沈阳市浑南区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）辽0112民初10478号 原告（反诉被告）：沈阳全运村建设有限公司，住所地辽宁省沈阳市浑南区。 法定代表人：李骏，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：王向伟、郭薇，均系北京大成（沈阳）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：沈阳沈电电力工程有限公司，住所地沈阳市和平区。 法定代表人：林忠有，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：刘海波、段天姝，均系辽宁华轩律师事务所律师。 原告（反诉被告）沈阳全运村建设有限公司（以下简称全运村建设公司）与被告（反诉原告）沈阳沈电电力工程有限公司（以下简称沈电电力公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年9月19日立案受理。依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）委托诉讼代理人王向伟，被告（反诉原告）委托诉讼代理人刘海波、段天姝到庭参加诉讼。审理中，原告（反诉被告）撤回对第二被告国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司的起诉。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）向本院提出诉讼请求，1、请求判令第一被告履行与原告结算工程款的合同义务；2、请求判令二被告立即完成绿城沈阳全运村R-04地块挂表及送电工作；3、请求判令二被告立即完成绿城沈阳全运村R-17地块挂表工作；4、请求判令第一被告赔偿因未及时完成R-04地块、R-17地块挂表工作给原告所造成的电费损失8097451.04元（R-04地块3446303.04元，R-17地块4651148元）及相应利息损失（按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算，自具体缴付电费日起算至被告赔偿原告电费损失日止）；5、请求判令解除原告与第一被告签订的10kv全运村R1地块低压电缆返出工程《电力安装工程合同》并判令第一被告返还原告已付185万元工程款及利息损失（按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算，自付款日起至款项返还日止）；6、请求判令解除原告与第一被告签订的10kv全运村R3地块低压电缆返出工程《电力安装工程合同》并判令第一被告返还原告已付195万元工程款及利息损失（按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算，自付款日起至款项返还日止）；7、本案诉讼费用由被告承担。审理中，原告撤回诉讼请求第二项、第三项，第五项诉讼请求变更为请求判令被告返还R1地块低压电缆返出工程185万元款项的利息损失（自款项实际支付日起至双方结算日止的利息）及退还185万元已付款与该工程实际结算款差额款项；变更诉讼请求第六项为请求判令被告返还R3地块低压电缆返出工程195万元款项的利息损失（自款项事实支付日起至双方结算日止的利息）及退还195万元已付款与该工程实际结算款差额款项；事实与理由:原告与第一被告先后签订多份《电力安装工程合同》（包括10kv全运村R1地块低压电缆返出工程《电力安装工程合同》和10kv全运村R3地块低压电缆返出工程《电力安装工程合同》），合同约定：第一被告承包原告沈阳全运村项目一期工程R-01、02、03、04、16、17六个住宅地块、酒店、学校、商业和全民健身中心全部电力自维、局维工程。合同签订后，原告在2013年7月全部缴纳了电力工程配套费以及局维部分的工程款（包括已支付10kv全运村R1地块低压电缆返出工程全款185万元和10kv全运村R3地块低压电缆返出工程全款195万元），但被告并未完成10kv全运村R1和R3地块低压电缆返出工程施工，也未及时完成局维电力送电、挂表工作且给原告造成重大缴纳电费等经济损失。后，原被告为避免损失扩大，推进相关地块挂表及送电工作，于2016年6月12日签订《补充协议》，约定：第一被告自协议签订并生效之日起，一个月内将电力合同的全部结算资料上报原告，并于完整资料上报后30天内配合原告完成结算核对工作。被告在收到电力合同所涉及所有工程尾款后40日内完成RO4、R17地块局维挂表工作并保证电业局可正常计取居民电费，被告违约给原告带来的一切损失均由被告承担，包括自收到剩余工程款40天后产生的局维电费等。上述补充协议签订日即生效，但被告仍未能依约上报电力合同结算资料并导致双方无法完成结算，原告无法支付剩余工程款，二被告也未能履行RO4、R17地块挂表及R04地块送电义务，已导致原告无法向已入住的小业主收取电费而自行向被告二缴纳巨额电费，损失巨大：其中，1、R04地块自2016年9月21日（6月12日签订补充协议，30日内完成结算资料上报。与报结算资料后30天内完成结算校对工作，收到工程尾款后40日内完成RO4、RI7地块局维挂表工作并保证电业局可正常计取居民电费。因此，按合同约定，如被告按约履行，最迟2016年9月20日前被告应完成挂表工作）起至2018年6月，因未挂表原告已累计代替小业主支付电费346303.04元（其中2016年9月电费按整月的1/3标准计取当月电费，2018年6月后电费另行主张）；2、R17地块自2016年9月21日起至2018年4月，因未挂表原告已累计代替小业主支付电费4651148元（其中2016年9月电费按整月的1/3标准计取当月电费，2018年4月后电费另行主张）。上述代付电费因未挂表，原告无法向小业主进行追偿，已构成损失，被告应予赔偿，其他电费损失原告保留继续向被告主张赔偿的权利。另，电力局维工程依法应由第二被告施工并负有法定挂表义务，现第二被告虽指定第一被告施工，但并不能免除其挂表及送电法定义务。综上事实，原告认为，二被告负有项目电力挂表和送电义务，现二被告未及时履行相应合同及法定义务非但违法违约，且已给原告造成重大经济损失。原告在自行要求二被告履行RO4地块送电、挂表义务及R17地块挂表义务未果的情况下，为避免自身损失扩大，提起诉讼并提出前列诉讼请求，恳请贵院受理并做出公正判决。 被告（反诉原告）辩称：答辩人与原告沈阳全运村建设有限公司电力安装工程合同纠纷一案，答辩人认为因原告未按协议约定进行结算工作，并且没有支付剩余工程款，答辩人按照协议约定已经完成R-04、R-17地块挂表及相关送电工作；答辩人已经按照合同约定对10kv全运村R1、R3地块实施了工程。原告针对答辩人的诉讼请求没有事实和法律依据，请求驳回原告的诉讼请求。现提出答辩意见如下：一、答辩人已履行了《电力安装工程合同》和《补充协议》的合同义务。答辩人与原告先后签订了十二份《电力安装工程合同》，约定了答辩人承包原告关于R-01、02、03、04、16、17六个地段电力自维、局维工程，并约定了工程价款的结算方式。在2016年6月12日，因原告没能按照电力工程合同约定支付工程价款，为尽快完成局维挂表工程，原告和答辩人签订了《补充协议》，约定原告再付一部分工程款后，答辩人完成挂表送电，并约定由答辩人将结算资料上报给原告，配合原告完成结算核对工作。答辩人已履行了合同义务。二、原告拖欠工程款8,160,642.48元。原告自认为欠款7,942,353.20元，与8,160,642.48元的欠款差额为218,289.28元为《补充协议》中序号8合同项目超过合同金额部分。双方已经确认除了序号8合同项目以外的其他全部的工程款，需要进行结算的只有序号8合同项目。《补充协议》签订后，答辩人按约定将序号8合同项目的结算资料上报给原告，但原告以更换工作人员为由，对于结算差额只有21万多一点的工程款，至今没有完成结算。三、原告未按约定付款，实属违约。《补充协议》第3款约定“乙方完成R01、02、03、16地块局维挂表工作并可正常计取电费的，甲方在正常计费后一个月内再支付乙方工程款500万元，若甲方一个月内未支付500万元工程款，每逾期一天，向乙方支付违约金1万元”。挂表工作在2016年已完成，但原告至2018年3月21日才支付500万元。原告违约在先，无权要求答辩人赔偿损失。四、原告要求解除R1、R3地块低压电缆返出工程《电力安装工程合同》并返还已付工程款诉求无依据。答辩人与原告就R1、R3地块低压电缆返出工程签订了二份《电力安装工程合同》，答辩人并未有违约行为，工程已经结束，原告要求解除合同返还工程款的诉讼请求不应该得到法庭的支持。 被告（反诉原告）向本院提出反诉请求，1、请求判令被反诉人支付工程款8160642.48元、自2016年8月12日至2018年10月10日反诉之日的逾期付款利息849556.89元及自2018年10月13日起至实际给付之日止的利息（按照同期银行贷款利率计算）；2、请求判令被反诉人支付违约金589万元。审理中，被告将第一项反诉请求工程款数额变更为9232139.41元。事实与理由：反诉人承担被反诉人开发的沈阳全运村项目的电力工程，各项合同约定的总金额为144431478.50。2016年6月12日双方签订《补充协议》，确认被反诉人已付127315025.31元，未付14101353.20元，未付金额中不包括2013年8月1日的《电力安装工程合同》（以下简称序号8合同）的未付款，该合同下的工程款需要双方在补充协议生效后结算。反诉人已履行了《电力安装工程合同》和《补充协议》的合同义务，将序号8合同的结算资料上报给被反诉人，并催告其进行结算，但被反诉人至今没有完成结算。按反诉人完成的工程，被反诉人尚欠8,160,642.48元工程款未付。《补充协议》第3款约定了被反诉人逾期付款的违约责任，被反诉人未按期付款，应该支付违约金。综上所述，反诉人已经履行合同义务，被反诉人不按约定支付工程款，请求贵院判令被反诉人支付工程款、利息和违约金。 原告（反诉被告）辩称：1，我方不同意双方在未经结算，不符合补充协议约定的付款条件下支付工程款，但对于符合付款条件后支付剩余工程款，并且扣除反诉人未施工部分已收取的工程款后，余款可以支付，但对于利息不同意支付。二，被反诉人并无违约行为，不应当承担支付违约金的义务，请求驳回反诉人的诉讼请求。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 小区新装用电登记应由商品房开发单位向沈阳供电公司提出用电申请并报送相关资料后，经现场验收检查合格后，再进行挂表送电。全运村小区住宅由全运村建设公司开发建设，共由六个地块组成，分别是R01、R02、R03、R04、R16、R17地块。本案诉前全运村建设公司已完成R01、R02、R03、R16地块的办电。2012年至2016年，全运村建设公司与沈电电力公司先后签订了12份《电力安装工程合同》，其中R17地块自维变电所新建工程《电力安装工程合同》第五条第5款约定“如施工图纸有变更，工程量增加部分，甲方应按照沈阳电力勘测设计院最新预算价格，将工程增加量部分的预算差价支付给乙方”。R1及R3地块低压电缆返出工程《电力安装工程合同》第五条第2款约定“本合同签订后，甲方向乙方拨付工程全款的30%。乙方进场施工7日内，甲方向乙方拨付工程全款的40%。工程竣工后，甲方向乙方拨付工程全款的20%。工程结算后，甲方向乙方付清工程余款”。R1地块低压电缆返出工程付款时间为2014年5月9日付款1250000元、2016年4月25日付款600000元。R3地块低压电缆返出工程付款时间为2014年5月9日付款1340000元、2016年4月25日付款610000元。 案涉10KV全运村R1地块、R1地块换热站、R2地块、R3地块、R4地块、R16.1#地块、R16.2#地块、R17地块自维变电站低压返出电缆工程《电力安装工程合同》第五条1、约定“本合同采用固定计价原则（按照电力设计院预算书中定额标准和人工费、材料费、机械费、取费的记取标准以及不可预见实际发生的费用），暂定合同总价，工程量按实结算的方式但需考虑电缆实际损耗量。合同暂定总价：14015100.00元（RMB：壹仟肆佰零壹万伍仟壹佰元整）。2、合同签订3日内、送电前甲方向乙方支付工程款11000000元。3、合同竣工验收合格，乙方需提供完整的工程竣工图纸、结算书等资料，工程竣工结算经双方书面确认后的十五日内，甲方支付至结算总价的100%。4、此工程造价包含沈阳电业局相关部门收取的设计费、监理费、试验费、税金等预算包含的一切费用”。第六条12、约定“乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五日内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地并清理场地：逾期撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强令责令乙方退场，所发生费用在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关”。 2016年6月12日，原被告就案涉合同签订《补充协议》，协议约定：“鉴于2012年至2016年甲方（全运村建设公司）与乙方（沈电电力公司）共签署关于全运村电力工程的《电力安装工程合同》十二份（以下统称“电力合同”）：                            序号                       工程项目名称                       合同金额（元）                       已付金额（元）                       未付金额（元）                       签订时间                               1                       10kv沈阳绿城全民健身中心及集中商业新建变电所工程                       12000000.00                       11203800                       796200                       2012年                               2                       沈阳全运村小区配电网络工程                       50636478.51                       49091728.37                       1544750.14                       2013年                               3                       10kv沈阳绿城酒店电力外线冬季施工增加量工程                       2200000.00                                             2200000                       2013年                               4                       10kv全运村全民健身中心变电所电源进线工程                       24000000.00                       22121844.44                       1878155.56                       2013年                               5                       10kv全运村学校及幼儿园变电所新建工程                       3400000.00                       3186801.11                       213198.89                       2013年                               6                       10kv全运村滨水商业变电所新建工程                       7000000.00                       6796416.67                       203583.33                       2013年                                                                                           7                                   10kv全运村R01地块自维变电所新建工程                       3805000.00                                                                                   16914434.72                                                                                   1695465.28                                                                                   2013年                               10kv全运村R02地块自维变电所新建工程                       2086800.00                               10kv全运村R03地块自维变电所新建工程                       2403900.00                               10kv全运村R04地块自维变电所新建工程                       3313600.00                               10kv全运村R16地块自维变电所新建工程                       3374300.00                               10kv全运村R17地块自维变电所新建工程                       3626300.00                               8                       10kv全运村R1地块、R2地块换热站、R2地块、R3地块、R4地块、R162#地块自维变电站低压返出电缆工程                                   14015100.00                                   11000000.00                                   3015100.00                                   2013年                               9                       10kv全运村R1地块低压电缆返出工程（分包）                       1850000.00                       1850000.00                       0.00                       2014年                               10                       10kv全运村R3地块低压电缆返出工程（分包）                       1950000.00                       1950000.00                       0.00                       2014年                               11                       10kv全运村R16地块低压电缆返出工程（分包）                       2000000.00                       200000.00                       1800000.00                       2014年                               12                       10kv全运村R17地块低压电缆返出工程（分包）                       5200000.00                       3000000.00                       2200000.00                       2014年                               13                       电力安装工程合同（电力外线路由更改及抽水施工）                       1570000.00                       0.00                       1570000.00                       2016年                以上电力合同约定总金额为144314785元（含上表序号8合同约定金额），已付金额为127315025.31元，未付金额为：14101353.2元【未包含上表中序号8合同的未支付款项，序号8最终金额以结算为准，如序号8结算金额少于1100万元的，则未付金额=14101353.2-(11000000元-序号8结算金额）；如序号8结算金额大于1100万元的，则未付金额=14101353.2+（序号8结算金额—11000000元)】。为保证尽快完成局维挂表工作，甲方经与乙方协商达成一致，如下： 1、自本协议签订并生效后30日内，甲方支付乙方工程款500万 元，乙方在收到甲方该笔工程款40天内完成RO1、R02、R03、 R16地块局维挂表工作并保证电业局可正常计取居民电费(乙 方负责所有相关挂表资料的报送，在甲方资料齐全的情况下乙 方负责相关手续的推进及协调挂表所需的全部报批等工作。若 因乙方原因导致未能在收到该笔工程款40天内完成前述挂表 等工作，每逾期一天，向甲方支付违约金1万元；若甲方未能按时支付乙方工程款，每逾期一天，向乙方支付违约金1万元。 2、乙方自本协议签订并生效之日起，一个月内将电力合同的全部结算资料上报甲方，并于完整资料上报后30天内配合甲方完 成结算核对工作。 3、乙方完成RO1、RO2、RO3、R16地块局维挂表工作并可正常计 取电费的，甲方在正常计费后一个月内再支付乙方工程款500 万元，若甲方一个月内未支付乙方500万元工程款，每逾期一 天，向乙方支付违约金1万元。 4、乙方在收到电力合同所涉所有工程尾款后40日内完成RO4、 R17地块局维挂表工作并保证电业局可正常计取居民电费(乙 方负责所有相关挂表资料的送报，在甲方资料齐全的情况下乙 方负责相关手续的推进及协调挂表所需的全部报批工作。若因 乙方原因未能在收到工程款40天内完成前述挂表等工作，每 逾期一天向甲方支付违约金1万元。由此给甲方带来的一切损 失均由乙方承担（包括自收到剩余工程款40天后产生的局维 电费等）。 5、本协议作为十二份电力合同及工程签证的补充，如与电力合同矛盾的，以本协议为准，未尽事宜以电力合同为准。 6、本协议自双方盖章之日起生效，本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力”。 《补充协议》签订后，全运村建设公司于2016年7月1日向沈电电力公司支付工程款5000000元，于2018年3月14日支付2770000元，于2018年3月21日支付2230000元，共计10000000元。沈阳供电公司于2013年1月8日受理全运村建设公司R4地块第一批用电申请，于2013年7月31日完成第一批分户挂表，于2016年7月4日受理全运村建设公司R17地块用电申请，于2018年6月12日受理R4地块第二批用电申请。因R17地块、R04第二批项目存在未办理用电房屋进行出售及楼内的配电电力设施不符合国家标准等情形，沈阳供电公司仅对上述地块安装了总表计量，未对该项目住户进行分户挂表。全运村建设公司经整改合格后分别于2019年4月1日、2019年8月19日完成R04第二批及R17地块分户挂表。因全运村建设公司未能通过分户挂表向R4、R17地块用户计收电费，并造成经济损失，全运村建设公司诉至本院。 审理中，本院依沈电电力公司申请委托辽宁东联工程造价咨询事务所有限责任公司对《补充协议》项目8，即10KV全运村R1地块、R1地块换热站、R2地块、R3地块、R4地块、R16.1#地块、R16.2#地块、R17地块自维变电站低压返出电缆工程进行造价鉴定。2019年7月31日，该造价公司出具鉴定结果为：10KV全运村R1地块、R1地块换热站、R2地块、R3地块、R4地块、R16.1#地块、R16.2#地块、R17地块自维变电站低压返出电缆工程鉴定金额为7901069.09元；争议项一：被告方主张应增加设计费、监理费及竣工图编制费金额为990866.61元；争议项二：被告方主张应增加电缆损耗金额为5123195.04元；争议项三：R16地块、R17地块电缆桥架执行施工期计价标准及相应造价信息鉴定金额为852539.57元，执行R2地块计价标准及单价鉴定金额为1344759.08元（详见工程造价鉴定总表及争议项汇总表）。因全运村建设公司及沈电电力公司均对该鉴定结论提出异议。2019年9月20日，该造价公司经复议后出具鉴定结果为：10KV全运村R1地块、R1地块换热站、R2地块、R3地块、R4地块、R16.1#地块、R16.2#地块、R17地块自维变电站低压返出电缆工程鉴定金额为7901069.09元；争议项一：被告方主张应增加设计费金额为625536.00元；争议项二：被告方主张应增加设计费金额为365327.00元；争议项三：被告方主张应增加电缆损耗金额为5123195.04元；争议项四：R16地块、R17地块电缆桥架执行施工期计价标准及相应造价信息鉴定金额为852539.57元，执行R2地块计价标准及单价鉴定金额为1344759.08元（详见工程造价鉴定总表及争议项汇总表）。为此，沈电电力公司支付鉴定费160000元。因全运村建设公司及沈电电力公司对争议项部分均提出异议，本院委托辽宁东联工程造价咨询事务所有限责任公司对争议项三电缆损耗进行补充鉴定。因沈阳电力勘测设计院仅保存案涉工程纸制版设计图，无电子版设计图，且沈电电力公司拒绝缴纳全额鉴定费，该造价事务所以不具备鉴定条件及当事人仅同意缴纳一半鉴定费为由对该项委托予以退鉴。 另查，案涉《补充协议》项目8工程，沈阳供电公司送电时间为2013年8月6日。因沈电电力公司存在《补充协议》工程项目中第9、10项，即R01、R03地块低压电缆返出工程未完成情形。本案诉讼中，沈电电力公司对该工程补充施工完毕，并交付全运村建设公司。 本院认为，依法成立的合同，对当事人均具有法律拘束力。 关于全运村建设公司要求沈电电力公司赔偿因未及时完成R-04地块、R-17地块挂表工作所造成的电费损失问题。《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。因R17地块、R04第二批项目全运村电力公司向沈阳供电公司提交用电申请后存在将未办理用电房屋进行出售，且楼内的配电电力设施不符合国家标准的情形，全运村建设公司将未经验收合格，不具备交付条件商品房交付购房人使用，违反商品房交付的强制性法律规定，沈阳供电公司未对该项目进行分户挂表原因是因为楼内配电电力设施不合格，而该配电电力设施非沈电电力公司所施工，全运村建设公司亦未能提供扣除用户所应承担实际用电量外剩余损失证据。同时，小区新装用电登记应由商品房开发单位向沈阳供电公司提出用电申请并报送相关资料后，经现场验收检查合格后，再进行挂表送电。《补充协议》4约定“乙方在收到电力合同所涉所有工程尾款后40日内完成RO4、R17地块局维挂表工作并保证电业局可正常计取居民电费(乙方负责所有相关挂表资料的送报，在甲方资料齐全的情况下乙方负责相关手续的推进及协调挂表所需的全部报批工作。若因乙方原因未能在收到工程款40天内完成前述挂表等工作，每逾期一天向甲方支付违约金1万元。由此给甲方带来的一切损失均由乙方承担（包括自收到剩余工程款40天后产生的局维电费等）”。该条约定仅为沈电电力公司协助全运村建设公司办理用电申请，而非沈电电力公司对外所应承担的法定义务，且全运村建设公司未能按照协议约定先期履行向沈电电力公司支付所有工程尾款的义务，沈电电力公司以全运村建设公司债务履行不适当，未能协助完成R04、R17地块局维挂表工作的行为，符合先履行抗辩权的行使条件。故本院对其该项诉讼请求不予支持。 关于全运村建设公司要求沈电电力公司返还R1、R3地块低压电缆返出工程款利息损失及退还已付款与该工程实际结算款差额款项问题。因全运村建设公司于沈电电力公司对R1及R3地块低压电缆返出工程实际施工完毕前已付清该项全款，该付款行为应视为对该项工程《电力安装工程合同》第五条第2款付款时间的变更。故本院对其该项诉讼请求，因缺乏事实依据，不予支持。 关于全运村建设公司欠付沈电电力公司工程款及数额的问题。对鉴定意见书争议项设计费、监理费部分。案涉《电力安装工程合同》4约定“此工程造价包含沈阳电业局相关部门收取的设计费、监理费、试验费、税金等预算包含的一切费用”。故本院对司法鉴定意见书争议项一设计费625536元、争议项二监理费365327元予以认定。对争议三电缆损失部分。由于合同约定应按照实际损耗确定电缆损失，而该损耗在施工过程中客观存在，施工中双方均有义务对照设计图和图纸工艺工程量表与沈电电力公司提出的损耗材料表进行复核确认。因沈电电力公司未能提供实际电缆损耗证据及鉴定机构对该部分不予补充鉴定。故本院结合案涉工程实际情况，按照50%比例确定该项损失，即2561597.5元（5123195.04元×50%）。对争议四R16、R17地块电缆桥架工程款部分。《电力安装工程合同》第五条1、约定“本合同采用固定计价原则（按照电力设计院预算书中定额标准和人工费、材料费、机械费、取费的记取标准以及不可预见实际发生的费用），暂定合同总价，工程量按实结算的方式但需考虑电缆实际损耗量。合同暂定总价：14015100.00元（RMB：壹仟肆佰零壹万伍仟壹佰元整）”。由于R16、R17地块电缆桥架实际由沈电电力公司施工，全运村建设公司未能提供证据证明该项施工属于不合理施工，所发生的费用属于不合理支出，故本院结合案涉工程实际情况，并参照R2地块工程费用表取费标准，按照执行R2地块计价标准确定该部分金额，即1344759.08元。以上本院确定鉴定总金额为12798288.67元（7901069.09元+625536元+365327元+2561597.5元+1344759.08元）。同时，《补充协议》约定全部合同总金额为144,431,478.50元，全运村公司已付金额127,315,025.31元，未付金额14,101,353.20元（未包含序号8合同的未付金额，序号8最终金额以结算为准，如序号8结算金额少于1100万元的，则未付金额=14101353.2-(11000000元-序号8结算金额）；如序号8结算金额大于1100万元的，则未付金额=14101353.2+（序号8结算金额-11000000元）。因本院确定《补充协议》序号8鉴定金额为12798288.67元，大于1100万元，扣除补充协议签订后全运村建设公司支付1000万元,故未付金额为14101353.2元+（12798288.67元—11000000元）—10000000元＝5899641.87元。故全运村公司应向沈电工程公司支付工程款数额为5899641.87元。 关于沈电电力公司要求全运村建设公司支付违约金的的问题。虽《补充协议》3约定乙方完成RO1、RO2、RO3、R16地块局维挂表工作并可正常计取电费的，甲方在正常计费后一个月内再支付乙方工程款500万元，若甲方一个月内未支付乙方500万元工程款，每逾期一天，向乙方支付违约金1万元。全运村建设公司后期支付500万时间分别为2018年3月14日支付2770000元及2018年3月21日支付2230000元。但双方当事人签订《补充协议》真实意思表示应系沈电电力公司对12份《电力安装工程合同》全部施工完毕，约定的违约条款应为沈电电力公司对12份《电力安装工程合同》全部施工后，双方在履行案涉《补充协议》中对承担违约责任的约定。审理中，通过本院现场勘验及沈电电力公司诉讼期间补充施工的事实，足以认定，沈电电力公司在签订《补充协议》时存在对工程项目9、10项未施工情形，且该项工程付款时间在《补充协议》签订之前。因沈电电力公司在履行合同过程中亦存在违约行为，故本院对其该项请求不予支持。 关于沈电电力公司要求全运村建设公司支付利息的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日”。案涉《补充协议》项目8工程，沈电电力公司未能提供该工程交付手续。本院根据沈阳供电公司对该工程的送电时间，即2013年8月6日确定为工程交付之日。因沈电电力公司主张自2016年8月12日起开始计算利息，没有超出上述规定，故本院予以支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下： 一、原告（反诉被告）沈阳全运村建设有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）沈阳沈电电力工程有限公司支付工程款5899641.87元； 二、原告（反诉被告）沈阳全运村建设有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）沈阳沈电电力工程有限公司支付利息（以5899641.87元为基数，自2016年8月12日起至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 三、驳回原告（反诉被告）沈阳全运村建设有限公司诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）沈阳沈电电力工程有限公司其他 反诉请求。 如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费93185元、反诉费58815元，由原告（反诉被告）沈阳全运村建设有限公司负担119734，由被告（反诉原告）沈阳沈电电力工程有限公司负担32266元；鉴定费160000元，由原告（反诉被告）沈阳全运村建设有限公司负担。 如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于沈阳市中级人民法院。 审 判 长  肖军威 审 判 员  丁 威 人民陪审员  林赫海 二〇二〇年三月二十三日 法官助理郭慧 书记员李想