贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔27民终748号 上诉人（原审原告、反诉被告）：李静，女，1991年1月23日生，汉族，贵州省金沙县人，住贵州省都匀市，系贵州医科大学第三附属医院医生。 委托诉讼代理人：常安，男，1989年11月2日生，汉族，住贵州省都匀市，系李静之夫。 被上诉人（原审被告、反诉原告）:贵州美星美佳装饰设计工程有限公司，住所地贵州省都匀市京都广场C座2层06号，统一社会信用代码91522701MA6H2NJF01。 法定代表人：张莱莱，系该公司执行董事兼总经理。 上诉人李静因与被上诉人贵州美星美佳装饰设计工程有限公司（以下简称美星美佳公司）装饰装修合同纠纷一案，不服都匀市人民法院（2019）黔2701民初2110号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月13日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 上诉人李静上诉请求：1、撤销原判第二、三、四项，按照上诉人在一审中提出的诉讼请求进行改判；2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实及理由：1、按照合同约定，大地砖、墙砖、木地板进场验收合格支付人民币10000元，而时至上诉人起诉，木地板还没有送到，有2019年3月17日与被上诉人材料部曾六妹的通话录音和2019年3月30日的视频为证，被上诉人声称木地板已送货入户却没有提供证据，其单方违约；2、2019年3月30日的视频显示电视墙仅做了造型，没有刷油漆，阳台轻质砖切花池的砖都没有进场，至今未动工；3、开关面板及灯具安装属于水电工程部分，上诉人已经支付了水电工程款，即使上诉人没有提供开关面板及灯具安装费用的证据，至少2019年3月30日的视频可以证明没有该部分没有如期完工，被上诉人应当承担违约责任。且一审庭审中上诉人补充提供的厨房没有留下水、水龙头未安装、卫生间水排出困难、阳台浸水导致墙体破坏等事实的图片和视频一审也没有采信；4、被上诉人逾期未装修完成，势必导致上诉人租房时间增加，上诉人要完成没有完工的木地板铺设、衣柜书柜鞋柜定制和安装、开关面板及灯具安装、刷墙、完善电视机背景墙等，只按照四个月计算是合情合理的。5、本案一审开庭三次，被上诉人在第一次开庭中毫无根据提起反诉，导致第二次开庭，第二次开庭中被上诉人经合法传唤未到庭本应缺席审理宣判，但一审法院却以无法判定上诉人提出的每项未完成工程该获得多少退款为由提出需要找装修公司到现场测算，将本应适用简易程序审理转为普通审理程序，导致上诉人多交了一倍诉讼费，但直到第三次开庭一审法院并未找来任何装修公司进行测算，而是采信被上诉人无证据的主张，判令合同解除后，双方不再相互返还。6、按照补充协议，书柜、衣柜、鞋柜、木地板、吊顶均属于木工工程，上诉人已经支付了1万元木工工程款，被上诉人未如期完工，属于违约行为，即使不退还工程款，至少应当赔偿上诉人该部分30%的违约金，再者，上诉人在签订合同时支付的2万元应该与木工工程款合并才合理，所以上诉人要求退还2万元是合理的。 被上诉人美星美佳公司二审未作答辩。 原审原告（反诉被告）李静向一审法院起诉请求：1.请求判令美星美佳公司按照“美星字（2018）第JZXXSG18****号”合同约定装修总价的30%赔偿李静违约金28800元；2.判令美星美佳公司退还因未完成水电工程的开关面板及灯具安装部分的装修款5000元，并按照装修合同第七条第7.5项赔偿违约金6000元；3.判令美星美佳公司退还因未完成木工工程中柜子及木地板部分装修款20000元，并按照装修合同第七条第7.5项赔偿违约金9000元；4.判令美星美佳公司退还因未完成泥水工程忠轻质砖砌花池及电视墙部分装修款5000元，并按装修合同第七条第7.5项赔偿违约金6000元；5.判令美星美佳公司赔偿李静因故意推延工期导致原告租房时间增加的损失费4500元（按租金900元/月计付5个月）；6.请求解除原、被告签订的合同，原告在起诉之日起即可安排其他装修公司另行装修；7.本案诉讼费由被告承担。 原审被告（反诉原告）美星美佳公司向一审法院提出反诉请求：1.判令解除反诉原告与反诉被告签订的《装修合同书》；2.判令反诉被告按合同约定赔偿反诉原告总合同金额的百分之三十28800元；3.本案诉讼费由反诉被告承担。 一审法院认定事实：2018年7月11日，原告（反诉被告）李静与被告（反诉原告）美星美佳公司签订编号为美星字（2018）第ＪＺＸＸＳＧ18＊＊＊＊号《合同书》并附基础预算，约定：美星美佳公司为李静装修位于贵州省都匀市部印象第3幢32层附3302号住宅装修；合同总价款为96000元；工期自2018年7月12日起120天；签订施工当日支付装修款20000元、水电工程安装验收合格支付装修款20000元、大地砖、墙砖、木地板进场验收合格支付装修款20000元、木工工程安装验收合格支付装修款20000元、瓷粉工程完工验收合格后支付装修款4000元、整体完工验收合格后支付装修款2000元；美星美佳公司赠送李静全室地砖、墙砖（含入户、客厅、餐馆、过道、阳台、背景墙用砖、卫生间、厨房），赠送卧室木地板、书房木地板、二楼小客厅木地板、二楼通道木地板、背景墙木地板，赠送大地砖、墙砖、木地板在双方签订合同时已指定品牌、款式，以实物拍摄图打印件加盖公章为准。合同还约定其他权利义务。合同签订后，美星美佳公司进场装修，原告于签订合同当日（2018年7月11日）支付装修款20000元、于2018年8月15日支付装修款19000元。2018年11月14日，原、被告因装修事宜发生纠纷，于同日签订《装修补充协议》，协议约定：李静（甲方）与美星美佳公司（乙方）因装修工程内容界定不清作补充约定；木工工程为家庭施工中材料以木制品为主的分项工程，包括客、餐厅、书房、厨房吊顶龙骨架设、衣柜三个、书柜一个、鞋柜一个、电视背景墙造型（合同所附装修清单规定），因目前木工工程只完成吊顶和电视背景墙，衣柜、鞋柜要等地砖和木地板贴完方可制作安装，所以甲方先验收吊顶和电视背景墙部分并支付10000元，待衣柜、书柜、鞋柜完工后，甲方验收合格后再支付木工尾款10000元；泥工工程包含：砌墙、贴砖、阳台现浇板、防水，乙方必须完成所有泥工工程方可通知甲方验收，甲方验收质量合格后支付乙方泥工工程款（合同约定）；乙方称木地板铺设属于主材部分，因此木地板铺设与电器开关插座灯具等安装与瓷粉工程一起验收，即瓷粉工程完工、木地板铺设完工、开关插座灯具安装完毕并验收合格后一并支付该项工程款4000元；在原合同及装修补充协议中规定的装修分项，若甲方在验收时觉得不合格，可与乙方协商整改，双方如对装修质量由争议，可申请相关资质部分进行专业鉴定，如鉴定合格甲方验收，否则乙方整改或返工；该协议甲、乙各执一份，若违反该协议，按照合同违约处理，违约方需支付原合同总价30%给对方。同日，原、被告在都匀市的主持下签订《人民调解协议书》，约定如下：一、消费者同意给施工方50天时间，2018年11月14日开始计算，如到期未做完合同规定的装修项目（以消费者验收合格同意为标准），装修公司按合同价的百分之三十支付违约金给消费者；二、如美星美佳公司在规定时间内装修完成，消费者未按时验收，未按时付款，超过每项验收的付款时间及提出超出合同签订的施工项目，消费者按照合同价的百分之三十支付违约金给美星美佳公司；三、装修过程按双方自行签订的装修合同及装修补充协议进行。前述合同或协议签订后，原告于2018年11月14日支付装修款10000元、于2018年12月20日支付装修款20000元，合计已向被告支付工程款69000元，因双方此后发生争议，原告未再支付工程款，被告未再继续施工。一审另查明：案涉装修工程开关面板已送货入户但尚未安装完毕、木地板尚未铺设、衣柜、鞋柜等柜体尚未安装。就原告主张的其他未完工项目，认定如下：1.轻质砌花池，原告并未举证证明该项目施工情况，其主张未完工证据不足，不予采信；2.电视墙，原告自认电视墙已完成造型，无后续装饰。案涉装修合同所附基础预算载明，电视墙为石膏板背景墙（含人工、石膏板、木龙骨、油漆及损耗）该预算未约定后期装饰，故对原告主张电视墙未完工的，不予采信；3.瓷粉工程，原告自认部分完工。 一审法院认为：原、被告签订的第JZXXSG18****号《合同书》及所附基础预算、《装修补充协议》、《人民调解协议书》均系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。现原、被告均作出解除案涉装修合同的意思表示，故对原、被告请求解除案涉装修合同的本诉及反诉主张予以支持，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，本案合同解除后的法律后果为相互返还或采取其他补救措施，因本案装修工程恢复原状的可行性及合理性，结合原告支付装修款的金额及工程进度基本相当，合同解除后，原、被告不再相互返还。关于违约责任。依据原、被告签订的第JZXXSG18****号《合同书》及所附基础预算、《装修补充协议》、《人民调解协议书》的约定，原告应待大地砖、墙砖、木地板进场验收合格支付10000元、衣柜等柜体安装完毕后支付木工工程尾款10000元，待木地板、开关面板安装完毕后同瓷粉工程一并验收并支付工程款4000元，待整体完工验收合格后支付尾款2000元，被告应自2018年11月14日起50日内完成案涉装修工程。双方履行合同情况为，原告未依约履行地砖、墙砖款等对价给付义务，被告至今未完成开关面板安装、木地板铺设、衣柜、鞋柜等柜体安装，双方当事人均存在违约事实，依据《中华人民共和国合同法》第一百二十条：“当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任”的规定，双方互负违约责任，均应按照《装修补充协议》第五条：“……违约方需支付原合同总价30%给对方。”之约定赔偿违约金，但结合原告前期支付工程进度款及被告施工工期确有多次推延情况，考虑被告逾期竣工行为较原告逾期付款行为过错程度大，根据双方过错程度酌定由被告赔偿原告逾期竣工违约金2000元，原告不再赔偿被告逾期付款违约金，故对原告请求被告支付违约金的主张，在前述范围内予以支持，对被告主张原告支付违约金的反诉请求不予支持。关于原告主张退还开关面板、灯具安装、柜体安装、木地板铺设工程款并承担违约金的诉讼请求，因原告并未支付柜体安装、木地板铺设项目装修款，故不存在退还事宜，且其并未举证证明开关面板及灯具的安装费用，主张退还无事实依据，对其前述主张不予支持；对退还轻质砌花池及电视墙装修款并承担违约金的主张，无事实依据，不予支持。关于原告主张的租房损失，其虽提交了房屋租赁合同，但并无其他关联证据证明确因本案被告逾期交付装修工程造成租房损失，故对其该项主张，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十条、第九十七条、第一百零七条、第一百二十条之规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）李静与被告（反诉原告）贵州美星美佳装饰设计工程有限公司于2018年7月11日签订的第JZXXSG18****号《合同书》；二、被告（反诉原告）贵州美星美佳装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）李静违约金2000元；三、驳回原告（反诉被告）李静的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）贵州美星美佳装饰设计工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审本诉案件受理费1897元，由原告（反诉被告）李静负担1837元，由被告（反诉原告）贵州美星美佳装饰设计工程有限公司负担60元，一审反诉案件受理费260元，由被告（反诉原告）贵州美星美佳装饰设计工程有限公司负担。 二审中，当事人未提交新证据。 经二审审理，查明的事实与一审查明的事实一致。 本院认为，从查明的事实来看，上诉人与被上诉人在签订《合同书》后，双方因被上诉人装修逾期问题又签订了《人民调解协议书》和《装修补充协议》，被上诉人在做了水电、泥工、部分吊顶等装修工程后，还有部分工程未完工，尤其是被上诉人赠送的木地板逾期进场，上诉人因此拒绝被上诉人安装书柜、鞋柜等，现双方在诉讼中的意思表示是对装修事宜予以终止，签订的所有装修合同不再履行，故一审仅对《合同书》予以解除不当，应当将合同部分内容进行变更的补充协议等也一并解除，对此予以纠正。因双方对被上诉人已完工工程尚未结算、也未申请鉴定公司评估，故一审根据双方当事人的陈述与主张、本案装修工程恢复原状的可行性及合理性，结合上诉人支付装修款的金额及工程进度基本相当，依法认定涉案合同解除后，双方不再相互返还，一审对上诉人主张被上诉人返还装修款的请求不予支持，符合本案基本案情，。针对上诉人所提违约损失的上诉主张，因被上诉人存在逾期未完成工程装修的情形，而上诉人存在未完全按照约定及时给付装修款对价的情况，一审根据《合同书》及《装修补充协议》的约定，结合双方的过错程度，考虑到装修款的支付情况与装修情况等案情，酌定由被上诉人支付上诉人2000元违约金，此自由裁量符合本案基本案件事实，予以维持。 综上，上诉人的上诉理由不成立，对其上诉请求不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下： 一、维持都匀市人民法院（2019）黔2701民初2110号民事判决第二项、第三项、第四项； 二、变更都匀市人民法院（2019）黔2701民初2110号民事判决第一项为：解除上诉人李静与被上诉人贵州美星美佳装饰设计工程有限公司于2018年7月11日签订的第JZXXSG18****号《合同书》及2018年11月14日签订的《装修补充协议》、《人民调解协议书》。 一审本诉案件受理费1897元，由上诉人李静负担1837元，由被上诉人贵州美星美佳装饰设计工程有限公司负担60元，一审反诉案件受理费260元，由被上诉人贵州美星美佳装饰设计工程有限公司负担；二审案件受理费50元，由上诉人李静负担。 本判决为终审判决。 审判长 王 军 审判员 王 锦 审判员 李颖敏 二〇二〇年七月八日 法官助理吴奕 书记员肖淑君