江苏省盐城市亭湖区人民法院民 事 判 决 书（2017）苏0902民初771号原告:盐城市飞玉照明有限公司,住所地盐城市亭湖区法定代表人：郑成飞，该公司总经理。委托诉讼代理人：马如文，该公司员工。被告:盐城市亭湖区风生水起沐浴中心,住所地亭湖区。经营者：吴其君，该公司经理。委托诉讼代理人：杨文权，江苏盐海中亚律师事务所律师。原告盐城市飞玉照明有限公司与被告盐城市亭湖区风生水起沐浴中心承揽合同纠纷一案，本院于2017年2月14日受理后，依法适用简易程序由审判员孙伟独任审判，于同年3月17日公开开庭进行了审理。后经批准，本案依法转为普通程序，并组成合议庭，于同年7月19日公开开庭进行了审理。本案当事人和委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告盐城市飞玉照明有限公司向本院提出诉讼请求：判令被告支付原告广告制作安装工程款20600元。事实和理由：被告于2016年9月14日与原告签订了广告制作安装合同，原告为被告设计了门头及顶楼广告牌的效果图，效果图经被告认可后，于2016年9月20日正式进入被告所在的经营场所开始现场制作施工。施工期间，被告另外要求原告做一个门头显示屏，价格为1800元（此款项不在合同范围内）。安装后期，被告自行安排了吊车，因此在合同的报价内减去1200元的吊车费。施工完毕后，被告负责人张杰当晚对广告牌的质量及效果进行了验收，并表示满意。同时双方都确定了此次工程款总金额为20600元。第二天，被告负责人张杰叫原告把银行卡号发给他。但时至今日，被告未向原告支付一分钱的工程款。在此之间，原告曾多次向被告催要工程款，但被告以各种借口，不予结付。被告盐城市××区风生水起沐浴中心辩称，不同意原告的诉讼请求，也不欠原告的任何费用。我们按照双方签订合同以后，原告到目前为止没有要求我们提供加工承揽的物品的尺寸和图纸，所以我们要求的东西都没有生产出来，不同意给原告费用。原告给我公司安装广告牌，但是效果达不到我公司的效果，至今达不到验收条件（效果图是原告提供，应该达到效果图的效果），然后要求整改到约定的效果，但是原告没有整改，因着急开业，所以我公司又请了另一家公司安装。并且，合同签了以后，原告没有向我们要图纸，就自己制作了，加工承揽必须要按照我们的要求来制作，而不能按照原告的想象去做。请求驳回原告的诉讼请求。经审理认定事实如下：2016年9月14日，原、被告签订制作安装合同书一份，该合同书载明：“定做方：盐城市××区风生水起沐浴中心（简称甲方），承揽方：盐城市飞玉照明有限公司（简称乙方），甲乙双方根据《合同法》、《广告法》及有关规定，结合甲方制作要求，签订本合同，并共同遵守。一、乙方承包甲方：门头、顶层东面穿孔发光字、顶层北面喷绘布制作安装。工程地点：白马商城，二、资料、图纸提供办法及期限：按甲方制作要求，甲方负责提供画面；三、质量要求：按甲方设计搞、施工图严格要求安装到位。四、完工日期：2016年9月30日（如因地震、洪水等不可抗力造成的种种特殊因素影响施工的，工期顺延）五、验收方法：甲方于交货当天按设计稿、施工图和工程预算单等规格、要求当场验收。六、承揽费、安装费：20000元。七、总计金额（大写）：贰万元整。八、预付定金：无。九、结算方式：施工完毕后，工程款一次性付清。十、服务承诺：一年内免费维修，一年后维修收材料成本费用。十一、现场施工安全由乙方自行负责。施工时必须按照规定佩戴安全带、安全帽。十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效应。十三、本合同自2016年9月14日起生效。如有违约，违约方需赔偿由此给对方造成的直接经济损失。纠纷解决地为甲方所在地法院”。盐城市××区风生水起沐浴中心、盐城市飞玉照明有限公司分别加盖印章确认。王万锦在盐城市××区风生水起沐浴中心印章下方甲方处签字确认。后原告为被告制作并提供了上述门头、顶层东面穿孔发光字、顶层北面喷绘布。现原告诉至本院，要求被告付款等。另查明，庭审中，双方确认，被告为安装广告材料实际产生吊车费1200元。原告为被告制作的显示屏价值1800元，该显示屏不在合同约定范围内。又查明，王万锦向本院陈述，制作的事实是存在，制作是原告制作的，但是安装不是原告安装的，在原被告双方的合同中约定的2万元是包括安装费和承揽费，但在施工过程中，由于原告未能协调好地方矛盾和城管部门，从2016年9月20日进场施工到2016年10月1日都未安装到位，我公司着急开业，但原告因城管没有协调到位又无法安装，所以我公司又找了另外一家公司安装，安装费是8千元，安装结束当天（2016年10月3日），我们提出字达不到效果，要求原告整改，原告一直未整改，因着急开业，无奈之下，重新找公司做了顶楼的三个大字（一个沐字、两个浴字），在2017年春节前多与原告沟通工程款支付问题，我方要求扣除安装费8000元及三个大字的费用（3800元），同意支付原告1万元（合同价是2万元+1800元显示屏-8000元安装费-三个大字费用3800元），原告未予认可。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，并在卷佐证。本案在审理过程中，经本院主持调解，因双方当事人意见分歧较大，致本案调解不成。本院认为：关于王万锦的相关陈述对被告盐城市××区风生水起沐浴中心是否具有法律约束力。本案中，2016年9月14日，原、被告签订制作安装合同书，约定被告从原告处定作门头、顶层东面穿孔发光字、顶层北面喷绘布”，王万锦在盐城市××区风生水起沐浴中心印章下方甲方处签字确认，因此原告作为善意合同相对方，已尽到必要的注意义务，原告亦有理由相信王万锦具有相应的授权。故依法应认定王万锦的相关陈述对被告盐城市××区风生水起沐浴中心具有法律约束力。本案中，原告为被告制作安装广告材料，双方形成承揽关系。原告为被告制作安装广告材料后，被告盐城市××区风生水起沐浴中心向原告盐城市飞玉照明有限公司应按双方约定及时支付全部款项20600元（即合同标的2万元+不在合同约定范围内的显示屏1800元-吊车费1200元），但被告未向原告支付工程款，应当承担相应的民事责任。故原告要求被告给付工程款的诉讼请求，依法应予以支持。关于被告辩称“不欠原告费用。原告到目前为止没有要求我们提供加工承揽的物品的尺寸和图纸，所以我们要求的东西都没有生产出来，不同意给原告费用”的抗辩意见，因与王万锦向本院陈述的“制作的事实是存在，制作是原告制作的，但是安装不是原告安装的”内容不符，且被告对原告所制作的广告材料在安装过程中并未提出异议，被告只是陈述其在安装结束后让原告整改，被告也未证据证明其让原告整改，又因被告陈述原告未按其要求整改，被告就“因着急开业，所以我公司又请了另一家公司安装”，被告的该对已安装的广告材料自行进行处置的行为，应视为原告已完成其双方合同约定的义务。故对被告的该部分抗辩意见，依法不予采信。关于被告辩称“原告给我公司安装广告牌，但是效果达不到我公司的效果，至今达不到验收条件，然后要求整改到约定的效果，但原告没有整改，因着急开业，所以我公司又请了另一家公司安装”的抗辩意见，因双方约定“如有违约，违约方需赔偿由此给对方造成的直接经济损失”，因被告并未提供证据证明其要求原告整改，被告也未对其陈述的“因着急开业，我公司又请了另一家公司安装”所产生的直接经济损失提供证据证明，且被告也未对其所述产生的直接损失予以反诉，故对被告的该部分抗辩意见，依法不予采信。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：被告盐城市亭湖区风生水起沐浴中心应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告盐城市飞玉照明有限公司支付欠款20600元。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费315元，由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。同时，根据《诉讼收费办法》的规定，向该院交纳上诉案件受理费。审 判 长  孙 伟代理审判员  袁满斌人民陪审员  薛晓静二〇一七年八月八日书 记 员  徐 翔附录法律条文1、《中华人民共和国民法通则》第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。2、《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。3、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》法释〔2001〕33号第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。