成都市温江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0115民初1618号 原告：四川置信实业有限公司，住所地：成都市青羊工业集中发展区。 法定代表人：何鹏飞，该公司总经理。 委托诉讼代理人：雷蕾，北京炜衡（成都）律师事务所律师，特别授权代理。 委托诉讼代理人：王石雄，北京炜衡（成都）律师事务所律师，一般代理。 被告：上海三菱电梯有限公司，住所地：上海市闵行区。 法定代表人：万忠培，该公司总经理。 委托诉讼代理人：杨青，上海市建纬律师事务所律师，特别授权代理。 委托诉讼代理人：温某，女，1975年1月17日出生，汉族，住成都市武侯区，系公司员工，一般代理。 原告四川置信实业有限公司与被告上海三菱电梯有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月23日立案后，依法适用简易程序，于2020年7月6日公开开庭进行了审理。原告四川置信实业有限公司的委托诉讼代理人雷蕾、被告上海三菱电梯有限公司的委托诉讼代理人杨青、温某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告四川置信实业有限公司向本院提出诉讼请求：1、确认原被告签订的《国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯供货合同》及《交货确认补充协议书》已解除。2、请求判令被告向原告退还已经支付的合同款合计347200元，并向原告支付违约金95160元。3、请求判令本案诉讼费、公告费、保全费由被告承担。本案在庭审中，原告四川置信实业有限公司将第3项诉讼请求明确为：请求判令本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年6月20日，原告(甲方)与被告(乙方)签订了《国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯供货合同》(下称“《供货合同》”)，合同6.2条约定：“电梯供货周期为乙方收到甲方排产后及已澄清的技术细节、经双方确认的布置图后80天内货到现场，具体进场时间以甲方通知为准。”6.8条：“除人力不可抗拒的事故外，如乙方延迟交货，则每延迟一天，乙方应按延迟交货总值的万分之五向甲方支付违约金，违约金总额不超过全部货款的15%。如延迟交货时间超过60个日历天时，则甲方有权终止本合同，要求乙方全额退还己付款项，并且乙方仍应按以上规定向甲方交付违约金。由此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。”第17.2约定：“除不可抗力外，甲方已经履行了全部义务，而乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同设备总价30%的违约金。”2017年3月10日，双方签订《交货确认补充协议》，该协议明确约定电梯己经生产完毕，双方因仓储费进行约定。合同签订后原告向被告支付货款347200元。2017年11月16日，原告向被告发出《甲方通知》，要求被告于2017年11月31日按合同将剩余电梯发货安装调试。2019年7月12日，原告委托律师向被告发出《律师函》，通知被告立即向原告履行交货等义务(如安装)，被告于2019年7月18日收到该律师函，被告收到律师函后置之不理，截止至起诉日尚未履行合同。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条的规定“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”原告与被告之间在合同中约定的合同解除条款(17.2条)内容并不违反法律法规的强制性规定，不损害第三人合法利益，属于合法有效约定。根据该约定，除不可抗力外，原告已经履行了全部付款义务，而被告不能交货，原告有权解除合同，被告应当向原告支付合同设备总价30%的违约金。因被告的迟延履行合同义务，经原告催告后仍不履行，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项的规定“当事人一方迟延履行债务，经催告后在合理期限仍未履行”，原告有权解除合同。因此，原告向被告发出解除合同通知，通知被告解除合同并承担违约责任。综上所述，因被告的违约行为己经造成原告重大的经济损失，为维护原告合法权益，特向法院提起诉讼，请法院依法审理，判如所请。 被告上海三菱电梯有限公司辩称，请法院驳回原告的全部诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：四川置信实业有限公司与上海三菱电梯有限公司签订了《国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯供货合同》，该《国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯供货合同》约定，乙方（上海三菱电梯有限公司）为国色天乡三期商业街AB区项目3#楼提供2台电梯及合同所规定的其他材料，完成国色天乡三期商业街AB区项目3#楼的垂直运输电梯系统的设计、设备及材料的供应工作，并通过政府有关部门的检测和验收。合同价款经双方商定，本电梯供货合同的含税包干总价为317200元。交货地点成都市温江区国色天乡三期商业街AB区项目施工现场。交货时间：电梯供货周期为乙方收到甲方排产后及已澄清的技术细节，经双方确认的布置图后80天内货到现场，具体进场时间以甲方（四川置信实业有限公司）通知为准。确定最终交货日期，甲乙双方最迟应在6.2条预定交货日期前45天，根据本合同附件三《最终交货日期确认书》确定最终交货日期，并经双方签字盖章后生效。甲方按照约定签订《最终交货日期确认书》并且按照合同约定足额支付相应款项，交货时间以《最终交货日期确认书》确定的时间为准。因甲方原因，甲乙双方未能在本合同6.4条约定的期限内正式签订《最终交货日期确认书》时，乙方将暂停设备的制造，并不承担由此导致的延期交货责任。因甲方原因，在6.4条规定的期限135天后甲方仍未与乙方签订《最终交货期确认书》的，可视为甲方自动退货，乙方有权单方面解除合同，并由甲方承担因解除合同而产生的全部责任。除人力不可抗拒的事故以外，如乙方延迟交货，则每延迟一天，乙方应按迟交货物总值的万分之五向甲方支付违约金，违约金总额不超过全部货款的15%。如延迟交货时间超过60个日历天时，则甲方有权终止本合同，要求乙方全额退还已付款项，并且乙方仍应按以上规定向甲方缴付违约金。由此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。因甲方原因导致乙方未能按合同第六条确定的最终交货期实施交货的，乙方可自确定最终交货日期起免费保管15天。自第16天起，甲方还应另行按以下标准向乙方支付仓储费：上海三菱品牌的电梯每台60元/天、日本三菱品牌的电梯每台120元/天，该仓储费甲方应在乙方发货前付清。如乙方设备储存时间超过6个月，如双方需继续履行合同的，乙方为确保合同设备质量须对库存产品进行检验，并视情况对因超期储存而可能对某些特殊部件产生影响的部件进行更换，检测及更换费用由甲方在乙方发货前付清。甲方未支付上述费用前，乙方有权留置标的物。2017年3月10日，四川置信实业有限公司和上海三菱电梯有限公司签订《交货确认补充协议书》，该《交货确认补充协议书》约定，买卖双方就国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯项目，于2015年6月20日签订了编号为国色三期AB区预算部-0129《电梯供货合同》，合同约定的交货日期为：乙方收到甲方排产后及已澄清的技术细节，经双方确认的布置图后80天内货到工地，具体进场时间以甲方通知时间为准。因买方（四川置信实业有限公司）原因，合同项下卖方生产完毕的电梯产品，只能另租借仓库予以存放至今达16个月。现买方要求卖方交/提电梯产品，双方将该批电梯产品的交/提货及长期存放可能对电梯产品产生影响的相关事宜签订如下补充协议：一、根据合同约定，该批电梯产品的免费仓储期为15天。至买方要求交/提货之日，卖方租借仓库予以存放已经产生仓储费人民币60000元(截止2017年3月20日)。经双方友好协商，卖方同意减免部分仓储费，买方实际应支付仓储费人民币30000元。买方应在交/提货日前付清，如实际交/提货日仍延迟的，还需要按照上述仓储费标准另行再支付至实际交/提货日的仓储费。二、因非卖方原因，对该批电梯产品存放时间过长，部分部件可能会产生锈蚀或老化等情况，为确保该批电梯产品能够安装并能通过政府部门验收及安全运行，经双方协商一致，卖方为确保合同设备符合国家标准，须对该批库存产品进行检验，并视情况对因超期储存而可能对某些特殊部件产生影响的部件进行整改或更换，检测及整改或更换费用由买方承担。三、在电梯产品交/提货前，如因涉及电梯的国家性标准发生修订而需要强制执行的，双方同意，在电梯产品交/提货前，对该批电梯产品进行必要的改造，以符合国家强制标准规定和要求，卖方将提供改造方案和报价，买方应承担由此造成的交货周期的延长和安装的延期及全部改造费用。四、双方按照上述约定办理交/提货的，双方按照实际交货标准完成交货，卖方的交货期、安装工期按照实际整改期间顺延，且卖方不承担由此造成超出原合同约定工期的违约责任。五、卖方按照第二、第三条检测、整改的，确保交付使用的电梯符合国家标准，并能通过政府部门验收。本协议下该批电梯产品的质保期至2019年4月30日结束。六、卖方在未收到合同约定在交/提货之前应付清的货款和本协议规定的由买方应支付款项前，卖方将有权留置产品并拒绝交付使用。因非卖方原因导致仍无法交/提货的，自实际可交/提货之日起超过6个月的，作为买方单方面解除合同退货处理，买方已经支付的款项作为因买方单方面解除合同退货给卖方造成损失的赔偿不予退还。七、本协议与双方签订的合同不一致或有冲突的，以本协议为准，本协议没有约定的，以双方签订的合同为准。本合同自双方盖章之日起生效。2015年7月10日，上海三菱电梯有限公司向四川置信实业有限公司出具上海增值税普通发票，发票金额95160元。2015年8月12日，四川置信实业有限公司支付上海三菱电梯有限公司95160元。2015年10月9日，上海三菱电梯有限公司向四川置信实业有限公司出具上海增值税普通发票，发票金额222040元。2017年4月7日，四川置信实业有限公司支付上海三菱电梯有限公司222040元。2017年12月4日，四川置信实业有限公司支付上海三菱电梯有限公司30000元。2017年12月8日，上海三菱电梯有限公司向四川置信实业有限公司出具上海增值税普通发票，发票写明仓储费，发票金额30000元。2019年5月30日，四川置信实业有限公司工作人员王某、范某与上海三菱电梯有限公司工作人员喻某就“三期商业街AB区3#楼电梯供货及安装事宜”召开沟通会，形成《会议/现场纪要》，内容为：“1、国色三期AB区预算部-124合同（3#电梯改造）施工完成，未办理结算，6.6日前开始办理结算，尽快完善办结算资料。2、国色三期AB预算部-0015（AB区项目电梯安装），该工程已办理结算移交集团，拆装后是否为61800.00元未付款。3、国色三期AB预算部-130（3#楼电梯安装），该工程由于三菱公司原因一直未供，四川置信提前支付的首期安装款42600元，经双方协商已支付42600元工程款调至（国色三期AB预算部-0015）合同中作抵扣，实际不作合同变更调账。已完成结算合同四川置信应支付工程款19200.00元。4、三菱公司诉求作调账处理函，国色三期AB区预算部0015合同中还应支付19200.00元尾款，需提供发票。5、三菱公司以合同签署的单位发出承诺函，承诺函内容：收到还应支付19200.00元工程款后，20个工作日天内发货至供货合同指定的交货地点。”王某、范某、喻某在该《会议/现场纪要》上签字。2020年1月3日，四川置信实业有限公司作出解除合同通知函。2020年2月20日，四川置信实业有限公司向上海三菱电梯有限公司邮寄解除合同通知函，上海三菱电梯有限公司于2020年2月22日签收。四川置信实业有限公司和上海三菱电梯有限公司签订《国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯安装工程承包合同》。四川置信实业有限公司和上海三菱电梯有限公司签订《国色天乡三期商业街AB区项目电梯供货合同》。四川置信实业有限公司和上海三菱电梯有限公司签订《国色天乡三期商业街AB区项目电梯安装工程承包合同》。 上述事实，有原告和被告的陈述、原告和被告的工商登记信息、《国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯供货合同》、《交货确认补充协议书》、转款凭证、上海增值税普通发票、会议纪要、解除合同通知函、邮寄单据、邮件查询单、《国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯安装工程承包合同》、《国色天乡三期商业街AB区项目电梯供货合同》、《国色天乡三期商业街AB区项目电梯安装工程承包合同》等证据在案佐证，经庭审调查核实，本院予以确认。 本院认为，四川置信实业有限公司与上海三菱电梯有限公司签订的《国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯供货合同》和《交货确认补充协议书》系双方当事人真实意思表示，双方均应按照合同约定履行义务。四川置信实业有限公司虽未在《会议/现场纪要》上加盖公章，但王某曾在四川置信实业有限公司与上海三菱电梯有限公司国色天乡三期商业街AB区项目电梯供货及安装工程承包合同的加盖有四川置信实业有限公司公章的合同上作为四川置信实业有限公司经办部门负责人签字，故上海三菱电梯有限公司有理由相信王某有权代表四川置信实业有限公司与之沟通并达成国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯供货及安装的相关事宜，该《会议/现场纪要》对四川置信实业有限公司具有约束力，双方应当按照约定履行各自的义务。因四川置信实业有限公司未能提供证据证明其已支付剩余尾款19200元及上海三菱电梯有限公司的行为符合合同中约定解除合同的条件，故四川置信实业有限公司以上海三菱电梯有限公司未能及时供货向上海三菱电梯有限公司发出《解除合同通知函》的行为不发生解除合同的法律效力，故对四川置信实业有限公司要求确认原被告签订的《国色天乡三期商业街AB区项目3#楼电梯供货合同》和《交货确认补充协议书》已解除的诉讼请求本院不予支持。对四川置信实业有限公司要求上海三菱电梯有限公司退还已支付的合同款347200元，并支付违约金95160元的诉讼请求，因无事实和法律依据，故本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下： 驳回原告四川置信实业有限公司的全部诉讼请求。 如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取3968元，由原告四川置信实业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员 杜 琳 二〇二〇年七月十日 书记员 罗丽君