河南省安阳市北关区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0503民初1245号原告：李鸿菊，女，1944年11月10日生，汉族，现住安阳市文峰区。委托诉讼代理人人：王荣鑫（系李鸿菊之子），男，汉族，住安阳市文峰区德隆街秀水苑30号楼1单元7层0704号。被告：安阳市钰尚装饰工程有限公司，住所地安阳市文峰区彰德路75号文峰区招待所2楼210室。统一社会信用代码：914105003562028691。法定代表人：黄磊。原告李鸿菊与被告安阳市钰尚装饰工程有限公司（以下简称安阳钰尚公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序于2020年7月9日公开开庭进行了审理。原告李鸿菊的委托诉讼代理人王荣鑫到庭参加诉讼。被告安阳钰尚公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告李鸿菊向本院提出诉讼请求：1、责令被告退还装修工程余款40969元和原告另行支付的工资、材料费3485元，两项共计44454元，以及两项按同期利率结算2017年12月1日-2019年12月31日期间的利息；2、根据《中华人民共和国合同法》第一百一十五条之规定，责令被告双倍返还原告定金共28000元；3、根据安阳钰尚公司第0200100号《装饰装修工程合同》第七条7.6项之约定，责令被告支付原告工程总造价20％的违约金共计14400元；4、诉讼费以及相关费用由被告承担。事实与理由：原告于2017年购买了位于北关区××路××楼××单元××住宅××套。2017年8月份在位于安阻市文峰区平原路南段的安阳钰尚公司与公司监事张虎虎、设计师高隆共同商定了房子的装修事项，工程总造价为72000元。按照安阳钰尚公司要求，先后于2017年8月27日交付定金14000元、2017年9月15日交付工程款36000元，两次共交款50000元，为工程总造价的70％，达到了安阳钰尚公司签订合同的交款数额要求。2017年9月15日在安阳钰尚公司、原告与老伴王惠民及张虎虎、高隆共同见证并签订了安阳钰尚公司第0200100号《装饰装修工程合同》，原告和高隆分别代表甲乙双方在合同上签字。合同约定开工日期为2017年9月20日，竣工日期为2017年11月30日，工程总期限为70日，总造价为72000元。自2017年9月20日开工以来，安阳钰尚公司一直没派人员施工，经原告多次到安阳钰尚公司找张虎虎催促，才派了人员，但也是干一会就走了，一直这样干干停停、拖拖拉拉。期间原告又多次找张虎虎协商、催促，要求其加快施工进度，但不见成效，依旧如故。至2017年11月初，才完成了厨卫防水、水电改造和运来厨房、卫生间、阳台所需的瓷砖，但瓷砖运来后一直没有人员来施工。在原告的一再催促下，约一周后才有一名工人联系。但第二天工人来后却说“公司得先给我点饭钱，不给钱不中，在这干活我得吃饭，不给钱咋吃饭”，还讲道“公司说今天上午让监理过来给我送钱”结果等了一上午也没见公司有人过来送钱。工人到中午走时说“不给我钱，我不能白干活”。之后几天时间原告又多次去公司找，但每次去都是大门紧锁，无人办公。由于天气渐冷，原告在万般无奈的情況下，才决定由自己另行拿出工钱和料钱把瓷砖贴了。就电话联系了那名工人。原告购买水泥、粗沙、填缝剂、地漏、过门石等材料共计485元，并于2017年11月27日完工后支付工人工资3000元。至此以后，安阳钰尚公司再无音讯，无人过问，造成无法继续施工，安阳钰尚公司单方面终止合同。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》等法律法规之规定，安阳钰尚公司和济南钰尚公司在排除不可抗力的前提下，属于单方违约，应当承担民事责任，原告有权要求被告退还工程余款并支付相应利息，承担相应的违约责任。庭审时，经释明，原告当庭变更诉讼请求为：请求被告退还装修首付余款25000元、原告另行支付的工资、材料费3485元，两项合计要求计算利息；并责令被告支付原告工程总造价20%的违约金，不再主张定金损失。被告安阳钰尚公司未答辩。本院经审理认定事实如下：原告李鸿菊提供了一份其作为甲方与被告安阳钰尚公司（作为乙方）签订的钰尚装饰编号为0200100的《装饰装修工程合同》，合同约定乙方为甲方位于安阳市北关区宜居畅苑1号楼2单元1902号房屋（平层户型、三室两厅一厨一卫一阳台，建筑面积110平米）提供住宅室内装饰装修工程，乙方承包方式为包工、包料、包主材；工程总期限70天，开工日期为2017年9月20日，竣工日期为2017年11月30日；工程总造价为72000元；工程款支付结算与支付方式为首期款签订合同付款比例70%，中期款（木制框架结束、水电改造结束、瓷砖铺贴完毕、厨卫吊顶安装完毕、成品测量下单）付款比例25%，尾期款竣工验收合格后三日内付款比例5%；违约责任相关约定一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的，由责任方承担相关责任；因乙方责任未能按时完工造成工期延误由乙方支付每日千分之一违约金，甲乙双方签订装修合同后，甲方或乙方无故终止合同，应支付百分之二十违约金等。另外钰尚装饰合同对优惠（赠送）进行了补充约定，还有合同的活动方式为以建筑面积为标准基数，每平方米装修520元，含客厅、卫生间、卧室、阳台包工包料精装修，套餐项目在活动细则中进行了明确记载。该合同上落款处，原告李鸿菊签名，被告代理人签名并加盖有公司合同专用章。签订上述合同后，原告称被告安阳钰尚公司未按约定进场施工，在原告催促下才开始进场，施工也是拖拖拉拉，陆续施工至2017年11月初。根据原告陈述，安阳钰尚公司在停工前完成了厨卫防水、水电改造及厨房、卫生间、阳台所需墙砖的运送工作，剩余装修工程均未开始施工。原告多次找安阳钰尚公司协调，发现安阳钰尚公司办公场所已经无人办公，原告只好自行购买所需建筑材料联系工人将厨房、卫生间、阳台墙砖进行了粘贴，花费人工费3000元、材料费405元，并花费80元购买了过门石，为证明上述事实原告提供了现场照片、人工费收到条、材料清单。2017年8月27日，原告向安阳钰尚公司支付装修定金1.4万元，被告出具了收款收据。2017年9月15日，原告支付首期款36000元，安阳钰尚公司出具的收据上注明了“补充首期款36400”的字样和“差400元”的字样。另查明，工程停工后，原告无法与被告安阳钰尚公司取得联系，重新找人将未做装修工程进行了后续施工。现原告要求被告退还装修余款25000元并支付原告垫付款项及利息、违约金。上述事实，有原告李鸿菊提供的装饰装修工程合同、工商信息查询、收款收据、材料清单、收到条、现场照片以及当事人的陈述等证据，予以证实。本院认为，原告李鸿菊与被告安阳钰尚公司签订的《装饰装修工程合同》是当事人在自愿平等、协商一致的基础上签订的，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对当事人均具有约束力。根据合同约定，原、被告约定的装修工期为70日，被告未按约定进场施工，完成的工程也是在原告的催促下断断续续进行，因被告在约定的工期内以自己的行为表明不再履行合同主要义务即完成房屋装修并交付原告，现原告在法庭辩论终结前已经将装饰装修工程另行承包给他人完成施工，由此可见双方签订的《装饰装修工程合同》已经在事实上不能履行，双方签订的合同应当视为解除。合同解除后，被告安阳钰尚公司没有占有原告装修余款的合同依据和法律依据。被告安阳钰尚公司没有到庭参加诉讼，双方对装修完成的进度、完成工程所对应的价款没有进行结算，原告支付装修首期款5万元，在被告没有提供相应证据的情况下，根据原告提供的证据及完成的工程量来看，被告完成的仅有厨卫防水、水电改造及厨房、卫生间、阳台所需墙砖的运送工作，再结合原告当庭陈述，现原告主张按25000元返还装修余款，明显低于市场价，故原告的该项诉讼请求，本院予以支持。关于原告主张的垫付人工费3000元、材料费405元、过门石80元，按装修合同约定，上述费用均应当由被告负担，因原告已经实际垫付，故上述费用被告应当予以支付。关于原告主张的违约金问题，合同约定“甲方或乙方无故终止合同，应支付百分之二十违约金”，本案中被告无理由停工，且停工后公司关门、无法联系，最终导致合同无法继续履行予以解除，被告存在违约，应当承担违约责任。现原告要求被告支付违约金14400元，于法有据，本院予以支持。关于原告主张占用资金期间的利息问题，合同中没有进行约定，原告作为行使解除权的一方，没有证据显示其依法履行通知被告的义务，且原告已经主张了违约金，基于平衡保护当事人合法权益的考虑，该项利息的诉讼请求，本院不予支持。被告安阳钰尚公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃举证的权利，不利后果自行负担，本院依法作缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告安阳市钰尚装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告李鸿菊退还装修款25000元；二、被告安阳市钰尚装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告李鸿菊支付垫付的人工费3000元、材料费405元、过门石80元，合计3485元；三、被告安阳市钰尚装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告李鸿菊支付违约金14400元;四、驳回原告李鸿菊的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费872元，减半收取436元，由被告安阳市钰尚装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提供副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审判员  陈新玲二〇二〇年七月二十七日书记员  高鹏鹰