新疆维吾尔自治区富蕴县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）新4322民初327号 原告（反诉被告）：阿达克·哈巴太，男，1968年4月出生，哈萨克族，住新疆富蕴县。 委托诉讼代理人：马赛·哈沙尔亚，新疆蕴发律师事务所律师。 被告（反诉原告）：富蕴县库尔特乡萨尔巴斯村阿香牛羊养殖育肥农民专业合作社，住所地富蕴县。 经营者：石利锁，男，1982年4月出生，汉族，住新疆富蕴县。 委托诉讼代理人：钱阿香，女，1986年4月出生，汉族，住址同上，系石利锁妻子。 委托诉讼代理人：马筱华，新疆法爱律师事务所律师。 原告阿达克·哈巴太（以下简称阿巴克）与被告富蕴县库尔特乡萨尔巴斯村阿香牛羊养殖育肥农民专业合作社（以下简称阿香养殖合作社）承揽合同纠纷一案，本院于2017年4月5日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。在审理过程中，被告阿香养殖合作社提起反诉，本院进行合并审理。原告阿达克及其委托诉讼代理人马赛·哈沙尔亚、被告阿香养殖合作社经营者石利锁及委托诉讼代理人钱阿香、马筱华到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 阿达克向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告给付工程款46万元；2、判令被告承担逾期付款利息按银行利率30%计算；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2014年4月19日，原、被告签订承建房屋圈舍施工合同，约定开工日期为2015年4月19日，交工日期为2015年6月30日，工程采用包工包料，圈舍造价540元∕㎡，面积以实际验收合格后的实际面积计算。付款方式墙体工程完工后付款20%，屋面封顶后付款20%，全部工程完工，经畜牧局验收合格后，付款50%，剩余10%作为工程保证金，保修期为1年。全部工程造价为916000元。被告已付工程款456000元，尚欠原告工程款46万元。 阿香养殖合作社辩称，原告承揽的工程未完工，已完工部分质量不符合标准，无法使用。原告的诉讼请求无事实依据，请求驳回原告诉讼请求。 阿香养殖合作社向本院提出反诉请求：1、请求判令反诉被告返还超额支付工程款235231元；2、请求判令反诉被告承担违约金79万元（自2016.7.12-2017.8.12）；3、反诉费用由反诉被告承担。事实和理由：双方签订承建房屋圈舍施工合同，约定反诉被告必须在2015年6月30日前完工并验收合格，如逾期交工需承担200元／天的违约金。在履行合同过程中，反诉被告施工缓慢，施工质量严重不合格，未如期完工即退出工地。2016年7月12日双方再次约定，反诉原告扣留工程款20万元作为违约金及保修金，如反诉被告继续施工，应于2016年8月15日前完工，但反诉被告既未施工，亦未完工，不合格部分未维修。因反诉被告严重拖延工期且施工质量不合格，导致反诉原告合作社无法按计划经营，给反诉原告造成重大经济损失。 反诉被告阿达克辩称，工程已按时完工，质量没有问题，畜牧局当年已经按标准进行验收，反诉原告在当年已投入使用。因反诉原告拖欠部分工程款，导致工程延期。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、原告提交的承建房屋圈舍施工合同，双方对此均无异议，本院予以确认。2、被告提交的承建房屋圈舍施工合同、协议书、补充协议，能够证明被告承建原告的房屋及圈舍，工程实行包工包料，付款方式为主体完工付款20%，屋面封顶付款20%，工程完工付款50%，剩余10%作为工程保证金。工程总造价为82万元，原告已付工程款36.92万元。双方对此证据的真实性认可，本院对真实性予以确认。3、被告提交的垫资清单1张、垫资收据、收条4张，共计金额78581元。因其中4张均为白条，本院对原告认可由其本人出具签名的出资清单计42425元予以确认。4、被告提交的10张收条，本院对10张收条共计价款493450元予以确认。5、被告提交的公证书三份，本院对三份公证书的真实性予以确认。 根据被告的申请，本院依法委托新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心对涉案的养殖合作社3#圈舍的工程质量进行司法鉴定。该中心出具新司鉴所鉴字﹝2018﹞第040号鉴定意见书，鉴定意见为3#圈舍墙体、圈梁、构造柱不符合规范要求，屋面钢梁、檀条不符合规范要求，门、窗不符合使用要求，处理意见为墙体等基础作加固、密实处理，屋面作拆除重建，门、窗作维修、更换。以上修复费用为69464.95元。本院对新司鉴所鉴字﹝2018﹞第040号鉴定意见书的真实性、合法性及关联性予以确认。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年4月19日，原、被告签订承建房屋圈舍施工合同，约定开工日期为2015年4月19日，交工日期为2015年6月30日，工程采用包工包料，圈舍造价540元∕㎡，面积以实际验收合格后的实际面积计算。付款方式墙体工程完工后付款20%。屋面封顶后付款20%，全部工程完工后付款50%，剩余10%作为工程保证金，保修期为1年。全部工程造价为82万元。被告已付工程款493450元，尚欠原告工程款326550元。被告购买建筑材料垫资42425元。 另查，根据新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心对涉案的养殖合作社3#圈舍的工程质量进行司法鉴定。该中心出具新司鉴所鉴字﹝2018﹞第040号鉴定意见书，鉴定意见为3#圈舍墙体、圈梁、构造柱不符合规范要求，屋面钢梁、檀条不符合规范要求，门、窗不符合使用要求，处理意见为墙体等基础作加固、密实处理，屋面作拆除重建，门、窗作维修、更换。以上修复费用为69464.95元。 本案争议焦点为原告承建的围墙和地面是否包含在总工程款82万元内。 本院认为，原、被告签订的房屋圈舍施工合同、协议书、补充协议系双方真实意思表示，符合法律规定，合法有效。根据合同、协议书及补充协议约定，合同总价款为82万元，被告已付493450元，尚欠原告工程款326550元。另，原告因3#圈舍工程质量不合格需产生修复费用69464.95元及垫资款42425元，应从未付工程款326550元中予以扣除。原告主张的围墙和地面工程属于合同外工程，需另行计算的主张，因无证据予以证实，本院不予支持。原告主张的逾期付款利息，因无法律依据，本院亦不予支持。关于反诉原告主张的工程逾期违约金79万元，因该工程已交付使用，反诉原告未提交证据证明工程逾期，故反诉原告要求的79万元违约金的反诉请求，本院不予支持。 综上所述，原告要求被告支持工程款214660.05元的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下： 一、被告富蕴县库尔特乡萨尔巴斯村阿香牛羊养殖育肥农民专业合作社于本判决生效后十日内给付原告阿达克·哈巴太工程款214660.05元； 二、驳回原告阿达克·哈巴太其他诉讼请求； 三、驳回反诉原告富蕴县库尔特乡萨尔巴斯村阿香牛羊养殖育肥农民专业合作社的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8200元（原告免交），由被告富蕴县库尔特乡萨尔巴斯村阿香牛羊养殖育肥农民专业合作社负担3826元，反诉费14027元，由反诉原告富蕴县库尔特乡萨尔巴斯村阿香牛羊养殖育肥农民专业合作社负担，鉴定费13000元，由原告阿达克·哈巴太负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于阿勒泰地区中级人民法院。 审 判 长  郑见峰 人民陪审员  李 强 人民陪审员  吴 桃 二〇一八年八月三日 书 记 员  常 珂