河南省长葛市人民法院民 事 判 决 书（2016）豫1082民初4499号原告河南万顺包装材料有限公司，住所地：长葛市魏武路东侧（老城镇头堡村），统一社会信用代码：914110826767185730。法定代表人杜成城，任公司董事长。委托代理人孟永灿，河南华灿律师事务所律师。被告林州二建集团建设有限公司，住所地：林州市国家红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段，统一社会信用代码：914105811724451026。法定代表人郭跃立，任公司董事长。委托代理人付迎宾，男，1971年9月19日生，汉族，住河南省林州市，系该公司员工。原告河南万顺包装材料有限公司（以下简称万顺公司）因与被告林州二建集团建设有限公司（以下简林州二建公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2016年11月28日向本院提起诉讼，本院立案受理后，依法组成合议庭，于2017年1月18日公开开庭进行了审理。原告万顺公司的委托代理人孟永灿及被告林州二建公司的委托代理人付迎宾到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2014年10月，原、被告签订了《建设安装工程承包合同》。由被告承建原告公司厂房，工程总价款为10319743元，约定竣工日期为2015年6月15日，合同竣工日期每推迟一天扣除1000元工程款（违约金），乙方（被告）未按合同约定按期交工的，应赔偿因此给甲方（原告）造成的经济损失。合同签订后，原告按合同约定的支付工程款的方式超额支付了工程款，然而被告至今未竣工交付工程，诉请法院依法判令：1、解除原、被告之间签订的《建设安装工程承包合同》。2、被告交付完整的施工验收资料。3、被告支付原告违约金533000元（违约金自2015年6月16日计算至2016年11月30日共533天，以后另计）并赔偿原告经济损失（损失额以鉴定结论为准）；4、本案诉讼费用由被告承担。被告林州二建公司辩称，合同超过200万应该经过招标，没有公开招标、邀请招标，应视为无效，违约条款也是无效的。工程延期问题，双方又签订有补充协议，协议上完工日期是2015年10月21日，即便是延期，应该从2015年10月21日起计算。工程已经基本完工，解除合同没有实质意义，工程款没有结清不同意解除合同。关于施工验收资料，据我们了解，是因为原告方拖欠监理单位监理费，导致竣工资料办不下来，希望原告协调。延期问题主要是因为原告拖欠工程款，原合同约定竣工日期是2015年6月15日，2015年6月15日之前付的工程款为1079935元，仅支付了总造价的10%，应驳回原告诉请。原告为支持自己的主张，向本院提供的证据有：一、建设工程施工合同一份，证明原被告之间存在建设工程施工合同关系，由被告承建原告9号厂房建设工程，合同约定的工期为225天，开工日期是2014年10月23日，竣工日期是2015年6月15日，工程总造价为10319743元，工程未按约定竣工，每推迟一天支付1000元违约金，被告未按期完成施工任务应赔偿原告经济损失，原告有权要求继续履行或解除合同。二、被告林州二建公司收款收据4份，转账凭证7份，银行承兑汇票11份，证明原告自2015年1月21日至2016年1月22日原告按合同约定的付款节点通过银行转账及承兑方式支付给被告工程款共计9184621元，原告已超额支付工程进度款。被告林州二建公司未向本院提供证据。综合上述证据及当事人在庭审中的陈述，本院可以确认以下案件事实：2014年10月，原告万顺公司（甲方）与被告林州二建公司（乙方）签订《建筑安装工程承包合同》一份，约定万顺公司将该公司长葛厂区9#厂房建筑工程发包给林州二建公司，工程范围包括：土建、厂房地坪填土、给排水、电气、消防、钢结构安装及厂房内外装饰及厂房排水接入厂区下水道等；合同总价款10319743元（包工包料），甲方按乙方完成工程进度分阶段（经双方验收确认）支付工程款（支付金额50%使用银承），乙方进厂后基础开挖、垫层完成，基础完工支付总造价25%；主体完成支付总造价25%；车间顶完工支付总造价20%；粉刷、地坪、内外装修完成支付总造价15%；验收合格支付总造价10%，余款5%（即515987元）为质量保修保证金，保修期满后结算；工程工期自2014年10月23日至2015年6月15日（含春节、节假日等），合同总工期共225天，按合同约定竣工日期每提前一天交工者奖励1000元，按合同竣工日期每推迟一天交工者扣除乙方1000元的工程款；另约定，工程具备竣工验收条件时，乙方应按竣工验收规定向甲方送交工程验收通知书及完整竣工资料。施工过程中，林州二建公司曾于2015年12月31日向万顺公司递交工程款支付申请表，内容显示“我方已于2015年12月28日完成了粉刷、地坪工程工作，按合同规定贵单位应支付我单位工程款共计1547961元，请贵单位尽快予以审查并开具工程款支付证书…”。截止2016年1月22日，万顺公司分别通过银行转账及银承的方式向林州二建公司支付工程款共计9242666.06元。后因林州二建公司未继续施工，导致工程无法竣工验收，万顺公司无奈诉至本院。本院认为：原告万顺公司与被告林州二建公司签订的建筑安装工程承包合同没有违反法律的强制性规定，依法应当确认有效，合同签订后，双方当事人均应当按照合同的约定履行各自的义务，否则应当按约承担违约责任。截止2016年1月22日，万顺公司已通过银行承兑及转账的方式向林州二建公司支付工程款共计9242666.06元，即使如原告在审理中陈述已向被告林州二建公司支付工程款9184621元，已根据工程进度支付89%的工程款，已履行了合同义务。按照合同约定，被告林州二建公司本应于2015年6月15日交付竣工工程，但该公司于2015年12月28日在完成粉刷、地坪工程工作后，停止施工后续工程，造成工程不能竣工、验收，已构成违约，万顺公司因不能实现合同目的，现诉请解除合同，理由成立，本院予以支持。由于林州二建公司的违约行为导致工程延期，林州二建公司应按合同约定自2015年6月16日起（合同竣工次日）至万顺公司起诉之日（即2016年11月24日）按每日1000元向万顺公司支付违约金527000元。在林州二建公司明显违约后，万顺公司不及时采取措施解决纠纷，造成损失扩大，万顺公司亦应承担相应的民事责任，对2016年11月24日以后的损失，由万顺公司自己承担。由于林州二建公司在施工过程中形成的施工验收资料属该工程竣工验收不可或缺的部分，对万顺公司要求林州二建公司交付施工阶段验收资料的诉讼请求，本院亦予以支持。对于因林州二建公司违约行为给万顺公司造成的经济损失数额，暂无证据证明，本院不作处理，双方可另案处理。林州二建公司关于不应解除合同和延期应该从2015年10月21日起计算及驳回原告诉请的答辩意见与事实不符，亦无证据证明，对该答辩意见，本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国合同法》第九十一条、第九十四条第四项、第九十六条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除原告河南万顺包装材料有限公司与被告林州二建集团建设有限公司之间签订的《建设安装工程承包合同》；二、被告林州二建集团建设有限公司于本判决书生效后十日内一次性支付原告河南万顺包装材料有限公司违约金527000元（自2015年6月16日至2016年11月24日止每日按1000元计算违约金）；三、被告林州二建集团建设有限公司于本判决书生效后十日内一次性向原告河南万顺包装材料有限公司交付完整的施工验收资料；四、驳回原告河南万顺包装材料有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费9130元，保全费3185元，由被告林州二建集团建设有限公司承担。如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于河南省许昌市中级人民法院。审 判 长  王国领人民陪审员  张国全人民陪审员  彭朝俊二〇一七年八月二日书 记 员  燕 爽