贵州省剑河县人民法院民 事 判 决 书(2017)黔2629民初374号原告：杨岚，女，1989年10月26日出生，汉族，贵州省剑河县人。委托诉讼代理人：杨思海（系杨岚父亲），男，1963年12月24日出生，汉族，住贵州省剑河县。被告：贵州省黔东南州剑河县中鑫房地产有限责任公司（以下简称“中鑫公司”）。住所地：剑河县革东镇仰阿莎东大道**号。法定代表人：韩跃荣，中鑫公司经理。原告杨岚与被告中鑫公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2017年6月15日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杨岚的委托诉讼代理人杨思海、被告中鑫公司的法定代表人韩跃荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判决被告赔偿违约金32595.52元，赔偿2017年5月25日起至达到交房条件时止的赔偿金每月2400元；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年5月9日原、被告订立《商品房买卖合同》，合同约定原告向被告购买位于剑河县革东镇仰阿莎东大道30号的商品房一套，面积116.7㎡，价款350029.50元，被告于2015年12月31日前交房。合同订立后，原告按约定向被告支付了全额购房款，直到2016年6月25日被告销售的房屋还达不到约定的交房条件，按合同第十三条约定被告应自交付期限届满之次日起按原告支付购房款的日万分之一向原告支付违约金，到2016年6月25日被告已延迟交房177天，应付违约金6195.52元。2016年5月23日被告向所有购房户承诺在2016年6月25日前完成相关手续并交付房屋，如不能在2016年6月25日前交付，将从本年度6月26日起按每户每月赔偿2400元直至达到合同约定交付房屋的条件时止。2016年6月25日被告隐瞒实情，在未达到交房条件的情况下通知购房人领取钥匙，2016年11月4日消防部门公告被告所售房屋未经消防验收被停止使用。原告虽于2017年4月8日领取钥匙，但被告提供的房屋仍未达到约定的交付条件，故被告应按合同约定和承诺向原告支付违约金和赔偿金。原告向本院提交了以下证据：1、商品房买卖合同；2、原告身份证；3、承诺书；4、停止使用房屋公告；5、停业公告；6、会议签到册；7、收据两张。被告辩称：我们公司是严格按照承诺书去履行的，达到了承诺书上的交房条件，五家责任主体和相关条件都已达到，承诺事项不构成违约；延期交房177天，主要是因为对房屋检测造成停工；房屋未通过消防验收，属于违反行政管理，公司受到了行政处罚，业主没有因为消防而受到任何损失，不能因此否认原、被告之间的民事行为，而且原告已经在验收表上签字，也自愿领取钥匙，双方协商达不成赔偿协议，请法院实事求是的判决，公司该赔就赔，房屋超过合同约定的面积原告该补就补，两相抵扣后，公司该赔就赔。举证期限届满后被告向本院提交了以下证据：1、设计单位（竣工）质量验收意见书,证明设计单位验收合格；2、勘察单位工程质量检查报告,证明勘察单位验收合格；3、建设单位工程竣工验收意见,证明建设单位验收合格；4、监理单位竣工质量验收意见书,证明监理单位验收合格；5施工单位工程质量竣工报告,证明施工单位验收合格；6、验收会议纪要，证明工程经五家责任主体验收；7、民用建筑工程室内环境污染检测报告，证明建筑工程的室内环境达到国家相关要求；8、外墙节能（检测报告），证明节能检测达到要求；9、房屋面积测绘报告，证明房屋经面积测绘；10、房屋使用说明书，证明我公司完善了相关手续；11、质量保证书，证明我公司完善了相关手续；12、新建筑物防雷设施工程质量检测报告，证明防雷设施达到要求；13、电梯使用标志（2台），证明电梯在6月20日交房后可以安全使用；14、2014年和2015年气象部门出具的晴雨表，证明因一些不可抗拒的因素而影响施工；15、鉴定申请两份及图片，证明住户谣传我公司所建房屋倾斜，要求住建局进行鉴定而导致停工，是迟延交房的主要原因，因此导致迟延交房不应由被告承担；16、物业相关协议，证明原告是自愿接房，交房是有效的；17、消防申请书，证明被告正努力去完善消防相关要求；18、发改委文件，证明这个项目涵盖了住房、停车场、商场和酒店，是一个整体项目，住宅部分的消防设施已经全部完成，在整体项目还没有完成的情况下，不能进行整体验收，我公司正在申请住房部分先行验收。19、住房验收交接表，证明原告已于2017年4月8日领取房屋钥匙。被告对原告所举的7组证据无异议；原告对被告所举的19组证据的真实性无异议，但认为第1、3、4组证据载明房屋使用年限为50年与合同约定的70年不一致，存在异议。本院认为，房屋属不动产，不动产物权应以其登记载明的内容为准，被告所举第1、3、4组证据不属物权的权利依据，只能证明验收事项；原告对第14组证据认为晴雨表记载的下雨或天晴不属于不可抗力的因素，不能成为被告免责的理由，本院认为该组证据，因无单位意见，来源不清楚，不予认定。综上，本院认为原告所举的7组证据与被告所举第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19组证据均客观真实，来源合法，与本案待证事实具有关联性，作为本案认定事实的依据并在卷佐证。根据当事人的陈述和经本院确认的证据，查明事实如下：2014年5月9日原、被告订立《商品房买卖合同》（合同编号：XX-XXX），合同约定原告向被告购买位于剑河县革东镇仰阿莎东大道30号26层01号的商品住房一套，面积116.7㎡，价款350029.50元，被告于2015年12月31日前交房，如逾期交房被告按原告所交购房款的日万分之一向原告支付违约金。合同订立后，原告按约定于订立合同当日向被告支付了200029.50元，于2014年11月25日支付了150000元，共计支付购房款350029.50元。因逾2015年12月31日被告未能依约交房，原告等业主于2016年5月23日推举业主代表到剑河县住房和城乡建设局与被告进行协调，被告当日以书面向业主承诺：“1、本公司承诺在2016年6月25日前交钥匙给住户并达到相关入住条件，提供符合入住的相关证件（五家责任主体质量证明，电梯合格证，避雷、节能、室内环境检测报告）。其他相关手续在2017年6月24日前完成。2、如本公司在2016年6月25日前不能达到相关入住条件交钥匙给住户，本公司将按照每户每月2400元对住房户进行赔偿，从6月26日起计算。3、延迟交房赔偿按照购房合同约定执行。不可施工天数统计将在6月25日前告知住户。”被告作出承诺后于2016年6月20日组织房屋竣工验收，验收当日建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等五家责任主体均作出了验收合格的意见书；2016年6月所售房屋安装的两台电梯通过检验，取得了电梯使用标志；2016年6月7日被告对房屋面积进行了实测，提供了房屋面积测绘报告，原告购买的2601号套房面积为117.54㎡；2016年6月22日剑河县防雷装置检测站对该房屋防雷设施进行检测，出具了达到国家执行标准，基本合格的报告；2016年6月24日该房屋经外墙节能检测合格；2016年4月29日该房屋经室内环境污染检测合格。被告亦到剑河县住建局办理了房屋使用说明书和质量保证书，但未发给原告。原告于2017年4月8日领取了房屋钥匙。另查明，2015年10月8日部分业主向剑河县住建局申请要求对被告修建的房屋进行鉴定。2016年11月2日被告在其开发的楼盘张贴因出卖的房屋未经消防验收合格而停止使用的公告，同月4日消防部门也向该楼盘业主发出因房屋未经消防验收暂停居住的公告。本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，合同内容不违反法律的强制性规定，合法有效，双方均应按照约定履行义务。2016年5月23日被告与业主代表进行协调，被告向该楼盘各业主所作的承诺，属于原、被告双方对《商品房买卖合同》的补充约定，系合同的组成部分。合同订立后，原告按照合同的约定付清了购房款，已全面履行了合同义务。而被告却未能在约定的2015年12月31日前向原告交付取得合格证明的房屋，直至本案法庭辩论终结时尚未取得《房屋竣工验收备案表》，所出售房屋未完全达到双方合同第十一条约定的交付条件，被告已构成违约，应按双方合同第十三条和被告承诺书第3条的约定向原告支付违约金。本案原告于2017年4月8日领取了房屋钥匙，原告已占有了房屋，视为双方对房屋的交付。应认定被告从2016年1月1日至2017年4月8日迟延交房，故被告应按购房总价款日万分之一向原告支付逾期交房违约金16206.37元（350029.50元购房总价款×0.0001/日×463天）；关于被告承诺“于2016年6月25日前交钥匙给住户并达到相关入住条件，提供符合入住的相关证件（五家责任主体质量证明，电梯合格证，避雷、节能、室内环境检测报告）。其他相关手续在2017年6月24日前完成；如本公司在2016年6月25日前不能达到相关入住条件交钥匙给住户，本公司将按照每户每月2400元对住房户进行赔偿，从6月26日起计算”。被告作出承诺后在2016年6月25日前取得了设计、勘察、建设、施工、监理五家责任主体验收合格意见书和电梯使用证以及避雷、节能、室内环境检测等合格的检验报告，被告承诺事项已经完成。被告对于双方的补充约定没有构成违约，因此原告请求被告按月赔偿2400元无事实依据，不予支持；原告已于2017年4月8日接收了房屋，而又请求被告承担逾期交房的责任至房屋达到符合交房条件时止的理由不能成立，不予支持；关于被告认为业主申请对房屋的鉴定影响其工期而迟延交房，因其不能进一步提供证据证明停工的事实，故不予采纳;被告认为房屋的实测面积大于合同约定面积原告应补差抵扣，因被告在本案中提出的是抗辩权而非请求权，故本案不予处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四第一款、最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下：一、被告贵州省黔东南州剑河县中鑫房地产有限责任公司在本判决生效后10日内向原告杨岚支付逾期交房违约金16206.37元；二、驳回原告杨岚的其余诉讼请求。如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费614元，减半收取307元（原告已预交），由被告中鑫公司负担200元，由原告杨岚负担107元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。审 判 员 陈贤逊二〇一七年八月二十五日法官助理 杨忠琼书 记 员 张夏雪