浙江省安吉县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0523民初3655号 原告（反诉被告）：浙江中天精诚装饰集团有限公司，住所地杭州市之江路437号，统一社会信用代码91330000142938491F。 法定代表人：刘俐玮。 委托诉讼代理人：朱加宁，北京浩天信和（杭州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陶潺，北京浩天信和（杭州）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：安吉县大年初一旅业投资有限公司，住所地安吉县天荒坪镇天荒坪路1号，统一社会信用代码913305235816881054。 法定代表人：毛剑峰。 委托诉讼代理人：张通，浙江泽大律师事务所律师。 委托诉讼代理人：金颖雯，浙江泽大律师事务所实习律师。 原告浙江中天精诚装饰集团有限公司（以下简称中天公司）与被告安吉县大年初一旅业投资有限公司（以下简称大年初一公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月14日立案受理后，依法适用简易程序审理。后大年初一公司向中天公司提起反诉，本院受理后决定与本诉合并审理。因案情复杂，本院于2019年11月1日裁定本案转为普通程序审理，并于2019年11月29日进行了证据交换，并于2020年3月25日公开开庭进行了审理，中天公司法定代表人刘俐玮的委托诉讼代理人朱加宁、陶潺，大年初一公司法定代表人毛剑峰的委托诉讼代理人张通均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中天公司向本院提出本诉请求：1.大年初一公司支付工程款9149275元及逾期付款违约金（以9149275元为基数，按中国人民银行同期银行贷款利率的两倍，自2019年5月15日起计算至款清之日止）；2.本案诉讼费、保全费由大年初一公司负担。事实与理由：2014年7月30日，中天公司（原名浙江中天装饰集团有限公司）与大年初一公司签订《安吉县风情小镇旅游综合体室内精装修工程施工合同》（以下简称《施工合同》）。大年初一公司将安吉县风情小镇旅游综合体11栋楼的室内精装修工程发包给中天公司施工，合同暂定工程款为5040万元（最终以竣工结算为准）。双方又于2014年10月21日签订《安吉县风情小镇旅游综合体室内精装修工程补充协议施工合同》（以下简称《补充协议》），在《施工合同》基础上新增7栋楼的室内精装修工程，《补充协议》暂定工程款686万元（最终以竣工结算为准）。《施工合同》第9.2款约定，大年初一公司委托有资质的咨询机构审计完成，三方签字盖章后，累计支付至本工程竣工结算总价的95%；三年防水保修期满后，无息付清余款。同时，《施工合同》第22.7款约定，发包人不按合同约定支付工程款的，按国有银行同期贷款基准利息的2倍计付违约金。合同签订后，中天公司按约完成了案涉项目的室内精装修，该工程（风情小镇）也于2015年5月8日正式对外营业，实际投入使用。现案涉精装修工程已于2019年5月14日完成审计结算，审定工程造价为61249275元，但大年初一公司未按约支付剩余工程款，至今尚欠工程款9149275元。中天公司催讨工程款未果，遂诉至法院。 大年初一公司答辩称：中天公司提出的诉请金额有误，未扣减约定应扣减费用，具体为：1.中天公司项目负责人王如生在施工期间，于2015年10月28日向大年初一公司借款30万元，该笔款项应在工程款中扣除。2.中天公司装饰项目经理陈国平等在施工期间，在大年初一公司挂账消费21855元，属于职务消费，应在工程款中扣除。3.中天公司装修负责人王如生于2018年1月31日在大年初一公司办理消费卡6张，每张5万元，明确约定在大年初一公司欠付工程款中抵扣。现消费卡已消费131056元，故中天公司起诉所称的已付工程款中应包含上述费用。另，消费卡中未使用金额168944元，大年初一公司已做冻结处理。4.中天公司承担的送审价格超额部分5%的咨询费应予扣除。5.装修工程存在质量问题，大年初一公司为此支付维修费624498元，依照合同约定应当在质量保证金中予以扣除。6.双方合同约定的防水部分质量保修期低于法定最低期限，应当以法定最低期限为准，按照法定最低期限规定，防水部分的保修金未到期，中天公司目前无权要求支付防水部分保修金。7.中天公司无权主张逾期付款违约金，双方合同第22.5条约定，因中天公司至今未提供竣工验收报告及约定的竣工文件、不履行保修义务、严重延误工期，需要解决中天公司违约责任问题，大年初一公司停止支付经结算的约占总价款15%的工程尾款，完全符合合同约定，且留存停止支付的工程款数额占比合理。 大年初一公司向本院提出反诉请求：1.中天公司履行合同约定的竣工验收义务，提供相应的竣工资料（具体资料详见清单），并协助大年初一公司办理相应的竣工验收手续；2.中天公司赔偿大年初一公司工期延误违约金100万元、延期营业损失209.97万元（暂定，具体以鉴定结论为准）。事实及理由：大年初一公司与中天公司于2014年7月30日签订《施工合同》，后于同年10月21日签订《补充协议》一份，双方约定大年初一风情小镇的5#楼、17#-25#楼、83#楼11幢楼的室内精装修由中天公司施工，共18幢楼的装修施工，本合同的总工期120个日历天（含法定节假日），竣工日期为2014年11月30日。同时，双方约定总工期每延误一天，中天公司应向大年初一公司支付本合同暂定总价1.5%的违约金，累计总额不超过100万元。后双方于同年10月21日签订《补充协议》，约定71#-77#楼室内精装修由中天公司施工，总工期90天，竣工日期为2015年2月15日。施工过程中，中天公司整体工期严重延误（因工期延误，中天公司只能以大年初一公司2015年5月8日营业日期作为竣工日期），中天公司依约应承担违约金100万元。另，截至2015年5月6日，仍有17#楼、18#楼、77#楼未完工。其中，17#楼、18#楼延误工期150多天，77#楼延误工期80天。据此暂计，该三栋楼的营业损失达209.97万元（具体损失金额以鉴定为准）。中天公司至今未按约交付、办理工程竣工验收所需材料及手续。现中天公司起诉催讨工程款，故其也应及时履行上述合同义务。 中天公司答辩称：1.大年初一公司未在法定举证期限内提起反诉，应依法予以驳回。2.大年初一公司要求中天公司承担工期延误违约金并赔偿延期营业损失无事实及法律依据。大年初一公司存在如下违规违约行为，严重影响中天公司如期开工和正常施工：大年初一公司至今未取得装饰装修施工许可证、无开工报告，致中天公司未能如期进场开工；大年初一公司在土建尚未完工的情况下组织多个施工单位同时进场交叉施工，现场管理混乱，工地频繁断水断电；大年初一公司未按期提供施工图纸、甲供材料、对甲指乙供材料定型定样定价，不断变更设计。退一步讲，即使存在因中天公司原因导致工期延误，合同中约定了违约责任，大年初一公司无权另行主张损失赔偿责任。3.中天公司早已向大年初一公司移交竣工验收资料，大年初一公司相关诉请无事实依据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。中天公司提交的《施工合同》、《安吉县风情小镇旅游综合体室内精装修工程补充协议施工合同》、《安吉“大年初一”风景小镇开业》（湖州政府官网报道）、工程造价咨询报告书（节选）、中天精诚装饰集团已收工程款明细表、《安吉县风情小镇旅游综合体室内装修项目工程联系函》、监理例会会议纪要（18份）、监理通知单（2014年10月24日）、浙江中天装饰工程签证单（2份）、发文登记表、结算审核报告、监理例会纪要（4份）、工程签证单（9份）、工程联系单（3份）、《甲方分包、甲方指定材料、确定价格及甲方提供材料设备一览表》、《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，大年初一公司提交的《施工合同》、证据保全公证书、监理通知单（2014年9月12日）、罚款通知单、催报工程竣工备案资料函及回函、消防安全检查合格证（2份）、监理工程师通知单（2014年12月30日、2015年1月13日）、工作联系单（2015年1月16日），双方当事人对上述证据的真实性无异议，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。对于有争议的证据和事实作如下认定： 一、中信银行客户回单、项目负责人王如生身份证复印件、借款借据、陈国平挂账消费明细、王如生办理消费卡明细，大年初一公司据此证明中天公司项目负责人王如生在施工期间，于2015年10月28日向大年初一公司借款30万元；中天公司装饰项目经理陈国平等于2015年4月23日至2016年1月19日期间，在大年初一公司挂账消费21855元；王如生以冲抵工程款方式办理消费卡30万元的事实。中天公司质证对上述证据的真实性、关联性有异议，认为：1.王如生仅是其项目经理找来负责部分项目管理的人员，无权代表公司对外借款，即便借款属实，也是王如生个人借款，且中天公司不清楚该笔款项是否归还；同时，借据显示的借款为2015年10月28日，王如生承诺还款时间“甲方支付的第一笔工程款后叁天”，而大年初一公司支付第一笔工程款是2014年9月，明显矛盾；最后，并无证据证明该笔借款用于案涉工程。2.陈国平挂账消费明细由大年初一公司单方制作，无中天公司盖章或授权人签名，与公司无关。同时，这些消费即便属实，也属陈国平等个人消费。3.王如生办理消费卡明细系大年初一公司单方制作的电子账目，无中天公司盖章或签单记录。本院认为，王如生非案涉施工合同中确认的中天公司项目经理，大年初一公司未证明王如生在中天公司的职务，或有其他理由以致其相信王如生有相应代理权，另外，该笔借款系直接转入王如生账户，也无其他证据证明用于案涉工程支出；消费记录系大年初一公司单方制作，无陈国平、王如生或中天公司签字、盖章确认，故本院对上述证据不予认定。 二、《按施工合同规定施工单位应扣追加费（中天追加费）》、《浙江中天装饰集团有限公司关于安吉风情小镇旅游综合体室内精装修项目核增费用》，大年初一公司据此证明因人工调整和新增联系单的原因产生核增费用，送审价格超额部分5%的咨询费，计1005497元应由中天公司承担，并申请建经投资咨询有限公司的工作人员蔡建英、沈薇作证证明因工作人员的失误导致《工程造价定案表》上的核减数写成了净核减数，实际存在核增数的事实。中天公司质证对真实性、关联性有异议，认为：1.该证据无审计单位盖章，且《工程造价咨询报告书》已明确工程造价核增金额为0元，核减金额为16109345元。按照合同约定，追加审计费应为611367.55元。对该追加费单上的核增、核减金额与实际不符，中天公司保留追究相关单位或个人伪造证据妨碍诉讼的权利。2.装修单位人工费用的结算依据经合同明确约定，不存在所谓的按市场价进行调增的情况。3.工程的最终结算是各方互相协商让利的过程，应以三方盖章确认的《工程造价定案表》中的金额为准。4.因大年初一公司原因造成不正当的核减，由此产生的审计追加费不应由中天公司承担。本院认为，大年初一公司所举证据无法证明该核增数的合理性，中天公司对此也不予认可，审计机构的咨询报告需经审核后方才出具，而建经投资咨询有限公司称仅此份咨询报告中的核减数误写成净核减，不符合常理，且三方均已对该咨询报告的结果盖章确认，故本院对大年初一公司的主张不予采信。《施工合同》第9.2合同价款及支付方式第（4）项约定“……合同价款（作为支付工程精度款依据的施工图预算）和竣工结算的审计，核减额超过送审造价5%以上的，按超过部分的5%计取咨询费，该部分咨询费由乙方支付，且由甲方在其后应付工程款中扣除……”。现《工程造价咨询报告书》审定送审价为77639880元、核增金额为0元、核减金额为16109345元，故超额咨询费应为（16109345-77639880×5%）×5%，计611367.55元。《施工合同》约定该款由中天公司承担，故应在大年初一公司尚欠工程款中扣除。 三、维修费用账目一组、《关于客房保修漏水函》、监理工程师通知单（2016年1月16日）、工程联系单（2016年1月6日、2016年2月29日、2016年3月11日、2016年11月7日，共5份），大年初一公司据此证明其已通知中天公司承担保修义务，以及花费维修费用624498元的事实。中天公司质证对该组证据的真实性、关联性有异议，认为该维修费用账目错误地将土建、装修、安装维修款均一并列入，且部分记账凭证金额与付款申请表、发票金额不一致，缺少2018年5月度假村地板维修款、2018年6月外包工程维修款相关账目或维修明细。同时，中天公司认为案涉装修工程质保期为防水三年，其他两年，自2015年5月8日起算。在此期间，其已安排人员专人专项提供维保服务，现大年初一公司所列维修项目均为未通知中天公司情况下自行维修，事后也未经中天公司确认。本院认为，案涉工程是否存在因中天公司原因导致的质量问题需进行维修，大年初一公司是否告知中天公司需对案涉工程进行维修，实际进行维修的施工单位是否具有相应资质，上述维修费用是否均用于案涉工程维修或其支出是否具有合理性，从该组证据中均无法体现，中天公司对此也未予认可，故本院对该组证据的证明力不予认定。 四、工作联系函，中天公司据此证明因业主方无法提供基本的施工条件，项目现场整体施工进度受到严重影响，业主方在2014年9月17日确认将工期暂顺延至2015年1月30日的事实。大年初一公司质证对真实性有异议，认为落款时间与实际不符。本院认为，该证据有大年初一公司盖章确认，故对真实性予以确认。 五、案涉项目现场照片，中天公司据此证明因业主方原因案涉装修工程无法如期完成的事实。大年初一公司质证对真实性、关联性有异议，认为无法看出照片的拍摄时间和地点。本院认为，上述照片无拍摄时间，从照片内容无法证明中天公司待证事实，故不予认定。 六、工程联系单（2015年7月11日、2015年8月5日、2015年7月29日、2015年8月5日）、监理工程师通知单（2015年8月9日）、会议纪要（2015年12月24日），大年初一公司据此证明以下事实：中天公司在2015年7月29日仍在施工，工程严重延误；2015年8月29日，监理公司就装饰工程验收发出通知单；至2015年8月29日施工仍在收尾阶段，即将竣工验收，但无一家施工单位上交竣工图等资料；2015年12月24日，各方就竣工验收召开专项例会。中天公司质证对真实性、关联性有异议，认为上述工程联系单的施工内容均为竣工后的保修工作，2015年2月15日已完成五方验收，中天公司已将竣工资料交付大年初一公司。关于案涉工程是否存在工期延误的问题，本院将在下文中进行阐述。 经审理，本院认定本案事实如下： 2014年7月30日，大年初一公司（甲方）与浙江中天装饰集团有限公司（后更名为浙江中天精诚装饰集团有限公司）（乙方）签订《施工合同》。双方约定：1.工程内容为5#楼、17#-25#楼、83#楼（共11栋楼）室内精装修工程，以下工程不包含在本次承包范围：电地暖工程、消防工程、空调安装工程。2.单栋楼号总工期为120个日历天（含法定节假日），开工日期暂定2014年7月30日，竣工日期2014年11月30日，合同价款暂定5040万元（最终以竣工结算为准）。各栋楼号具体进场开工日期以监理发出的开工令日期为准。竣工日期为单栋楼号工程完工通过甲方、监理验收合格日期的总日历天数止的日期为准。3.甲方工作。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：主体工程已完工并已通过质监部门验收。将施工所需的水、电、电讯线路甲方提供接入点。施工场地与公共道路的开通时间：开工前。4.工程款（进度款支付）：工程款按月工程进度付款，乙方每个月28号向甲方申报月工程进度款，甲方在10个工作日内核实乙方上报月工程进度款，月工程款按甲方核实后的月工程进度款的70%在10个工作日内付款。合同价款（作为支付工程进度款依据的施工图预算）和竣工结算的审计，核减额超过送审造价5%以上时，按超过部分的5%计取咨询费，该部分咨询费由乙方支付，且由甲方在其后应付工程款中扣除，支付给审计咨询机构。如有核增，按核增额的5%计取咨询费，该部分咨询费由乙方支付，由发包方在其后应付工程款中扣除，支付给审计咨询机构。工程竣工、提交相关主管部门验收合格意见书并完成竣工备案，提交承包人完整的竣工资料和竣工图及政府部门要求的其他相关资料，并通过相关政府部门竣工验收合格、整体调试合格、工程竣工档案资料移交甲方后，按月工程进度款累计支付至工程款的85%或按甲方、乙方、审计单位三方确认的施工图预算付至预算总价的85%，此处由甲方确认。发包人委托有资质的咨询机构审计完成，三方签字盖章后，累计支付至本工程竣工结算总价的95%，剩余结算总价的5%作为本工程的质量保修金，保修期防水为三年，其他的为二年，待二年工程保修期满且经甲方确认无质量问题后，支付结算总价的3%；三年防水保修期满后，无息付清余款（若发生质量问题需从保修金内扣除款项的，则发包人先行扣除相应金额后返还）。5.工期延误。如遇下列情况的，乙方承诺将不会提出相关费用索赔，经甲方及监理单位审核确认后，工期相应顺延：非乙方原因造成施工现场连续停水、停电超过二十四小时；发生不可抗力情形的；本合同约定的其他工期顺延情形。6.除合同另有约定外，若因乙方原因导致本工程总工期每延误一天，乙方应向甲方支付本合同暂定总价百分之一点五的违约金，累计罚款总额不超过100万元。发包人不按合同约定支付工程款，按国有银行同期贷款基准利息的2倍计付违约金。 2014年9月17日，中天公司出具工作联系函，载明“根据施工现场总体施工进度及施工条件，经施工单位与甲方协调整体施工进度相应顺延，顺延竣工工期暂定为2015年1月30日”，大年初一公司盖章确认。 2014年10月21日，中天公司与大年初一公司签订《安吉县风情小镇旅游综合体室内精装修工程补充协议施工合同》，双方约定：1.原工程内容增加71#-77#楼室内精装修工程。2.原内容第四条合同工期更改为：本补充协议增加的工程内容总工期为90日历天。开工日期为2014年11月15日，竣工日期为2015年2月15日。开工日期和竣工日期为固定工期，除不可抗力外，工期不更改。本条按本补充协议执行。非装饰单位原因引起的工期延误，装饰竣工时间相应顺延。3.本补充合同总造价暂定为686万元。 2014年11月27日，中天公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、浙江湖州市建工集团装饰有限公司、安吉广艺装饰有限公司向大年初一公司出具《安吉县风情小镇旅游综合体室内装修项目工作联系函》，因甲供材料未到货、方案确定较晚等五方面原因造成施工单位没有订货时间、加工安装时间，要求工期顺延。 大年初一公司、中天公司、安吉建筑设计院有限公司、浙江永诚建设工程管理有限公司在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上盖章确认安吉县风情小镇旅游综合体室内精装修工程验收合格，开工日期为2014年7月30日，竣工日期为2015年2月15日，落款时间为2015年2月15日。 2015年3月25日，安吉县风情小镇旅游综合体1#、2#、4#、5#楼消防安全检查合格。2015年9月3日，安吉县风情小镇旅游综合体7#、10-39#、43-46#、65-85#楼消防安全检查合格。 大年初一公司委托建经投资咨询有限公司就案涉工程进行审计，建经投资咨询有限公司于2019年5月14日出具工程造价咨询报告书，经结算审核：安吉县风情小镇旅游综合体室内精装修工程（含样板房）净核减造价16109345元，案涉工程造价（扣除样板房）61249275元，三方均盖章确认。 本案中，关于是否存在因中天公司原因导致工期延误的问题为双方争议之所在。在综合考虑中天公司起诉意见，大年初一公司答辩意见以及双方法庭辩论意见后，本院分析如下： 大年初一公司主张案涉工程开工日期为2014年7月30日，主合同应在2015年1月30日竣工，补充协议中的7幢楼应在2015年2月15日竣工。本院认为，双方在补充协议中约定增加工程量，以及原合同第四条合同工期按本补充协议执行，并非是建立新的合同关系，故合同约定案涉工程整体竣工日期应为2015年2月15日。中天公司虽称案涉工程未按期开工，但未提交相关证据证明开工日期，且其提交的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》明确开工日期为2014年7月30日，即其已对此进行了自认，故本院确认案涉工程实际开工日期为2014年7月30日。另外，大年初一公司主张依据消防安全检查合格证的日期确定案涉工程交付日期，5#楼交付时间为2015年3月25日，其他楼号交付时间为2015年9月3日，5#楼延期交付54天，17-25#、83#楼延期交付216天，71-77#楼延期交付200天；之后庭审时又主张5#楼交付时间为2015年3月25日，因2015年12月24日的会议纪要确定三方验收在2015年12月31日前进行，故其他楼号交付时间为2015年12月31日，5#楼延期交付54天，17-25#、83#楼延期交付335天，71-77#楼延期交付319天，其认为系中天公司原因导致工期延误，为此申请对因工期延误导致的营业损失进行司法鉴定。中天公司辩称，案涉工程不存在工期延误，即便大年初一公司认为存在工期延误，责任也在大年初一公司，大年初一公司至今未取得装饰装修施工许可证，无开工报告，未按期提供施工图纸、方案以及甲供材料，多个施工单位同时进场交叉施工，现场管理混乱、工地频繁断水断电，不存在由于中天公司原因致工期延误的情形。本院认为，大年初一公司陈述前后反复，根据2015年12月24日的会议纪要内容表述：“该三方验收只是针对工程量的划分、核实和不到位地方进行整改”，中天公司提出“案涉工程早已完成，业主单位早已开业，根据建筑法本工程已默认验收通过”，大年初一公司对此未提出异议。另，案涉施工合同约定消防工程不在施工范围内，大年初一公司也未提交证据证明消防安全检查所涉及的消防设施包括中天公司实际施工部分，或在2015年2月15日之后的施工并非案涉工程的保修、维修，以及相关竣工验收证据，故本院对其上述主张均不予采信。《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》载明的竣工日期为2015年2月15日，大年初一公司、中天公司、安吉建筑设计院有限公司、浙江永诚建设工程管理有限公司均已盖章确认，已具有较强的证明力。退一步讲，即便案涉工程延期交付，合同法规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地资金、技术材料的，承包人可以顺延工期。因此，发包人追究施工人延误工期的前提乃是其已依照合同约定全面履行了己方义务，尤其是严格按照合同约定支付了工程进度款，大年初一公司并未就此举证。中天公司仅对案涉工程中的装饰装修部分工程进行施工，其余工程由大年初一公司另行发包，施工过程中存在各施工单位交叉施工事项，对工期有一定影响，同时亦存在甲供材料迟延、施工条件不符约定等事项，在案证据无法证明存在因中天公司施工组织计划不合理、依约应由中天公司准备的材料和设备供应迟延、质量事故返工返修、现场劳动力资源不足等原因致工期延误的情形，或工期延误并非大年初一公司和其他施工单位的责任。即便存在工期延误，大年初一公司已在《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》上盖章确认，应视为其认可案涉工程于2015年2月15日交付，故本院对其鉴定申请不予准许。综上，大年初一公司主张中天公司存在工期延误，并要求其赔偿工期延误违约金以及延期营业损失，无事实及法律依据，本院均不予支持。 本院认为，浙江中天装饰集团有限公司与大年初一公司签订《施工合同》、《补充协议》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规效力性强制性规定，应属有效。现浙江中天装饰集团有限公司变更工商登记为中天公司，上述合同权利、义务由中天公司承受。本案中，大年初一公司至今尚欠中天公司工程款为61249275元-52100000元-611367.55元，计8537907.45元，应按时足额支付，否则应承担继续履行、赔偿损失的违约责任。大年初一公司要求中天公司提供竣工验收资料等，但据《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》记载，各方已于2015年2月15日对案涉工程完成竣工验收，且验收结果为合格。现大年初一公司再行要求中天公司提供相关资料，于法无据，本院不予支持。综上，本院对中天公司本诉诉讼请求中合理部分予以支持，超出部分不予支持；对大年初一公司反诉诉讼请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第五条之规定，判决如下： 一、安吉县大年初一旅业投资有限公司给付浙江中天精诚装饰集团有限公司工程款8537907.45元及逾期付款违约金（以8537907.45元为基数，支付自2019年5月15日起至实际履行之日止的利息，2019年8月19日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率的2倍计付；2019年8月20日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的2倍计付），限于本判决生效之日起十日内履行； 二、驳回浙江中天精诚装饰集团有限公司其他诉讼请求； 三、驳回安吉县大年初一旅业投资有限公司反诉诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费76775元，财产保全费5000元，合计本诉诉讼费81775元，由浙江中天精诚装饰集团有限公司负担5465元，安吉县大年初一旅业投资有限公司负担76310元；反诉案件受理费15799元（已减半），由安吉县大年初一旅业投资有限公司负担，限于本判决生效之日起十日内履行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省湖州市中级人民法院。 审 判 长  卞子彦 审 判 员  苏 娈 人民陪审员  张 群 二〇二〇年七月七日 法官助理郎皆佳 书记员顾秀