安徽省霍邱县人民法院民 事 判 决 书(2017）皖1522民初2901号原告：贾少海。委托诉讼代理人：袁瑞松，安徽霍达律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗伟，安徽霍达律师事务所实习律师。被告：六安领尚装饰工程有限公司。法定代表人：金国苹，该公司总经理。委托诉讼代理人：窦兵仁，安徽靖淮律师事务所律师。原告贾少海与被告六安领尚装饰工程有限公司（以下简称领尚公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年6月20日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告贾少海委托诉讼代理人袁瑞松、罗伟到庭参加诉讼，被告领尚公司法定代表人金国平及其委托诉讼代理人窦兵仁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贾少海向本院提出诉讼请求：1.判令解除双方签订的《合肥市室内装饰装修工程施工合同》（以下简称施工合同），判令被告返还原告已付工程款33414元；2.判令被告支付原告违约金36000元；3、判令被告承担本案诉讼费用及证据保全费用800元。事实和理由：原、被告于2017年2月23日签订装饰装修合同，约定被告为原告所有的房屋提供装修服务，工程造价为12万元，首期支付9.6万元，下余2.4万元在竣工验收合格后支付。原告在支付9.6万元后，被告未按合同约定施工，并要求原告在支付2.4万元尾款后才能继续施工，双方协商不成，发生争议。领尚公司辩称，1、合同签订后，领尚公司积极组织施工，现工程基本完工。2017年4月30日，在安装吊顶过程中，因贾少海要求对吊顶进行修改，改变工程的设计，导致工期延误。2、合同约定的承包方式是包工包料，但在合同履行过程中，贾少海要求变更主材，并自行到供货商处订货，因贾少海未向供货商支付货款，致使供货商不能提供主材到工地现场，导致工程无法进行。2017年5月2日，领尚公司向被贾少海发出书面通知，告知上述事项，贾少海拒收通知。另施工合同约定，隐蔽工程需要发包方验收，贾少海一直未能验收是导致工期延误的又一原因。综上，领尚公司不存在违约行为，不应当支付违约金和保全费用。贾少海围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：领尚公司对贾少海提交的施工合同的证明目的有异议，该合同约定的施工承包方式是包工、包料，但在合同履行过程中，贾少海不同意领尚公司指定的品牌，自行变更、购买主材，且未按合同约定对隐蔽工程进行验收并改变工程设计，导致工程延期。对霍邱县公证处出具的公证书证明目的有异议，从照片可以看出合同项目内的工程基本完工，其中门、木地板、橱柜这些项目因为贾少海自行购买主材未到位，造成工程无法继续进行，领尚公司多次和贾少海沟通，贾少海拒绝理会。对室内装修装饰工程报价单的证明目的有异议，该报价单第25、26页的主材原定是领尚公司指定的品牌，但贾少海自行到市场订购其他品牌，主材不在报价范围内的项目；对未做工程造价单中主材项目未做的原因系贾少海变更主材，在未做工程造价表倒数第三行出现主材料代购费，就是因为贾少海自行变更主材，合同的施工方式已经改变；对未完成工程造价单是贾少海单方制作，不予认可，造价单内的工程已经完成。本院经审查，对施工合同和公证书的真实性予以认定；对工程报价单、未做工程造价单、未完成工程造价单，结合公证书，能够证明领尚公司未完成工程量，证明效力明显大于领尚公司提交证据，本院予以认定。贾少海对领尚公司提交的订货清单证明目的有异议，对施工合同中指定的品牌，贾少海去选择种类、颜色，并不影响工期。对工期顺延通知真实性无异议，但不是无限期延期，合同约定2017年5月31日前除了橱柜，其他工程应全部完工。对停工通知单、快递通知单有异议，合同约定的有延期，不可能再停工。对装饰公司材料清单有异议，系领尚公司单方提供，施工合同对此并无约定。本院经审查，对领尚公司提交的订货清单、工期顺延通知的真实性予以认定；对停工通知单、快递通知单的合法性不予认定；装饰公司材料清单在施工合同中并无约定，本院不予认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理查明事实如下：2017年2月23日，贾少海与领尚公司经协商签订施工合同，约定乙方领尚公司承包甲方贾少海住宅室内装饰装修工程，工程地点位于霍邱县××城市广场××单元××室，工程承包方式为乙方包工，包全部材料。工程期限为70日，自2017年2月24日至2017年5月10日，工程造价为12万元。合同约定甲方变更或者增减施工项目时，应经乙方同意，双方签署工程变更单，明确调整的价款及工期的相应增减。合同履行中的各项协商事宜、项目变更等均需有乙方项目负责人与甲方共同商定并签署书面协议或工程变更单，任何口头承诺或口头协议无效。施工过程中，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价款35%支付违约金，解除本合同。由乙方采购的主要施工材料、设备，在工程施工过程中，甲方如需变更，双方需先填写变更洽谈单，确认品牌和价格后，乙方方可购买，任何口头承诺无效。甲方委托乙方代购主材的，须在合同中列明甲方委托乙方代购主材清单，并将全部款项交由乙方。甲方未书面委托乙方代购而经由其他任何个人推荐或代购的，乙方不承担责任。违约责任约定合同签订后，任何一方单方面要求解除合同的，须按合同应付款的20%赔付对方合同解除违约金。合同签订后，贾少海于2017年2月24日向领尚公司支付首期款9.6万元。2017年4月30日，领尚公司向贾少海出具工期顺延通知，告知由于吊顶修改需要人员调配的原因导致工程无法施工，合同工期将同期顺延，贾少海在通知单上签名确认。同年5月2日，领尚公司向贾少海快递停工通知，注明由于贾少海要求变更主材，并向供货商采购主材，未支付主材相应价款，导致供货商未将主材送至工地，贾少海拒绝来公司协商相关事宜，导致领尚公司无法施工。工程相关隐蔽工程结束，贾少海经通知未能到场验收，现正式通知贾少海到领尚公司处理相关事宜，贾少海拒收快递。本院认为，原、被告在合同履行过程发生争议，致合同无法继续履行，贾少海诉请解除双方签订的施工合同，领尚公司同意解除合同，本院予以支持。贾少海与领尚公司签订施工合同后，领尚公司部分履行装饰装修合同义务，未做工程的工程款应予返还，故对贾少海诉请领尚公司返还33414元工程款，本院予以支持。因贾少海在合同履行中亦有过错，故对贾少海诉请领尚公司支付违约金，本院不予支持。庭审中，领尚公司自认贾少海变更主材的项目确实未做，其关于合同内工程已经完工，不存在返还工程款的辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、解除原告贾少海与被告六安领尚装饰工程有限公司签订的《合肥市室内装饰装修工程施工合同》；二、被告六安领尚装饰工程有限公司返还原告贾少海工程款33414元，于本判决生效之日起三日内一次性付清；三、驳回原告贾少海其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1555元，由原告贾少海负担808元，由被告六安领尚装饰工程有限公司负担747元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。审 判 长  蔡东明审 判 员  魏 敏人民陪审员  张 明二〇一七年八月三十日书 记 员  朱 煜附本案引用法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。