贵州省毕节市七星关区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔0502民初5614号 原告：毕节乐美居装修装饰设计有限公司，住所地：贵州省毕节市七星关区中鼎华城1#楼负三15号，统一社会信用代码：91520500MA6H2EKROM。 法定代表人：吴春，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：李应康（特别授权），贵州盛实律师事务所律师。 被告：**，女，1962年11月8日出生，汉族，住贵州省毕节市七星关区。 原告毕节乐美居装修装饰设计有限公司与被告**装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月25日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告毕节乐美居装修装饰设计有限公司的法定代表人吴春及委托诉讼代理人李应康到庭参加诉讼，被告**经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法作缺席审理。本案现已审理终结。 原告毕节乐美居装修装饰设计有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告于2019年12月15日签订的装修工程施工合同；2.判令被告本应向原告支付的工程价款人民币288121.5元及逾期违约金人民币235138.89元，共计人民币523260.39元（其中，合同签订之日本应支付给原告工程总款的30%，即96040.5元，逾期违约金115248.6元，材料进场后本应支付给原告工程总款的35%，即112047.25元，逾期违约金119890.29元；墙面地面完工后本应支付给原告工程总款的25%，即80033.75元）；3.判令被告赔偿因被告原因导致工期延误原告所支付的工人生活保障费人民币20000元；4.本案诉讼费由被告承担。（庭审中，原告将第2项诉请变更为：“判决被告支付原告工程款281667元以及违约金，违约金以281667元为基数按日1%从2020年1月6日起计算至工程款实际支付完毕之日止。”） 事实和理由：被告与原告于2019年12月15日签订《室内装饰工程施工合同》，由原告负责被告经营的位于毕节市七星关区内装修，合同约定工程工期35天，2019年12月16日开工。工程款支付方式为：1.签订合同日由被告向原告支付工程总款30%，即96040.5元；2原告方材料进场，被告向原告支付工程总款的35%，即112047.25元；3.原告方墙面地面完工后，由被告向原告支付工程总款的25%，即80033.75元；4.施工竣工后，由被告验收后将剩余尾款清算给原告。并约定被告如未按合同规定期限预付工程价款，每逾期一天按应付工程价款额的1%支付逾期违约金。合同签订后，原告按照合同约定进场施工，被告未按照合同约定预付相应工程款，谎称本工程项目是属于新明天幼儿园的项目，股东要求看到施工材料进场后才支付一二期工程款，有新明天幼儿园这么大所学校在，工程款项不用担心。在之后的施工过程中，原告多次催促被告支付相应工程款，但被告以各种理由推拖。在此期间，（2020年1月6号）双方经过电话协商，被告承诺一次性打款前期所有工程款，但被告方没有兑现。2020年1月5日，涉案装修工程因被告未支付前期基础设施工程款，导致基础设施施工方前来堵工，涉案装修工程受阻，整个工程本只需要5天就可以完全竣工，却被迫停滞，工地被堵无法施工。原告及时向被告反应，被告承诺用2-3天时间解决好与前期施工纠纷，并要求春节放假之前完成收尾工程，故原告方施工人员一直等待纠纷解决以便继续施工。但是由于被告未解决该纠纷，以至于装修工程工人（工人来自四川）在毕节滞留到2020年1元23日春节，造成原告支付给工人生活保障费用20000元经济损失。截至诉前，原告多次要求被告支付工程款，但被告还是一直找理由推脱，直到疫情爆发。疫情期间，政府要求各行各业停工停产，双方同意工期顺延。政府同意复工后，原告积极联系被告准备复工，电话、微信等联系方式均联系不上被告，找到被告签署合同的住址也没有人在家，一直到2020年4月16日。根据合同约定，原告已积极履行合同义务，并产生工程垫款二十余万元，然而被告未按合同约定履行付款义务，现因被告的原因导致原告不能继续履行合同，且经原告多次催促，被告仍不履行，合同目的已经不能实现，被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零九条之规定，被告应当按合同约定支付工程款、承担违约责任及赔偿原告经济损失543260.39元。为维护原告的合法权益，原告特依法向法院提起本案诉讼，望法院依法公正审理本案。 被告**未进行答辩，未提交证据材料。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年12月15日，以被告**为委托方（甲方），原告毕节乐美居装修装饰设计有限公司为承接方（乙方），双方签订《室内装饰工程施工合同》约定：“甲方委托乙方进行居室装饰，工程地址为七星关区创美世纪城一期5栋商铺401，施工面积约1088平方米，委托方式为包工包料。自2019年12月16日开工，工期35天（春节放假20天，避开冬季不能施工季节）。工程价款320135元。甲方应按约定支付工程款，尾款结算时一次结清。1、合同签署完毕，甲方支付工程总款30%给乙方，用于材料采购。2、乙方材料进场，甲方支付工程总款的35%给乙方，以至于确保施工进度。3、乙方墙面地面完工后，甲方支付工程总款的25%给乙方施工完毕后。4、卫生清理结束后，甲方验收后打款剩余尾款。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充协议。甲方如未按合同规定期限预付工程价款，每逾期一天按应付工程价款额的1%支付给乙方。乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任，甲方自行搬进入住，视为验收合格。1、另加一项地面找平工艺3万元整；2、工程款在施工验收1周内付款。”合同还约定了其他事项。2019年12月16日，原告向被告出示了《乐美居装饰工程报价书》，项目为创美舞蹈装修工程，工程分部项目名称为砖铺贴厕所、砖铺贴厕所墙面、舞蹈室地胶、强化木地板、集成吊顶、墙面集成墙板、墙面找平，总价320135元。工程施工过程中因工地被堵工导致原告无法施工，原告向施工的工人支付了误工费。收款人向原告出具《收条》载明：“今收到乐美居装修装饰设计有限公司创美世纪城1期5栋商铺401装饰舞蹈室项目，因工地被堵收取误工费作为生活补贴，误工费20000元。”2020年6月30日，原、被告双方签订了《乐美居装饰工程结算清单》，对已完工的工程进行了结算后确认，已完工的工程价款为281667元，并注明了因工地业主原因导致延期造成误工费作为生活补贴20000元。经过原告多次催收被告仍未支付工程价款，故原告以前述诉请诉至本院，请求支持其诉讼请求。 本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按约定全面履行自己的义务。本案中，原、被告双方签订的《室内装饰工程施工合同》是当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律行政法规的强制性规定，属合法有效合同，双方应当按约定全面履行各自义务。原告按合同约定对被告的舞蹈室进行装修，被告理应按照合同约定支付工程价款。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。原告多次催告后被告仍未按合同约定履行工程价款支付义务，导致双方所签订合同目的不能实现。因此，对原告诉请判决解除原告与被告于2019年12月15日签订的《室内装饰工程施工合同》的请求，本院予以支持。原、被告双方对已完工的工程进行结算后，于2020年6月30日签订了《乐美居装饰工程结算清单》载明已完工的工程价款为281667元，故对原告诉请判决被告支付原告工程款281667元的请求，本院予以支持。原、被告双方在《室内装饰工程施工合同》中约定，被告如未按合同规定的期限预付工程价款，每逾期一天按应付工程价款额的1%支付给原告。但是，被告逾期支付工程款给原告造成的损失应相当于银行贷款利息。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。”以及参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，对于原告诉请以281667元为基数按日1%从2020年1月6日起计算至工程款实际支付完毕之日止的违约金的请求，应以支持以未付工程款281667元为基数按照中国人民银行同期同类贷款利率的130%从2020年6月30日计算至工程款支付完毕之日止予以支持。2019年8月20日起，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率，自此之后人民法院裁判贷款利息的基本标准应改为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。因此，前述中国人民银行同期同类贷款利率应表述为同业拆借中心公布贷款市场报价利率。被告原因导致工程被堵工给原告造成损失，且该损失被告签字予以确认，故对于原告诉请判决被告支付因工期延误的工人生活费20000元的请求，本院予以支持。被告**经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，由此产生的放弃答辩、举证、质证等相应诉讼权利而导致的法律后果，应由其自行承担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告毕节乐美居装修装饰设计有限公司与被告**于2019年12月15日签订的《室内装饰工程施工合同》； 二、被告**于本判决生效之日起十日内支付原告毕节乐美居装修装饰设计有限公司工程款281667元及违约金（违约金以未付工程款281667元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的130%从2020年6月30日起计算至工程款支付完毕之日止）； 三、被告**于本判决生效之日起十日内支付原告毕节乐美居装修装饰设计有限公司因工期延误的工人生活费20000元； 四、驳回原告毕节乐美居装修装饰设计有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4616元，由原告毕节乐美居装修装饰设计有限公司1703元，被告**负担2913元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 审判员  肖滨 二〇二〇年七月二十四日 书记员  胡晨