江苏省连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0706民初3001号原告：刘昌，男，1974年4月2日出生，汉族，住连云港市海州区。委托诉讼代理人：周伟，江苏众昇律师事务所律师。被告：江苏普达建筑安装工程有限公司，住所地江苏省如皋市磨头镇严狄村17组。法定代表人：丁如，该公司执行董事。委托诉讼代理人：丁厚兵，江苏通达瑞律师事务所律师。原告刘昌与被告江苏普达建筑安装工程有限公司（以下简称普达公司）建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2020年7月1日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘昌及其委托诉讼代理人周伟、被告普达公司的委托诉讼代理人丁厚兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘昌向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程机械租赁款42500元，并支付违约金27000元，合计69500元；2.被告承担本案诉讼费用。事实与理由：被告承接上秦淮国际文化交流中心建设工程，位于江苏省南京市江宁区双金路，因工程需要租赁原告的起重机械设备，约定租赁期间为2个月（2019年9月13日至2019年11月12日），月租金70000元，并承担进出场费10000元。后被告仅支付60000元，剩余租金90000元经多次催要未果，直至诉前支付47500元，尚欠42500元，故诉至法院。被告普达公司辩称，原、被告的设备租赁事实存在，但实际租赁时间从2019年9月13日到2019年11月2日，在2019年国庆节期间因国家阅兵需要，导致租赁设备有10多天无法正常使用，设备无法正常使用的原因系国家政策原因导致，故原告出租给被告设备的实际使用时间为1个月12天，被告已向原告支付107500元，款项已付清。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据：原告提交了机械租赁合同、结工单、转帐明细，被告提交了停工通知、结工单、吊装服务总结单，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下：2019年10月28日，原告刘昌（出租方，乙方）与被告普达公司（承租方，甲方）补签《机械租赁合同》，约定：工程名称上秦淮国际文化交流中心，工程地点江宁区秣陵街道秣周东路；被告租用原告机械用于施工地点吊装的吊装工作，机械名称履带吊，型号、规格为徐某85吨，数量壹，主臂40米；租赁期内的吊车改变工况、吊装准备、在合同作业地内的短距离行走、因气候和待料等原因造成的闲置，以及经甲方安排的节假日休息日等均视同正常使用计费；租赁时间2019年9月13日至2019年11月12日暂定2个月，不足2个月按2个月计费，月租金人民币70000元，租期后不足月的，租金按天计收（月租金÷30天×天数）天租金2333元/天，进出场费10000元，乙方设备进场甲方付清进出场费；在合同签定后，机械进场满壹个月自然月甲方支付上一个月租金给乙方，在机械退场时付清全部租金，如果到期未按时付款，乙方有权终止作业和终止合同的权利，其中产生的一切损失和费用由甲方负责，并按合同总价的千分之三/日收取违约金。被告租用原告机械时间为2019年9月13日至2019年11月2日。被告于2019年12月12日向原告支付60000元，于2020年5月15日支付47500元，合计107500元。被告提供了以下证据：1.上海祥谷钢结构工程有限公司出具的停工通知，欲证明施工期间停工，载明：因70周年国庆大阅兵需要，责令贵单位在2019年9月23日至2019年10月2日期间停止一切施工活动；2.吊装服务总结单，系被告和案外人之间的结算方式，欲证明正常交易习惯为不足1个月按1个月计算，超过1个月按实结算。原告的质证意见为：1.停工通知真实性无法确认，这个期间确实有停工，但阅兵不在此地；2.总结单与本案无关联性。庭审中被告提出合同约定的违约金过高，如有违约应按银行拆借利率计算，要求调整为按LPR计算。本院认为，原、被告签订的机械租赁合同是双方当事人的真实意思表示，合法成立且有效，对原、被告双方当事人均有约束力。原告为被告提供机械，被告应按约定支付租金及进出场费。被告租用原告机械时间为2019年9月13日至2019年11月2日，不足2个月，依据合同约定不足2个月按2个月计费，月租金为70000元，故被告应支付原告租金140000元。被告抗辩停工10余天，系因国家政策原因导致，应予以扣除，按实际使用天数计算租金，本院认为即使扣除该期间依据合同约定不足2个月仍应按2个月计费，被告未提供证据证明该合同条款系原告后添加，该条款有效，故对被告的抗辩意见，本院不予采纳。被告应支付原告租金140000元及进出场费10000元，合计150000元，已付107500元，剩余42500元应给付原告，故原告主张租赁款42500元，本院予以支持。关于原告主张的违约金27000元，以欠付的90000元按日千分之三计算，被告提出合同约定的违约金按日千分之三计算过高，要求调整，本院认为合同约定的违约金过分高于原告的损失，予以调整为按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍计算，合同约定进出场费10000元，乙方设备进场甲方付清进出场费；在合同签定后，机械进场满壹个月自然月甲方支付上一个月租金给乙方，在机械退场时付清全部租金，被告于2019年12月12日向原告支付60000元，于2020年5月15日支付47500元，故违约金应分段计算，其中以10000元为基数，自2019年9月14日计算至2019年12月12日；以70000元为基数，自2019年10月14日计算至2019年12月12日；以90000元为基数，自2019年12月12日计算至2020年5月14日；以42500元为基数，自2020年5月15日计算至实际给付之日。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告江苏普达建筑安装工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告刘昌机械费42500元及违约金（以10000元为基数，自2019年9月14日计算至2019年12月12日；以70000元为基数，自2019年10月14日计算至2019年12月12日；以90000元为基数，自2019年12月12日计算至2020年5月14日；以42500元为基数，自2020年5月15日计算至实际给付之日，均按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍计算）；二、驳回原告刘昌的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1538元，由原告刘昌负担598元，被告江苏普达建筑安装工程有限公司负担940元（原告已预交，被告将此款与上述款项一并给付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于中国省连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：10×××94（汇款后将汇款凭证交本院随卷移送）。审 判 员 刘兴超二〇二〇年七月二十八日法官助理 唐静娴书 记 员 孔祥云法律条文及上诉须知附录一、法律条文（一）《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。（二）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。二、上诉须知根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院，逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。收款人：连云港市中级人民法院账号：10×××94开户行：连云港市农业银行苍梧分行三、案款缴款账户开户银行：中国建设银行连云港海宁西路分理开户名称：连云港市海州区人民法院开户账号：32×××99-011917