宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院民事判决书（2020）宁0202民初813号原告（反诉被告）：宁夏鸿鋆建设工程有限公司银川分公司，住所地位于宁夏永宁县望远工业园区人和路西侧综合楼。负责人：胡桂华，宁夏鸿鋆建设工程有限公司银川分公司经理。委托诉讼代理人：司彬彬，宁夏鑫池律师事务所律师。被告（反诉原告）：宁夏恒运达劳务有限公司，住所地位于平罗县高庄乡银光村五队。法定代表人：路国兵，宁夏恒运达劳务有限公司总经理。被告：路国兵，男，1979年9月15日出生，汉族，宁夏恒运达劳务有限公司总经理。原告宁夏鸿鋆建设工程有限公司银川分公司（以下简称鸿鋆建设公司银川分公司）与被告宁夏恒运达劳务有限公司（以下简称恒运达劳务公司）、路国兵承揽合同纠纷一案，本院于2020年4月23日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告鸿鋆建设公司银川分公司委托诉讼代理人司彬彬，被告恒运达劳务公司法定代表人路国兵、被告路国兵均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。鸿鋆建设公司银川分公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告恒运达劳务公司向原告鸿鋆建设公司银川分公司支付下欠安装工程款140189.5元2.被告路国兵对上述款项向原告鸿鋆建设公司银川分公司承担连带付款责任；2.本案案件受理费由被告恒运达劳务公司、路国兵承担。事实及理由：2018年7月，路国兵以宁夏建工集团有限公司三分公司的名义与鸿鋆建设公司银川分公司签订了《建筑工程钢结构安装专业分包合同》，合同约定将石嘴山市大武口区高新区宁夏盛鼎丰新材料有限公司年产20000吨特种硅合金材料项目生产车间的地脚螺栓预埋等工程发包给鸿鋆建设公司银川分公司安装；随后路国兵以恒运达劳务公司名义与鸿鋆建设公司银川分公司分别签订编号为20181201、20181102《建筑工程钢结构安装专业分包合同》，约定恒运达劳务公司将生产车间料仓钢平台钢构小件、柱脚板连接板加工等工程，以及生产车间隔墙工程发包给鸿鋆建设公司银川分公司安装。两份合同签订后，鸿鋆建设公司银川分公司按照恒运达劳务公司的指示以及合同约定完成了全部安装工程并经验收合格。双方经过结算确定上述三份合同结算金额依次为790046.44元、122424元及140189.5元。结算后，恒运达劳务公司却以各种理由拒绝支付安装工程款。又因恒运达劳务公司系一人有限公司，股东为路国兵，所以路国兵应当就公司债务向鸿鋆建设公司银川分公司承担连带付款责任。现鸿鋆建设公司银川分公司为维护其合法权益，将纠纷诉讼至本院，望判如所请。恒运达劳务公司、路国兵辩称，鸿鋆建设公司银川分公司在安装中造成工期延误有四个多月，给恒运达劳务公司造成至今无法和甲方宁夏建工集团有限公司进行结算的局面；在安装中鸿鋆建设公司银川分公司偷工减料，被监理发现，反馈至建设单位宁夏盛鼎丰新材料有限公司，造成对宁夏建工集团有限公司的处罚，而宁夏建工集团有限公司又对恒运达劳务公司进行了处罚；路国兵不应向鸿鋆建设公司银川分公司承担个人责任。恳请人民法院驳回鸿鋆建设公司银川分公司全部诉请。恒运达劳务公司向本院提出反诉诉讼请求：1.判令反诉被告鸿鋆建设公司银川分公司向反诉原告恒运达劳务公司支付违约金30万元；2.本案反诉案件受理费由反诉被告鸿鋆建设公司银川分公司承担。事实及理由：2018年12月8日，经恒运达劳务公司与鸿鋆建设公司银川分公司协商后，双方签订了《建筑工程钢结构安装专业分包合同》一份，合同约定由恒运达劳务公司将宁夏盛鼎丰新材料有限公司年产20000特种硅合金材料项目生产车间钢结构及彩板分项工程分包给鸿鋆建设公司银川分公司进行安装，工期自2018年12月8日，竣工时间为2019年1月10日，合同还对工程地点、工程内容、工程范围、合同价款等内容均作出明确约定，其中第五条明确约定如因鸿鋆建设公司银川分公司的原因影响工期进度，每天支付违约金5000至1万元，并要在以后的安装中抢回拖延的时间，确保总工期。合同签订后鸿鋆建设公司银川分公司并未按照合同约定期限安装竣工。虽经恒运达劳务公司多次催促，鸿鋆建设公司银川分公司仍然逾期于2019年5月20日才交付安装工程，为此给恒运达劳务公司造成严重经济损失。现恒运达劳务公司为维护自己的合法财产权益，依法提起反诉，恳请本院依法支持其诉求。鸿鋆建设公司银川分公司辩称，1.双方签订编号为20181102《建筑工程钢结构安装专业分包合同》中并未约定开工日期及竣工日期，当时商定是以恒运达劳务公司通知鸿鋆建设公司银川分公司后才进行安装，鸿鋆建设公司银川分公司是按照恒运达劳务公司的要求完成了全部安装工程，不存在逾期交工的现象；2.前述合同第五条并未约定违约金每天是5000至1万元，该条款约定是每天罚款5000至1万元，因恒运达劳务公司并非行政机关，无权对鸿鋆建设公司银川分公司进行罚款，该条款应当认定为无效条款。因此人民法院应当驳回恒运达劳务公司的全部诉求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证。鸿鋆建设公司银川分公司提交的企业信用信息公示报告、2018年7月10日《建筑工程钢结构安装专业分包合同》、编号为20181201《建筑工程钢结构安装专业分包合同》、工程结算书、录音资料仅具有证据的真实性、合法性，但在证据关联性上不能体现其所主张待证事实的存在或者所主张待证事实存在却与案件争议之间不发生实质关系，不予采信；而编号为20181102《建筑工程钢结构安装专业分包合同》具有证据的真实性、合法性，在证据关联性上能体现其所主张待证事实的存在，且所主张待证事实与案件争议之间产生一定联系，予以采信。恒运达劳务公司、路国兵提交的编号为20181102《建筑工程钢结构安装专业分包合同》具有证据的真实性、合法性，在证据关联性上能体现其的所主张一定待证事实的存在，且所主张待证与案件争议之间具有实质关系，予以采信；而录音资料所体现待证事实与案件争议之间无实质关系，不予确认。本院经审理认定事实如下：2018年12月8日，鸿鋆建设公司银川分公司与恒运达劳务公司签订了一份《建筑工程钢结构安装专业分包合同》，约定由恒运达劳务公司将其承包的宁夏盛鼎丰新材料有限公司生产车间隔板墙分项工程分包给鸿鋆建设公司银川分公司进行安装，单价25元／㎡，合同还就其他相关内容进行了约定。还有，经鸿鋆建设公司银川分公司与恒运达劳务公司协商后确定鸿鋆建设公司银川分公司所安装工程量为5200㎡。另外，通过庭审还查明，鸿鋆建设公司银川分公司于2019年5月底向恒运达劳务公司交付了安装工程。本院认为，鸿鋆建设公司银川分公司与恒运达劳务公司签订的编号为20181102《建筑工程钢结构安装专业分包合同》是各自意愿的体现，意思表示真实、内容合法且不违反公序良俗，合同成立且生效，对双方具有约束力。因鸿鋆建设公司银川分公司安装工程量为5200㎡，且案涉安装工程已向恒运达劳务公司进行了交付。故，恒运达劳务公司有向鸿鋆建设公司银川分公司支付安装工程款13万元的民事责任。庭审中恒运达劳务公司以鸿鋆建设公司银川分公司安装工程延误工期有4个月，以主张鸿鋆建设公司银川分公司承担违约责任。但鸿鋆建设公司银川分公司举证《建筑工程钢结构安装专业分包合同》中并无安装工期的约定。故恒运达劳务公司诉求赔偿逾期交工违约金30万元，因其举证证明行为不充分，对此，其应承担举证不能的不利后果，即该项诉求因欠缼证据佐证，不能成立。再有因鸿鋆建设公司银川分公司系以其与恒运达劳务公司之间存在承揽法律关系来主张自己的实体请求权，而其在本案中又让恒运达劳务公司的唯一股东路国兵，在恒运达劳务公司不能举证证明路国兵独立于其财产情况下，进而又主张由路国兵对上述款项承担连带责任。这种救济途径显然损害了路国兵所享有的民事诉讼权利，如公司与股东资产混同损害债权人利益的，应通过“股东损害公司债权人利益责任纠纷”等专属管辖的诉讼途径来解决，且鸿鋆建设公司银川分公司突破承担合同的相对性直接让路国兵承担付款责任亦违反民事诉讼诚实信用原则。故，鸿鋆建设公司银川分公司该部分诉求不具有正当性，不能成立。综上所述，为维护民事主体所享有的合法财产权等民事权益。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条第一款、第二百五十一条的规定，判决如下：一、被告宁夏恒运达劳务有限公司于本判决生效后五日内向原告宁夏鸿鋆建设工程有限公司银川分公司返还货款130000元；二、驳回反诉原告宁夏恒运达劳务有限公司的全部诉讼请求。如义务方未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定办理。案件本诉受理费3104元，减半收取计1552元，由宁夏鸿鋆建设工程有限公司银川分公司负担102元，由宁夏恒运达劳务有限公司负担1450元。案件反诉受理费2900元，由宁夏恒运达劳务有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。审判员 刘力 二○二○年七月二十一日书记员 蔺臻附：本判决适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉案件受理费，逾期则视为放弃上诉。