担承担连带给付责任。对二被告提出的因原告第三笔进度款40200元未按时支付，延误房门、楼梯等定制时间导致其工期延误，现定制的橱柜、楼梯扶手、木门、衣柜门已经制作完成，不同意返还原告多支付的已完工程款的辩解意见。本院认为，首先，二被告并未提供原告未按约定支付工程进度款的证据；其次，二被告亦未提供其延误定制房门、楼梯等系原告原因所致；最后，如果按照二被告所述2019年4月29日是合同约定的第三笔进度款支付时间，就算原告一次性全额支付给被告大连美亿家装修装饰有限公司40200元，被告大连美亿家装修装饰有限公司能在2019年4月29日向制作方定制成功，那么，比照被告大连美亿家装修装饰有限公司提供的从定制楼梯扶手、木门、衣柜门到完成制作及安装实际近4个月时间仍没有完成的事实（于2019年6月18日定制的楼梯扶手、木门、衣柜门，截止2019年10月12日近四个月时间仍没有完成安装），被告大连美亿家装修装饰有限公司亦不能在约定的2019年5月28日竣工。故案涉工程的工期延误责任在被告大连美亿家装修装饰有限公司而不在原告。且被告王彦文在与原告儿子张东的谈话录音中亦承认工期延误责任在他。本院对二被告的上述辩解意见不予采纳。对原告提出的因二被告延误工期导致其自2019年6月1日起租房居住，要求二被告共同给付每月260元房租至二被告返还多付的50456.76元止的诉讼请求。本院认为，案涉房屋并非原告购买，购房者系原告儿子。原告没有提供相关证据证明案涉房屋装修完成后由原告居住。原告提供的案外人收到原告房租的收据并不能充分证明原告租房居住系二被告违约所致。故对原告上述诉讼请求本院不予支持。对原告提出的要求二被告支付对案涉已完成工程进行工程造价评估的费用1000元及为诉讼发生的复印费90元的诉讼请求。本院认为，对案涉已完成工程进行工程造价评估系原告单方委托第三方进行的，并不是双方合意委托。且原告委托的大连亿泷装饰装修工程有限公司并非取得评估资格的评估机构，该该评估费的合法性无法确认。关于复印诉讼材料费用，在案涉合同中没有相关约定由哪一方承担。故原告该诉讼请求没有法律和事实依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十三条第一款、第九十七条、《中华人民共和国民法总则》第三条、《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，判决如下：一、解除原告于世凤与被告大连美亿家装修装饰有限公司于2019年3月3日签订的《住宅室内装饰装修施工合同》。二、被告大连美亿家装修装饰有限公司于本判决生效后十日内返还原告于世凤工程款50456.76元。三、被告王彦文对上述工程款向原告于世凤承担连带返还责任。四、驳回原告于世凤其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费530元（原告已预交），由被告大连美亿家装修装饰有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于辽宁省大连市中级人民法院。审判员  宫绍辉二０二〇年七月三十日书记员  连 方