四川省攀枝花市仁和区人民法院民 事 判 决 书（2017）川0411民初692号原告（反诉被告）：四川宽庭装饰工程有限公司，营业场所：绵阳市培城区。法定代表人：陈波，系公司总经理。委托诉讼代理人：吕庆，四川晓明维序律师事务所律师。被告（反诉原告）：赵艺琳，男，1982年8月23日出生，住址：攀枝花市仁和区。委托诉讼代理人：起正宗，四川民慷律师事务所律师。被告（反诉原告）：周鹭婕，女，1984年10月31日出生，住址：攀枝花市仁和区。委托诉讼代理人：起正宗，四川民慷律师事务所律师。原告（反诉被告）四川宽庭装饰工程有限公司（以下简称宽庭公司）与被告（反诉原告）赵艺琳、周鹭婕装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年4月20日立案后，被告（反诉原告）赵艺琳、周鹭婕于同年5月11日提起反诉。本院依法适用简易程序于2017年6月8日公开开庭进行了审理。原告法定代表人陈波及委托诉讼代理人吕庆，被告（反诉原告）周鹭婕，被告（反诉原告）赵艺琳、周鹭婕的委托代理人起正宗到庭参加了诉讼。诉讼中当事人申请庭外和解期限24天。本案现已审理终结。原告（反诉被告）宽庭公司向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院判令被告支付工程款95000元及质保金30000元，合计125000元；2.判决被告支付至2017年3月26日的违约金80000元；3.判决二被告连带支付经济损失24000元。事实和理由：2015年11月19日，原告与被告赵艺琳签订《施工合同》约定，被告将攀枝花风暴网吧室内装修工程发包给原告施工，承包方式为包工包料，工程造价为90万元，工期为64个日历日。合同对其他事项作了约定，在施工过程中，被告多次对施工内容进行增加、变更。原告按约定将工程施工完毕，移交给被告使用。2016年5月1日，双方签订了结算单，工程总造价为1001918.72元，被告支付了部分工程款，至今欠工程款95000元，质保金30000元。由于被告未按约定支付工程款构成违约，应当支付违约金80000元。由于被告的原因造成消防进场延误，造成原告人工费增加等经济损失，被告应当赔偿经济损失24000元。被告（反诉原告）赵艺琳辩称，原告起诉的事实和理由我方不认可。本案被告不存在逾期支付工程款的违约行为，由于原告未在约定的时间交付工程，是原告违约在先，所以，请求驳回原告的诉讼请求。被告（反诉原告）周鹭婕辩称，本案是基于被告赵艺琳与原告之间签订的装修合同而产生的合同纠纷，被告周鹭婕主体不适格。被告（反诉原告）赵艺琳、周鹭婕提出反诉请求，1.请求判令反诉被告支付违约金18万元；2.支付因违约造成的租金损失49043.25，合计229043.25元。事实和理由，原、被告于2015年11月19日签订《建筑工程施工合同》约定，反诉被告以包工包料的方式承包反诉原告的装修工程，工期64天，即2015年11月17日到2016年1月20日止。合同约定，因承包人的原因致使工期延误，延误一天向发包方支付发包价的千分之二的违约金。由于反诉被告的原因，致工期延误至2016年4月30日，反诉被告应当支付延期违约金。并赔偿延误期间反诉原告的租房损失。原告（反诉被告）宽庭公司对反诉辩称，造成工期延误的具体原因，1.是由于反诉原告的责任造成消防施工进场延误了16天；2.反诉原告未按合同约定支付工程进度款，导致停工；3、工程量有增加和改动，增加了价值10万元的工程量；4、截止2016年3月26日，反诉原告还在要求反诉被告改动已经完成的工程项目。基于上述4点理由我方认为工期延误的责任不在我方。所以我方不可能承担违约金及损失。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年11月19日，原告宽庭公司（承包方）与被告赵艺琳（发包方）签订《施工合同》约定，被告将攀枝花风暴网吧室内装修工程发包给原告施工，承包方式为包工包料，工程造价为90万元，工期为64个日历日，开工日期2015年11月17日，竣工日期2016年1月20日。合同第8.1条约定，对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变更；（2）不可抗力；（3）发包方同意工期顺延。合同8.2条约定，因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包方提供材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包方承担，工期顺延。8.3条约定，发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。合同11.1条约定，合同签订后，发包方按约定直接向承包方支付预付款10万元；承包方施工进度至钢结构主体钢架完成后，发包方向承包方支付20万元；承包方施工进度至水电、防水、墙体结构完成后发包方向承包方支付15万元；承包方施工进度至砖工铺贴完成后发包方向承包方支付15万元；承包方施工进度至漆工制作完成后发包方向承包方支付15万元；工程竣工验收完成当日发包方向承包方支付12万元；竣工验收后12个日历日，发包方向承包方支付质保金3万元。合同12.4条约定，因发包方未按期支付每次工程进度款（验收签字三日内），每延误一天向对方支付发包价2‰的违约金……。合同12.5条约定，因承包方原因致使工期延误，每延误一天向发包方支付发包价2‰的违约金。同日双方还签订了装饰清单预算单。合同签订后，原告组织人员进行了施工。在施工过程中，原、被告双方多次签订工程项目增加经济签证。在施工中，由于消防进场时间从2015年11月22日延误至2015年12月7日，双方签订进场确认单，该期间不计入施工工期。2016年5月1日，原、被告双方签订风暴电子竞技馆结算清单，该结算单明确了工程造价合计1001918.72元，现应付工程款95000元，质保金30000元。上述事实有施工合同、工程项目增加经济签证、进场确认单、风暴电子竞技馆结算清单、以及原、被告的陈述等证据在案佐证。本院认为，原告宽庭公司与被告赵艺琳间的承揽合同关系成立且合法有效，应受到法律保护。由于本案系装饰装修合同，按照合同相对性原则，被告周鹭婕不是合同主体，且原告也无其他证据证实被告周鹭婕在本案中应承担责任，因此，原告要求被告周鹭婕承担连带责任的请求证据不足，本院不予支持。关于本诉。一、合同有效，当事人均应依照合同约定全面履行自己的义务，被告赵艺琳理应对其拖欠工程款的行为承担相应的民事责任。原告请求判令被告赵艺琳向其支付工程款95000元及质保金30000元的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。二、关于违约金问题。按照合同“工程竣工验收完成当日发包方向承包方支付12万元；竣工验收后12个日历日，发包方向承包方支付质保金3万元”约定，双方于2016年5月1日签订了结算单，双方已经完成了工程竣工验收，并达到了工程款支付条件。由于被告未支付工程款及质保金构成违约，因此，原告要求被告按照约定支付违约金的请求本院予以支持。由于双方对违约金标准约定过高，被告请求予以调整，本院比照民间借贷纠纷案件年利率24%的标准支付违约金，该违约金计算期间为2016年5月1日至2017年3月26日。该违约金为125000×304天×24%÷365天=24986元。三、关于被告应否赔偿经济损失24000元的问题。原告的证据不能证实造成损失的具体金额，因此，原告要求赔偿经济损失24000元的请求证据不足，本院不予支持。关于反诉。反诉原告的证据不能证实工期延误均是由于反诉被告的原因造成的，因此，反诉原告要求反诉被告支付因延误工期的违约金及租赁费损失的证据不足，本院不予支持。本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）赵艺琳于本判决生效之日起十五日内支付原告（反诉被告）四川宽庭装饰工程有限公司工程款95000元，质保金30000元，违约金24986元，合计149986元；二、驳回原告（反诉被告）四川宽庭装饰工程有限公司其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）赵艺琳、周鹭婕的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费减半收取2188元，由被告（反诉原告）赵艺琳负担1600元，原告（反诉被告）四川宽庭装饰工程有限公司588元。反诉案件受理费减半收取2368元，由被告（反诉原告）赵艺琳负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省攀枝花市中级人民法院。本判决生效后，当事人在规定的履行期限内不履行义务的，对方当事人可向本院申请执行。提出申请执行的期限为本判决规定的履行期限届满后次日起二年内。审判员  徐松涛二〇一七年八月二十日书记员  张泽润