四川省眉山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川14民终552号 上诉人（原审原告）：胡荣,男，1957年11月26日出生，汉族，住四川省西昌市。 上诉人（原审原告）：张英秀，女，1963年1月9日出生，汉族，住四川省西昌市。 上列二上诉人的共同委托诉讼代理人：付永生，上海市光明律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：眉山市圣丰农产品批发市场投资有限公司，住所：眉山经济开发区新区，统一社会信用代码：91511402577557268A。 法定代表人：谢炜祥，总经理。 委托诉讼代理人：孟志波，四川山助律师事务所律师。 委托诉讼代理人：牟朝芝，四川山助律师事务所律师。 上诉人胡荣、张英秀因与被上诉人眉山市圣丰农产品批发市场投资有限公司（以下简称圣丰投资公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服四川省眉山市东坡区人民法院（2019）川1402民初3585号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年5月20日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年6月23日对本案进行了询问。上诉人胡荣及其胡荣、张英秀的共同委托诉讼代理人付永生、被上诉人圣丰投资公司的委托诉讼代理人孟志波、牟朝芝到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 胡荣、张英秀上诉请求是：撤销（2019）川1402民初3585号民事判决，依法改判支持上诉人的一审全部诉讼请求或发回重审。事实和理由：一、上诉人规划变更，对上诉人的房屋使用等构成严重不利影响。1、被上诉人地下一层规划变更。被上诉人提交的《圣丰国际商贸城圣丰国际大夏改造方案》、《地下车库更改为地下商业后地下室平面布置图》以及眉山市城乡规划局东坡分局对圣丰国际商贸城规划统一变更的许可证，能够证明圣丰商贸城将上诉人之前购买时规划的833个地下停车场进行了变更。2、上诉人地上一层至四层的经营业态变更，将原来规划的农业商业化项目先改为建材市场、家居市场，但一直关门至今，无一商铺营业，现又改为儿童乐园为主的项目。被上诉人的上述2项变更对上诉人造成了严重影响，显著降低了商贸城的使用价值。根据建设部2001年4月6日制定的《商品房销售管理办法》第24条以及双方签订的网签合同第12条、13条约定，开发商无论是经批准的规划设计变更还是商业业态变更都未向上诉人书面告知，且上述变更对上诉人造成了严重影响，达到了“出现合同当事人约定的其他影响商品房质量或者使用功能情形”的程度，故上诉人可以行使法定解除权和约定解除权、退房。二、被上诉人未于2018年9月25日备案和交房，上诉人可以退房。在上诉人与被上诉人签订的网签合同第18条约定：“出卖人在2017年10月1日交房”；第19.1.1条约定：“逾期交房在360日内，出卖人支付违约金，逾期交房在360日后，买受人有权解除合同，出卖人退还购房款。”2018年9月25日恰好是逾期交房360日。上诉人已经提交证据证明案涉房屋实际备案日期为2018年9月29日，上诉人可根据网签合同的约定，享有逾期交房的合同解除权。眉山市东坡区住建局于2018年9月29日出具工程竣工验收备案书后，被上诉人向眉山市东坡区住建局提出备案时间与提交资料的时间不符，应当将备案时间更改为2018年9月25日，也即提交材料之日。眉山市东坡区住建局听从被上诉人的要求，并辅以维稳压力的理由，出具了《情况说明》，重新制作了一份日期为2018年9月25日的竣工验收备案证明，将2018年9月29日的竣工验收备案证明作废。这一行为与《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第4条、第5条、第6条规定不符，且上述规定表明，竣工验收备案登记机关应当核查并验证备案文件齐全后才能作出备案证明，恰恰说明被上诉人2018年9月25日提交资料，2018年9月29日作出竣工验收备案证明这一行为是合情合理的。同时被上诉人开始提交的经审核同意的《工程基本情况》的右上角显示“于2018年9月28日竣工验收”，右下角显示“2018年9月29日提交”，也能充分说明竣工验收日期为2018年9月25日系造假行为。一审法院拒绝对第二次竣工验收备案的形成日期进行鉴定，明显程序不合理，应当同意鉴定申请。三、被上诉人与圣丰管理公司系关联公司，人员、资金、经营等都存在混同，被上诉人的行为构成售后包租，违反了双方网签合同的约定。四、上诉人购买商铺的根本目的之一在于保值增值，被上诉人以手写计价单等方式承诺了固定的收益率，但开发商未实现固定的收益率，上诉人就具有约定的合同解除权和法定的解除权。被上诉人明知上诉人购买商铺的目的在于保值增值，且上诉人购买商铺也是因被上诉人“保值升值”的宣传引诱，并且以计价单、托管协议等方式促成或担保这一目的，因此保值增值应当是合同的一部分，现在，该项目一直烂尾，上诉人逾期收益无法实现，导致合同保值升值的目的无法实现，上诉人享有合同解除权。五、上诉人购买的案涉房屋存在严重质量问题，无需鉴定即可证明。案涉房屋不符合双方签订的网签合同第16条第1款和第18条第4款第4项的约定，也不符合中华人民共和国国家标准GB/17986.1-2000《房屋测量规范》的规定，因此根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第13条的规定，上诉人可以主张解除合同并要求赔偿损失。六、上诉人认为，被上诉人办理的产证为虚假的产权证，根据上诉人与被上诉人签订的《四川省商品房买卖合同（预售）》中关于办不了产证业主不可以退房的约定是免除被上诉人主要义务的无效格式条款，应为无效。 被上诉人圣丰投资公司答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确、程序合法，上诉人的上诉请求没有事实和法律依据，应依法予以驳回。事实和理由：1、案涉商铺并无规划变更情形，上诉人并不享有法定或约定的解除权。虽然地下一层有变更规划，但该变更经过规划部分批准及设计单位同意后的合法合规变更，该变更并不实际影响案涉商铺的结构、户型、空间尺寸、朝向变化以及房屋质量、使用功能。经营业态的变更也仅是商业市场经营行为，不是案涉合同行为或目的。2、被上诉人已经按照约定履行交房义务，上诉人并不享有逾期交房约定的解除权。2017年1月10日案涉商铺所在项目已经竣工验收合格了。2018年9月25日，被上诉人取得了《竣工验收备案书》。商品房买卖合同约定，系由买受人委托圣丰管理公司代为收房，同时，买受人在与管理公司代为签订的托管协议中又再次授权管理公司代为收房，2017年9月28日，被上诉人根据买卖合同及托管协议的约定，将案涉已建成商铺统一移交给圣丰管理公司，完全符合相关规定也符合合同约定。3、被上诉人与圣丰管理公司均系依法成立、相互独立的主体，并不构成包租包售，同时包租包售也并非法定或约定的合同可解除的情形。4、商铺的保值增值并非商品房买卖合同的根本目的，也未在合同中约定，其合同根本目的在于实现物权转移，买受人取得物权。5、案涉商铺已经过依法竣工验收并取得合格证明，不存在质量问题。并且，根据案涉合同的附件位置平面图（上诉人签字捺印确认）和被上诉人出具的IAI平面图对比可知，案涉商铺自始并非独立商铺，上诉人在合同签订时已经对此进行确认，独立商铺独立使用问题也并非质量问题。6、案涉商铺不存在无法办证的情形，上诉人不享有逾期办证的法定解除权或约定解除权。根据本案已查明的事实，大部分业主已经办理了房产证，未办理房产证的业主的原因在于其未依法缴纳相关税费，未提供相关委托办证手续及办证资料，导致无法办证。且办理房产证系案涉合同的后合同义务，被上诉人仅系协助义务。 原审原告胡荣、张英秀在一审中的诉讼请求是：1、判令解除IA1-618、IA1-627号《圣丰国际商铺买卖合同》；2、判令解除合同签约备案号为279917、279918《四川省商品房买卖合同（预售）》；3、判令圣丰投资公司立即返还胡荣、张英秀已付购房款366，364元；4、判令圣丰投资公司退还已付税、费等8168.95元及其利息；5、判令圣丰投资公司支付胡荣、张英秀违约金73272.80元。 一审判决认定的事实：圣丰国际商贸城项目为圣丰投资公司投资开发建设，并对外销售，包括商铺区、冻库区等，拟打造眉山市圣丰农产品批发（物流）市场及相应商圈，具体由圣丰管理公司进行商业运作。其中，冷冻交易区开工日期2013年11月13日，2014年12月10日取得竣工验收报告，2015年8月7日取得竣工备案书，备案书载明竣工验收日期为2015年4月3日；商铺区，批发市场一期停车贸易区，开工日期2013年4月10日，2014年11月25日取得竣工备案书，备案书载明竣工日期2014年7月10日；综合楼，开工日期2014年4月16日，2017年1月10日取得工程竣工验收报告，2018年8月取得测绘总报告，2018年9月25日竣工验收备案，备案书载明竣工验收日期2018年9月25日。 2013年该项目建设起，圣丰投资公司即自己或委托代理公司，通过网络、宣传单等形式进行商业营销宣传，以便于商铺、冻库出售，商业宣传内容涉及商铺的价值、预期收益，以及圣丰投资公司对价值、预期收益的主观判断。业主可以将所购商铺或冻库委托给圣丰管理公司统一管理运作，以托管期间产生的收益（租金）抵扣部分购买价款。 2017年9月28日，圣丰投资公司与圣丰管理公司统一签订交房确认书，载明内容：根据圣丰投资公司与其购房业主的《四川省商品房买卖合同（预售）》第十八条第（二）约定，圣丰投资的购房业主委托圣丰管理公司代其办理验房交房手续，现双方对交接事宜达成以下确认：1、资料的查阅和验收，《竣工验收报告》，…….，2、经圣丰管理公司对水电、……的检查和验收，均按照施工要求进行建设，符合规划设计条件；3、双方在完成验收后盖章确认。2017年9月28日，圣丰投资公司和圣丰管理公司均加盖印章。其后，圣丰投资公司将已建成商铺、冻库（已出售或未出售尚自己拥有），均统一交由圣丰管理公司进行商业打造。 2017年5月17日，胡荣、张英秀（乙方）与圣丰投资公司（甲方）签订两份《圣丰国际商铺买卖合同》，购买圣丰投资公司开发建设的商铺，主要约定：一、商铺位置眉山市圣丰农产品批发（物流）市场IA1区618号，建筑面积10.78平方米，单价16992.79元，总价款183182元，商铺位置眉山市圣丰农产品批发（物流）市场IA1区627号，建筑面积10.78平方米，单价16992.79元，总价款183182元，该总价款是胡荣、张英秀同意将所购商铺由圣丰管理公司托管，以约定托管期间的预期收益（按年8%-12%计算）冲抵后并再优惠后，实际支付的总价款。二、付款方式，签订合同之日一次性付清。三、甲方定于年月日将竣工验收合格的商品房交付乙方，甲方未按照约定期限交房，应按乙方已支付的房款金额，以逾期天数日万分之一的标准承担违约金赔偿给乙方。四、商品房产权办理，乙方付清总价款，商品房交付乙方后，由甲方受乙方书面委托在360个工作日内按管理部门的规定办理商品房分户房屋产权证书。相关办证税费按当地相关规定各自缴纳，乙方所承担的税费可由甲方代收代缴。如因甲方原因不能在规定期限内办理房屋产权证书，甲方按乙方已付总价款以每日万分之一的标准向乙方支付违约金，计算期限从逾期的第一天到证书签发日期为止。五、面积差异处理，面积误差比绝对值超过3%，双方据实结算或乙方有权提出退房。六、违约责任，1、合同签订后甲方违约解除合同，应承担总价款20%的违约金；乙方违约解除合同，应承担总价款20%的违约金。2、本合同签订后具备签订商品房买卖合同（备案）条件时，经甲方通知乙方15日内未签订商品房买卖合同（备案）的，属乙方违约，甲方有权选择解除本合同另行出售或者要求乙方继续履行本合同，甲方选择解除本合同的，乙方应承担总房款20%的违约金。七、乙方若对该商品房提出有重大质量问题但甲乙双方发生争议时，双方确认以眉山市东坡区建设工程质量监督站或工程质量监理单位出具的书面工程质量评定意见和质量检测报告作为处理争议的依据。同日，胡荣、张英秀（甲方，委托人）与圣丰管理公司（乙方，受托人）签订两份《托管协议》，主要约定：一、甲方持有眉山市圣丰农产品批发（物流）市场IA1区618、627号商铺，单间商铺建筑面积10.78平方米（以最终实测产权面积为准）。二、为提高甲方商铺商业价值，甲方赞同并认可乙方对于眉山市圣丰农产品批发（物流）市场的整体经营理念及培育市场的重要性，甲方同意将从2017年5月17日至2021年9月30日止的商铺使用权委托给乙方，该期间所产生的收益（房屋租金）及风险均由乙方承担；甲方不收取不承担任何费用（商铺使用费已经在商铺购买价中抵扣）。三、若上述期间商铺产生水电费、物业管理费等相关费用，以及使用该商铺进行经营活动所产生的其他各项费用，均由乙方负责交纳。四、该商铺交房之日，甲方即委托乙方按交房程序将该商铺接收并实施管理。五、根据市场经营的需要，甲方同意乙方可根据实际需要对商铺进行装修装饰及平面格局的调整，相关费用由乙方承担。六、若乙方未出现违反本协议的行为，甲方保证将本协议的商铺的使用权从2021年10月1日至2026年9月30日止继续委托给乙方。甲乙双方根据市场行情共同设定上述期限商铺使用权的费用标准，并另行签订相关的补充委托合同，补充协议未尽事宜，均以本协议为准。七、商铺委托期满约定：2026年9月30日即本协议委托期满之日，甲方对该商铺可做出如下选择：1、委托期满，甲方在同等条件下保证商铺的现实承租商户享有第一顺序优先承租权利，市场管理方在期满前负责居间甲方与现实承租户就租赁条件进行磋商，如达成一致，甲方和现实承租商户另行签订相关合同。2、委托乙方代为出租该商铺，甲方根据市场行情自行设定出租条件及租金标准，甲方可委托乙方代签相关合同。八、本协议委托期间，甲方不得单方提前终止或解除本协议，……；甲方向第三方转让本合同商铺，应提前告知受托人，同时甲方应向第三方如实告知该商铺的委托情况，本协议对该商铺继受人延续有效。当日，胡荣、张英秀付清总价款366364元，圣丰公司出具了收据确认。 为保障买受人利益，按规定进行备案，2017年11月22日，胡荣、张英秀（买受人）与圣丰投资公司（出卖人）又签订两份《四川省商品房买卖合同（预售）》（合同号279917、279918号）。该合同主要约定：一、房屋基本情况：A区1层618、627号，建筑面积10.78平方米，用途商业；每间价款183182元，买受人在2017年11月22日前支付。二、规划设计变更：第十二、十三条，经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致该商品房的结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化，以及出现本合同当事人约定的其他影响商品房质量或使用功能情形的，出卖人在变更确立之日起10日内书面通知买受人，出卖人未通知，买受人有权解除合同。三、交付：1、第十五条，交付时，商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件，房屋面积实测报告书；2、十六、十七条，基础设施在2017年10月1日达到使用条件，水、电未达到条件的按十九条约定承担逾期交付责任；公共服务及配套设施在2017年10月1日达到使用条件，且买受人允许出卖人完善。第十八条，1、出卖人在2017年10月1日前向买受人交付商品房；2、买受人委托圣丰管理公司于2017年10月1日前办理本合同标的商铺的交房手续，该内容系加粗字体；3、交接商品房时，出卖人向买受人出示满足合同十五条约定的证明文件，若不出示证明文件或证明文件不齐全，买受人有权拒收，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担并按十九条处理。四、逾期交房责任：十九条，1、逾期在360日内，按约定交房日起支付总房款日万分之一的违约金；2、逾期360日后，买受人有权解除合同；买受人解除合同的，出卖人自解除通知送达之日15日内退还买受人已付全部房款，并自买受人付款之日起按0.2%计算给付利息，同时出卖人按全部房款的0.2%向买受人支付违约金。五、质量：1、地基基础和主体结构，买受人对商品房地基基础和主体结构质量有异议的，可以自行委托建设工程质量检测机构重新核验，经检测不合格的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人自解除通知送达之日15日内退还买受人已付全部房款，并自买受人付款之日起按0.2%计算给付利息，给买受人造成损失的由出卖人承担相应赔偿责任；买受人不解除合同的，允许出卖人进行整改，达到验收标准后合同继续履行；2、其他质量问题，经过更换、修理，仍然严重影响正常使用的，买受人有权解除合同；买受人解除合同的，出卖人自解除通知送达之日15日内退还买受人已付全部房款，并自买受人付款之日起按0.2%计算给付利息，给买受人造成损失的由出卖人承担相应赔偿责任，因此而发生的检测费用由出卖人承担。3、装饰装修不符合约定标准，及时更换、修理；4、商品房室内空气质量或建筑隔声情况有异议，可以委托专业机构检测，经检测不符合约定标准的，出卖人负责整改，整改后仍不符合约定标准，买受人有权解除合同。六、房屋所有权转移登记：第二十七条，1、双方同意在本合同约定交付之日起360日内，共同向房屋登记机构申请办理房屋所有权转移登记，并按规定承担各自应缴纳的税费；2、因出卖人原因，买受人未能在交付之日360日内取得所有权证书的，双方同意按（2）处理，合同继续履行，出卖人按买受人已付房款每日万分之一向买受人支付违约金，该内容系加粗字体。因买受人怠于、迟延提交必要的登记资料、支付相应税，导致房屋迟延登记的法律责任和风险，由买受人承担。七、要约邀请与要约：出卖人发布的商品房销售广告和宣传资料，为要约邀请；出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明、允诺具体确定，并对本合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，买卖双方均视为要约。八、销售承诺：1、出卖人承诺不采取分割拆零销售、返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房、不采取售后包租的方式销售未竣工商品房；2、出卖人承诺按照规划用途进行建设和出售，不擅自改变商品房使用性质，并按照规划用途办理房屋登记。对出卖人未履行承诺双方未约定解除权及其他违约责任，也未约定处理方式。 圣丰投资公司于2019年9月29日、10月22日已为与胡荣、张英秀相类似的其他部分买受人，办理了不动产权证书，不动产权证书载明，权利性质：出让/市场化商品房，用途：批发零售用地/商业服务。 一审判决认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自解除合同。但当事人协商一致或约定解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。 本案的主要争议焦点为，胡荣、张英秀主张解除合同是否符合约定的解除条件或法律规定的解除合同的情形。胡荣、张英秀主要提出以下观点：一、圣丰投资公司售后包租严重违法；二、不能实现胡荣、张英秀购买商铺为了保值并升值的根本目的及胡荣、张英秀所购商铺非独立空间；三、房屋质量有重大问题，达不到合同约定的交付条件。四、圣丰投资公司无法交房，构成根本违约。五、圣丰投资公司无法办证，构成根本违约。 一、关于售后包租。胡荣、张英秀依据《商品房销售管理办法》第十一条规定主张解除合同。首先，双方并未就售后包租约定解除合同。其次，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《商品房销售管理办法》第十一条规定：“房地产开发企业不得采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房。房地产开发企业不得采取售后包租或者变相售后包租方式销售未竣工商品房。”但均未规定“售后包租或者变相售后包租”系解除合同的情形，胡荣、张英秀据此解除合同无法律依据，不予支持。 二、关于不能实现合同目的的解除权。《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项规定：当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。 商品房买卖合同的根本目的，是实现物权转移，买受人取得物权。根据《中华人民共和国物权法》第六条物权公示原则，“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记……”。故是否取得物权应以登记为准。而与胡荣、张英秀相类似的其他部分买受人，办理了不动产权证书，说明其取得物权是能够办到的，合同目的是能够实现的。 至于其主张因不是独立空间而不能实现独立使用、独立出租的目的，此为房产的使用问题，而非物权的取得问题，不是房屋买卖合同的根本目的。胡荣、张英秀以因不是独立空间而不能实现独立使用、独立出租的目的致使不能实现合同目的的理由是对合同目的的曲解，依法不成立。 虽然胡荣、张英秀购买商铺的动机是为投资，为了保值、升值以及收益，但商品房买卖合同的法定目的系物权主体变更。 本案中，虽然圣丰投资公司不认可胡荣、张英秀所提交的与圣丰投资公司销售商铺有关的大部分宣传资料，但不可否认，圣丰投资公司在销售过程中，自己或与之相关联的销售宣传中，其内容涉及到商铺的价值、预期收益，以及圣丰投资公司对价值、预期收益的主观判断，乃至圣丰投资公司传递了预期可产生收益程度的相关信息，但商铺价值、收益因市场因素决定，每个人从不同的角度出发均会有自己的判断；或许圣丰投资公司的判断对买受人的判断有一定影响，乃至间接影响买受人作出是否购买的决定，但圣丰投资公司的判断及传递的信息并非要约，双方亦未明确约定。 综上，胡荣、张英秀以所购买的商铺可能达不到自己保值升值以及收益的目的及不是独立空间为由主张解除合同，不符合合同法第九十四条第（四）项之规定及双方之约定，其理由不成立，相应的请求不予支持。 三、房屋质量有重大问题，达不到合同约定的交付条件。双方明确约定“以眉山市东坡区建设工程质量监督站或工程质量监理单位出具的书面工程质量评定意见和质量检测报告作为处理争议的依据。”案涉商铺所在楼幢取得了《工程《竣工验收备案书》，说明工程经综合验收质量合格并符合约定。虽然，双方对房屋质量问题明确约定了解除条件，但是胡荣、张英秀并未提供足以推翻《竣工验收备案书》的证据，可以认定约定的解除条件并未成就。 胡荣、张英秀主张因圣丰投资公司变规、变更设计而享有解除权，但胡荣、张英秀提交的证据不能充分证明，圣丰投资公司有变规、变更设计行为且导致该商铺的结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化，以及出现了本合同约定的其他影响商品房质量或使用功能的后果，而依合同第十二、十三条约定享有解除权。同时，双方并未就有关交付条件约定解除权。 综上，胡荣、张英秀以房屋质量有重大问题，达不到合同约定的交付条件主张解除权的理由不成立，相应的请求不予支持。 四、圣丰投资公司无法交房，构成根本违约的解除权。双方签订的《四川省商品房买卖合同（预售）》第十八条、第十九条明确约定：出卖人在2017年10月1日前向买受人交付。买受人委托圣丰管理公司于2017年10月1日前办理本合同标的商铺的交房手续。逾期360日后，买受人有权解除合同。 首先，《中华人民共和国合同法》第三十九条规定“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。……”，即使该条款是格式条款，免除或限制了其责任，但只要采取了合理提示，即为有效条款，本案《四川省商品房买卖合同（预售）》第十八条委托眉山市圣丰农产品批发市场管理有限公司办理交房手续的内容进行了加粗处理，予以了合理提示，故该条款合法有效。 其次，圣丰投资公司与圣丰管理公司均为依法成立、相互独立的法人，法律并不禁止双方合法交易。胡荣、张英秀分别与圣丰投资公司或圣丰管理公司均签订了托管协议、商品房买卖合同约定委托接收，圣丰投资公司与圣丰管理公司之间系依胡荣、张英秀的意思表示交付接收。胡荣、张英秀据此认为圣丰投资公司与圣丰管理公司之间恶意串通损害胡荣、张英秀利益的上述约定无效无事实依据，不予采信。 事实上，商铺已于2017年1月建成并通过竣工验收，虽当时项目尚未通过综合验收进行竣工备案，不能进入权属登记阶段，但不妨碍一定程度上的使用或为使用作前期准备。圣丰投资公司开发该项目的目的是打造商圈，且由圣丰管理公司实施，圣丰投资公司将已建成的商铺（出售或未出售）于2017年9月28日统一移交给圣丰管理公司进行商业运作或作商业运作的前期准备，在圣丰管理公司商业运作期间，圣丰投资公司继续出售自己的商铺，不违背法律规定。商铺是否满足约定的交付条件，不能否定商铺已建成并交付圣丰管理公司运作的事实。 综上，胡荣、圣丰投资公司以被告交房违约为由主张解除权的理由不成立，相应的诉讼请求不予支持。 五、圣丰投资公司无法办证，构成根本违约。按双方约定，因出卖人原因，买受人未能在商品房交付之日起360日内取得房屋所有权证书的，合同继续履行，出卖人向买受人支付违约金。可见，双方没有约定解除合同的条件。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条规定：商品房买卖合同约定或《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年，由于出卖人原因，导致买受人无法取得房屋所有权登记，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。虽然双方约定的办证期限已经届满，但胡荣、张英秀并未举证证明自己已经履行提供相应办证资料的义务导致不能证明未办证的原因系圣丰投资公司，依据法定证据规则，应由胡荣、张英秀承担不利法律后果。 综上，胡荣、张英秀以圣丰投资公司无法办证为由主张解除权的理由不成立，相应的诉讼请求不予支持。 综上所述，胡荣、张英秀主张解除合同，圣丰投资公司不同意，约定的解除条件并未成就，亦不符合法定的解除情形，胡荣、张英秀主张解除合同、返还原物并要求赔偿损失，均依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条、第九十四条、《中华人民共和国物权法》第六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 驳回原告胡荣、张英秀的诉讼请求。案件受理费4070元，由胡荣、张英秀负担。 二审中，双方当事人没有提供新证据。 二审中，2020年6月23日，胡荣、张英秀的委托诉讼代理人提交《司法鉴定申请书》，要求对被上诉人提交的2018年9月25日的《竣工验收备案文件》盖章形成时间、尾部日期7个数定“2018925”形成时间、《工程基本情况》里建设单位盖章形成时间、尾部日期7个字数字“2018925”形成时间委托司法鉴定机构进行鉴定。圣丰投资公司对此认为，《竣工验收备案书》是行政部门出具的，是具备公信力的，没有必要进行鉴定。本院经审查认为，《竣工验收备案书》是法定部门依法出具，其效力法定。故胡荣、张英秀申请鉴定的事项于法无据，本院不予准许。 二审经审理查明的事实与采信的证据与原判一致，本院依法予以确认。 本院认为，本案二审争议焦点为案涉房屋买卖合同是否应当解除；若解除，圣丰投资公司是否应当返还购房款并承担相应的违约责任。 胡荣、张英秀上诉主张圣丰投资公司将地下一层规划变更、地上一层至四层的经营业态变更等未向其书面告知，违反《商品房销售管理办法》第24条的规定以及双方签订的网签合同第12条、13条约定，且上述变更对上诉人造成了严重影响，达到了“出现合同当事人约定的其他影响商品房质量或者使用功能情形”的程度，故其可以行使法定解除权和约定解除权、退房。本院认为,《商品房销售管理办法》第二十四条虽规定“房地产开发企业应当按照批准的规划、设计建设商品房。商品房销售后，房地产开发企业不得擅自变更规划、设计。经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致商品房的结构型式、户型、空间尺寸、朝向变化，以及出现合同当事人约定的其他影响商品房质量或者使用功能情形的，房地产开发企业应当在变更确立之日起１０日内，书面通知买受人。”和《四川省商品房买卖合同（预售）》第12条、13条虽约定“经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致该商品房的结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化，以及出现本合同当事人约定的其他影响商品房质量或使用功能情形的，出卖人在变更确立之日起10日内书面通知买受人，出卖人未通知，买受人有权解除合同。”，但地下一层的规划变化后，并无证据证明案涉商铺的结构、户型、空间尺寸、朝向变化。经营业态的变更仅是商业市场经营行为，且胡荣、张英秀并未提供充分证据证明经营业态的变化影响案涉商铺的质量或者使用功能，故其此项上诉理由不能成立，本院不予支持。 胡荣、张英秀上诉主张圣丰投资公司未于2018年9月25日备案和交房，上诉人可以解除合同、退房。本院认为，根据《四川省商品房买卖合同（预售）》第18条“出卖人在2017年10月1日交房”和第19.1.1条“逾期交房在360日内，出卖人支付违约金，逾期交房在360日后，买受人有权解除合同，出卖人退还购房款。”的约定，2018年9月25日前，圣丰投资公司未交付房屋，胡荣、张英秀有权解除合同。根据双方签订的《四川省商品房买卖合同（预售）》第18条“出卖人在2017年10月1日前向买受人交付商品房；买受人委托圣丰管理公司于2017年10月1日前办理本合同标的商铺的交房手续”的约定和双方当事人与圣丰管理公司签订的《补充协议》第4条“该商铺交房之日，甲方即委托丙方按交房程序将该商铺交付承租户。”的约定，胡荣、张英秀已委托圣丰投管理公司接收案涉商铺。因此，2017年9月28日，圣丰投资公司与圣丰管理公司统一签订交房确认书，应认定为圣丰投资公司于2017年9月28日向胡荣、张英秀履行了交房义务。虽根据《四川省商品房买卖合同（预售）》的约定，房屋交付时应当取得《建设工程竣工验收备案证明文件》与《房屋面积实测报告书》，此时交房上述文件并不齐备，但《房屋面积实测报告书》于2018年8月取得，至于《建设工程竣工验收备案证明文件》取得时间是否在2018年9月25日之前，眉山市东坡区住建局虽于2018年9月29日出具了《竣工验收备案书》，但其后将该备案书收回作废，重新出具备案时间为2018年9月25日的《竣工验收备案书》，且在本案的一审审理中，眉山市东坡区住建局向一审法院出具了《情况说明》，说明了更正原因。现本案生效的《竣工验收备案书》为2018年8月25日备案书。该备案书能证明圣丰投资公司于2018年8月25前已经取得交房的所有条件，即未形成合同约定的解除权。而根据《补充协议》的约定，此期间亦不会导致胡荣、张英秀实体权利受到影响，即亦不符合法定解除权。故胡荣、张英秀的此项上诉理由也不能成立，本院不予支持。 胡荣、张英秀上诉主张圣丰投资公司与圣丰管理公司系关联公司，人员、资金、经营等都存在混同，圣丰投资公司构成售后包租，违反了双方网签合同的约定。本院认为，首先，双方在《四川省商品房买卖合同（预售）》虽约定有圣丰投资公司不得采取售后包租或者变相售后包租方式销售未竣工商品房，但未约定圣丰投资公司违约，胡荣、张英秀享有合同解除权。其次，胡荣、张英秀也未提供“售后包租”系其行使法定解除权的依据，故其该项上诉理由亦不能成立，本院不予持。 胡荣、张英秀上诉主张购买商铺的根本目的之一在于保值增值，被上诉人以手写计价单等方式承诺了固定的收益率，但开发商未实现固定的收益率，其就具有约定的合同解除权和法定的解除权。本院认为，首先，双方当事人并未约定购买人不能实现案涉商铺保值增值时，买受人胡荣、张英秀享有合同解除权。本案中，虽然圣丰投资公司不认可胡荣、张英秀所提交的与圣丰投资公司销售商铺有关的大部分宣传资料，但不可否认，圣丰投资公司在销售过程中，自己或与之相关联的销售宣传中，其内容涉及到商铺的价值、预期收益，以及圣丰投资公司对价值、预期收益的主观判断，乃至圣丰投资公司传递了预期可产生收益程度的相关信息。或许圣丰投资公司的判断对买受人的判断有一定影响，乃至间接影响买受人作出是否购买的决定，但商铺价值、收益因市场因素决定，每个人从不同的角度出发均会有自己的判断，且圣丰投资公司的判断及传递的信息并非要约，双方亦未明确约定。故胡荣、张英秀不享有合同约定的解除权。其次，商品房买卖合同的根本目的，是实现物权转移，买受人取得物权。根据《中华人民共和国物权法》第六条物权公示原则，“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记……”。现胡荣、张英秀也未提供证据证明其不能实现物权转移，且圣丰投资公司已为胡荣、张英秀办理了不动产权证书，说明其合同目的已经实现。故其此项上诉理由也不能成立，本院不予支持。 胡荣、张英秀主张其购买的案涉房屋存在严重质量问题，无需鉴定即可证明。本院认为，首先，双方签订的网签合同第16条第1款和第18条第4款第4项约定的是案涉商铺的交付条件和交付手续。本案中，如上所述，案涉商铺已于2017年9月28日交付，房屋交付后若存在法定或约定的解除合同条件，胡荣、张英秀应当举证证明。现胡荣、张英秀并未举证证明案涉商铺存在质量问题，故其该项上诉主张不能成立，本院不予支持。 胡荣、张英秀上诉主张其与被上诉人签订网签合同，并办理了产权证，根据上诉人与被上诉人签订的《四川省商品房买卖合同（预售）》中关于办不了产证的业主不可以退房的约定是免除被上诉人主要义务的无效格式条款，应为无效的意见。本院认为，因上诉人与被上诉人签订的《圣丰国际商铺买卖合同》、《四川省商品房买卖合同（预售）》的规定，该买卖合同是双方真实意见表示，且案涉商铺的产权证系不动产登记中心出具，故不能就此认定圣丰投资公司违约或违法。胡荣、张英秀此项上述理由也不能成立，本院不予支持。 综上，胡荣、张英秀上诉请求解除合同的理由不能成立，其要求返还购房款并承担相应的违约责任缺乏事实依据，故其上诉请求应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费8140元，由上诉人胡荣、张英秀负担。 本判决为终审判决。 审判长  陈晓梅 审判员  王美福 审判员  覃 棱 二〇二〇年七月二十一日 书记员  李龙宇