四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川01民终19547号 上诉人（原审被告、反诉原告）：成都高科英才信息技术研究中心（普通合伙），主要经营场所：成都高新区天府大道中段1388号1栋5层516号。 执行事务合伙人：王超。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：成都玛雅寰宇文化传播有限公司，住所地：成都市锦江区青石桥中街8号1-1幢2层88号。 法定代表人：杨子一，该公司执行董事。 上诉人成都高科英才信息技术研究中心（以下简称高科英才中心）因与被上诉人成都玛雅寰宇文化传播有限公司（以下简称玛雅寰宇公司）承揽合同纠纷一案，不服成都市锦江区人民法院（2018）川0104民初9190号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法进行了审理。本案现已审理终结。 高科英才中心上诉请求：1.撤销成都市锦江区人民法院（2018）川0104民初9190号民事判决，驳回玛雅寰宇公司的全部诉讼请求；2.改判玛雅寰宇公司承担40800元违约责任，并赔偿擅自撤场不履行合同义务所造成的损失100元。事实和理由：一审法院认定事实不清，未查明案涉合同是否已实际履行完毕。双方签订《美食节设备租赁执行合同》的时间为2018年6月10日，而非一审法院认定的6月13日。后续双方就补充物料达成一致意见，即玛雅寰宇公司所提供的物料搭建完毕并验收确认的时间为2018年6月16日前。但是玛雅寰宇公司并未按照约定履行，造成物料不全、气氛营造未完成。同时在6月19日玛雅寰宇公司才微信告知增加的物料送至现场，但是物料是在6月16日开幕式使用，6月19日才送到开幕式早已结束，玛雅寰宇公司构成违约。正因此高科英才中心才没有支付第三期付款。玛雅寰宇公司将设备搬走撤场的行为，擅自解除合同的行为同样构成违约。 玛雅寰宇公司辩称，玛雅寰宇公司不存在违约行为。合同约定的尾款支付时间高科英才中心拖延了一个多星期才支付，在高科英才中心违约未付款的情况下其现场负责人通知玛雅寰宇公司撤场，玛雅寰宇公司后期一直联系不上高科英才中心负责人，联系上以后也是以各种理由拒绝支付款项和沟通。玛雅寰宇公司只提供美食节活动的设备和服务，美食节是否亏损都与玛雅寰宇公司无关。 玛雅寰宇公司向一审法院起诉请求：1.判令高科英才中心立即支付合同款43500元（合同总金额75000元-前期已付款37500元+预付款3300元，本案实际主张为3000元）；2.判令高科英才中心支付违约金（滞纳金），按照合同总金额5%每日计算至款清之日止。 高科英才中心向一审法院反诉请求：1.确认玛雅寰宇公司擅自撤场行为违约，应承担40800元违约责任；2.判令玛雅寰宇公司赔偿擅自撤场不履行合同造成的损失100元。 一审法院认定事实：2018年6月10日，玛雅寰宇公司（乙方）与高科英才中心（甲方）签订《美食节设备租赁执行合同》，约定乙方为甲方的“激情世界杯·嗨啤龙虾节”提供活动执行服务，内容包括根据要求提供现场美食区搭建布置；根据要求提供美食节开幕式的舞台搭建及执行工作，包括舞台灯光音响安装、拆卸、舞美工程技术操作等工作；活动现场LED屏操控员、舞台灯光音响操控员及管理；服务期限为2018年6月14日至7月15日，乙方于2018年6月13日进场开始搭建安排工作；甲方应向乙方支付活动费用总计75000元，甲方分三期支付乙方合同款项，第一期付款为2018年6月10日当天支付乙方合同诚意金5000元；第二期付款为2018年6月12日当天支付乙方合同总金额的50%作为活动预付款；第三期付款为2018年6月16日前，乙方所提供的物料搭建完毕并验收确认后，支付乙方合同总金额的30%为22500元，第四期付款为剩余尾款于2018年7月15日前，乙方所提供的物料拆卸完毕，支付乙方15000元；甲方因故需增加、变更服务期限或人员安排时，应提前7天以书面形式通知乙方，否则依然按照合同原定义务履行，对本合同中的遗留问题取得一致意见并需形成书面的变更协议方能变更；若因乙方工作失误等非不可抗力事件造成活动不能如期开展，乙方应及时提供应急服务保障甲方活动的正常开展，若造成甲方活动的延期、取消、不能全部履行的，乙方应赔偿甲方本合同履行部分的全部费用作为（合同未履行部分所产生的费用详情见合同附件一）；甲方需按照合同付款方式约定的付款日期按时支付乙方活动费用，否则乙方有权终止本合同履行，并逾期每日按签约总金额5%计算支付乙方滞纳金，直至逾期违约金和合同签约款项全部付清为止。合同附件清单一《成都鲁能城美食节报价清单》对设备明细进行约定。 2018年6月10日，玛雅寰宇公司法定代表人杨子一与高科英才中心合伙事务执行人王超通过微信，高科英才中心向玛雅寰宇公司支付了诚意金5000元。2018年6月12日，高科英才中心支付预付款10000元。2018年6月13日，高科英才中心支付22500元。2018年6月15日，双方进行协商，增加了6600元设备项目。同日，高科英才中心支付增加物料一半的费用3300元。 随后玛雅寰宇公司按照约定进场，2018年6月16日活动开幕。2018年6月14日、6月16日，王超在微信朋友圈发布“鲁能城龙虾节”消息。2018年6月17日，玛雅寰宇公司工作人员与高科英才中心财务工作人员就付款事项通过微信进行沟通，并向高科英才中心进行催款。2018年6月19日，杨子一向王超发送微信“增加的所有物料都送到现场了”并要求高科英才中心付款。2018年6月25日，高科英才中心工作人员向杨子一发送《关于请玛雅文化提供应急服务保障的沟通函》，高科英才中心在微信中向玛雅寰宇公司表示“你安排人拉走算了”。玛雅寰宇公司于2018年6月26日撤场。 一审法院认为，玛雅寰宇公司与高科英才中心签订的合同是双方真实意思表示，不违反法律规定，应属合法有效。按照双方合同约定，玛雅寰宇公司按照合同约定履行了物料搭建的义务，虽然玛雅寰宇公司未能提交验收单，但是通过王超微信朋友圈及微信群聊记录，活动于2019年6月16日顺利开幕，高科英才中心应当按照合同约定在2016年6月16日前支付第三期款项共计22500元。双方补充增加了价值6600元的物料，但并未约定补充物料送达的日期，且杨子一在沟通中明确向高科英才中心负责人王超表示“6.16晚6点前可以到位展架，旗帜那些要晚点”，玛雅寰宇公司在2018年6月19日将物料送达活动现场并不违反约定，高科英才中心应当在物料送达之日支付另外3300元。高科英才中心逾期付款的行为已经违约，双方合同约定高科英才中心需按照合同付款方式约定的付款日期按时支付玛雅寰宇公司活动费用，否则玛雅寰宇公司有权终止本合同履行，并逾期每日按签约总金额5%计算支付玛雅寰宇公司滞纳金，直至逾期违约金和合同签约款项全部付清为止。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，高科英才中心迟延履行主要债务，经过玛雅寰宇公司多次催告，仍未履付款义务，玛雅寰宇公司可以主张解除合同，在通知高科英才中心撤场时间后，玛雅寰宇公司将设备搬走撤出场地，符合双方合同约定及法律规定。故高科英才中心主张玛雅寰宇公司承担违约责任并赔偿损失的反诉诉讼请求，一审法院不予支持。高科英才中心应当按照合同约定支付第三期价款22500元及补充物料价款3300元。至于合同尾款，因玛雅寰宇公司已提前撤场，考虑合同履行的实际情况，对于玛雅寰宇公司主张该部分款项并无合同依据，故一审法院不予支持。关于违约金，玛雅寰宇公司按照每日5%比例计算违约金，明显过高，应当从逾期付款之日起按照中国人民银行同期贷款基准利率计算。 据此，一审法院根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百五十七、第一百五十八条之规定，判决：1.高科英才中心应于判决发生法律效力之日起十日内支付玛雅寰宇公司合同价款25800元；2.高科英才中心应于判决发生法律效力之日起十日内支付玛雅寰宇公司违约金（自2018年6月17日起至2018年6月19日止以22500元为基数，自2018年6月20日起至实际付清之日止以25800元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率计算）；3.驳回玛雅寰宇公司的其他诉讼请求；四、驳回高科英才中心的全部反诉请求。一审本诉案件受理费减半收取444元，由高科英才中心负担264元，玛雅寰宇公司负担180元；一审反诉案件受理费减半收取411.5元，由高科英才中心负担。 本院二审期间，双方均无新证据提交。对于一审审理查明事实，除高科英才中心认为玛雅寰宇公司应在2018年6月16日前完成所有物料搭建工作外，双方当事人对其余事实均无异议。本院对当事人无异议的一审审理查明事实予以确认。 本院认为，根据诉辩意见，本案在二审中的争议焦点集中在玛雅寰宇公司是否在履行过程中存在违约行为，高科英才中心是否有权主张违约责任并拒绝支付一审认定的合同款项。对此，本院评析如下： 高科英才中心主张玛雅寰宇公司存在违约行为的核心理由，在于玛雅寰宇公司应当在2018年6月16日前，将所提供的物料搭建完毕并验收确认，而玛雅寰宇公司实际于6月19日在活动开幕式以后才将增加的物料送至现场。对此，本院认为，首先，案涉合同中明确约定第三期款项的支付条件为玛雅寰宇公司在2018年6月16日前将所提供的物料搭建完毕，而根据双方工作人员的微信聊天记录反映，6月16日美食节活动已经开展，且在玛雅寰宇公司向高科英才中心主张支付后续款项的沟通过程中，高科英才中心从未提及截止6月16日物料未搭建完毕的事实。故本院认定玛雅寰宇公司在该日期前，已经按约履行了合同义务；其次，玛雅寰宇公司在6月19日将增加的物料送至现场，但双方并未就增加物料应何时送达进行明确约定，且高科英才中心也未举证证明双方协商的补充物料系用于6月16日活动开幕式使用，故也不能认定玛雅寰宇公司存在违约；第三，玛雅寰宇公司于2018年6月26日撤场前，与高科英才中心指定的现场负责人杨某进行过充分沟通，系杨某表示“你安排人拉走算了”，因此在高科英才中心未按时支付合同款项并要求玛雅寰宇公司撤场的情况下，玛雅寰宇公司以撤场的实际行为解除案涉合同亦不存在违约。 综上所述，高科英才中心的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1711元，由成都高科英才信息技术研究中心负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 陈良谷 审 判 员 叶云婧 审 判 员 聂彪峰 二〇二〇年七月二十一日 法官助理 敖旭涛 书 记 员 张玉珍