广东省广州市南沙区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0115民初3806号原告：上海金茂建筑装饰有限公司，住所地上海市杨浦区沧州路138号206-2室，统一社会信用代码91310110132231759T。法定代表人：张旭东，职务总经理。原告：上海金茂建筑装饰有限公司广州分公司，住所地广东省广州市天河区海安路13号之二711房，统一社会信用代码91440106304793345P。负责人：宋明，职务总经理。两原告共同委托诉讼代理人：童建，北京大成（广州）律师事务所律师。两原告共同委托诉讼代理人：李云舒，北京大成（广州）律师事务所律师。被告：广州一诺装饰设计工程有限公司，住所地广东省广州市南沙区金茂西二街1号南沙金茂湾自编T3栋1205房，统一社会信用代码91440101MA5AKRRT7L。法定代表人：郭小妍。委托诉讼代理人：林闻娥，国信信扬（南沙）律师事务所律师。原告上海金茂建筑装饰有限公司（以下简称金茂公司）、上海金茂建筑装饰有限公司广州分公司（以下简称金茂公司广州分公司）诉被告广州一诺装饰设计工程有限公司合同（以下简称一诺公司）合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金茂公司、金茂公司广州分公司的委托诉讼代理人童建，被告一诺公司的法定代表人郭小妍、被告一诺公司的委托诉讼代理人林闻娥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。金茂公司、金茂公司广州分公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除金茂公司、金茂公司广州分公司和一诺公司签订的建设工程《项目合作协议书》及项下广州南沙金茂湾建设工程合作项目的五份《劳务分包合同》；2.一诺公司向金茂公司、金茂公司广州分公司支付截止至2019年3月31日的工期赔偿金375920.70元、工程返工维修费155870元、施工劳务费损失674575.77元；4.本案诉讼费由一诺公司承担。事实和理由：2017年11月26日，金茂公司和一诺公司为在广东省范围内开展建设工程项目合作，经协商签订《项目合作协议书》。该协议约定，双方共同操作完成约定项目楼盘内的室内装饰业务，合作项目由金茂公司统一进行管理与监督，一诺公司应遵守金茂公司的规章制度并配合工作安排。合作项目在金茂公司统一进行财务收款后，按工程实际的劳务费（含辅材费用）拨付给一诺公司，但最高拨付比率合计不超过86.59%。一诺公司违背本协议，存在严重侵害金茂公司合法权益等行为时，所产生的损失由一诺公司承担，金茂公司有权单方面终止双方合作；因产品质量或售后服务引起的投诉、纠纷、赔偿等，一诺公司应负责处理完毕，否则金茂公司有权追究一诺公司责任。在涉案主协议签订后，为建设广东省广州市南沙区广州金茂湾家装精装修工程项目，金茂公司广州分公司分别与一诺公司在2018年1月2日、2018年1月2日、2018年1月3日、2018年3月8日和2018年4月23日签订五份《劳务分包合同》。然而，在《项目合作协议书》过程中，一诺公司陆续以金茂公司方对建设工程管理、质量要求、财务监督严格等理由，拒不配合金茂公司、金茂公司广州分公司对涉案工程项目的管理与监督，最后发展至抵制与驱离金茂公司、金茂公司广州分公司的项目管理人员。为确保涉案工程项目的顺利完工，保障工程业主方的合法权益，避免因施工方内部原因造成工程违约，金茂公司、金茂公司广州分公司只能尽最大努力与一诺公司进行沟通协商并对非原则性问题进行一定程度的让步，以确保涉案工程项目的持续推进。但由于一诺公司经营管理不善、财务机制混乱、现场施工不力等原因，加之一诺公司在涉案工程项目的内部矛盾导致涉案项目工程陆续发生工程严重延期、业主投诉质量问题、材料商索要材料费、工人拉横幅讨薪等情况，涉案工程项目均仅推进至隐蔽工程完工即难以维持进度。为维护相关方的合法权益，承担企业的社会责任，金茂公司、金茂公司广州分公司经工程所在地南沙劳动监察部门的协调与一诺公司书面请求，前后分批为涉案工程项目的建筑工人支付劳务费用。同时，面对工程业主方对工程质量与工期延误的投诉，鉴于一诺公司严重违约且已实际无法推进工程，金茂公司、金茂公司广州分公司只能在2018年6月指派第三方深圳龙马远创劳务分包有限公司接手涉案工程项目的剩余工程，并在核实工程业主投诉内容后对一诺公司已完成的工程进行返工维修。一诺公司拒不按照协议约定履行相关义务，造成金茂公司、金茂公司广州分公司严重损失，已构成严重违约。为维护自身的合法权益、金茂公司、金茂公司广州分公司向法院提起诉讼。一诺公司辩称，对本案件由南沙法院管辖没有异议。金茂公司和一诺公司有委托代理关系，金茂公司广州分公司和一诺公司没有任何关系，所以金茂公司、金茂公司广州分公司与一诺公司不存在装饰装修合同关系。金茂公司不同意继续履行合同，是金茂公司根本违约提出合同解除，故一诺公司只能同意解除《项目合作协议》。现金茂公司及其分公司要求工期赔偿费、工程返工维修费、施工劳务费损失没有合同依据，也没有法律依据。一诺公司对上述款项的计算标准有异议，也不同意支付。本院经审理认定事实如下：2017年11月26日，金茂公司（为甲方）和一诺公司（为乙方）签订《项目合作协议书》，双方决定在广东省范围内进行装饰工程项目合作，达成合作协议。双方在协议中约定合作形式为：1.在项目合作中，甲方充分利用自身优势为乙方提供营销及施工便利，如协助寻找办公场所，协调物业配合开展业务等。2.甲、乙双方完全实现装修、材料体系的资源共享。3.甲为授权乙方在项目合作过程中，以甲方的名义进行营销及装饰活动。4.合作方式在资金分配上，采取“提取管理费合作方式”，项目中的所有款项统一由甲方收取，并且由甲方为客户提供发票，甲方按结算金额向乙方收取13.41%的管理费用。5.甲方按收款金额向乙方收取2%的质保金费用。6.所有业务经营中的费用均由乙方自行承担。7．乙方必须将各数据及时录入金茂装饰ERP系统，所有数据均以ERP系统数据为准。双方还约定，甲方有权利对乙方服务客户进行回访，保证客户满意度，对客户投诉处理不及时产生影响的客户，有权进行先行赔付。甲方有权利根据乙方因包括但不限于产品、服务等质量出现问题导致的损失，扣除全部金额的质保金或拨付费用。乙方有义务对提供的包括但不限于产品及服务进行售后服务，室内工程项目保修2年，防渗漏工程保修5年为免费服务。保修时间要求：自客户报修之日2日内乙方书面反馈客户或现场查验情况，5日内出具客户认可的解决方案，按方案维修，直至保修处理完成。为了保证乙方在服务期间的服务质量，甲方将收取乙方质量保证金，如乙方产品发生客户投诉产生赔付的，甲方在确认乙方原因且乙方不能及时处理的，甲方有权对消费者进行先行赔付，赔付金额从乙方拨付款项中扣除，当拨付金额不足时，将从质保金中扣缴补足。在乙方违背本协议，存在包括但不限于：违法经营、制假、售假、侵犯甲方知识产权等严重侵害甲方合法权益等行为时，所产生损失的由乙方承担，甲方有权单方面终止双方合作。无论合作期是否终止也无论本协议是否解除或终止，乙方应按照相关国家法律继续向业主履行相应义务，并承担相应责任，不得以双方争议或其他理由拒绝向业主履行义务；因产品质量或售后服务引起的投诉、纠纷、赔偿等，乙方应负责处理完毕，否则，甲方有权追究乙方责任。甲方的商标，属甲方所有，受国家法律保护，所有相关产品的标识，均属甲方所有。未经甲方允许，乙方严禁超越本协议所规定的权利范围使用。若乙方违反规定，甲方有权单方面终止协议，乙方除应按规定承担违约责任外，还应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方在合作项目上的所有对外宣传，必须要经过甲方的审核后，方可对外发布。如双方因不可抗力，或非双方所能控制或所能预见事件的发生，包括自然灾害、战争、政府行为、社会骚乱等情况而不能履行其业务，本协议的履行可以终止。协议有效期自2017年7月1日起到2020年12月31日，为本协议商定合作方案的执行期限。甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方，如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。协议附件1为质保金上限设定。其中约定质保金为客户签约合同总额的2%，质保金上限为200000元。如双方合作中，因乙方问题出现重大缺陷问题，甲方有权利提高质保金上限。质保金不足时，甲方有权利从乙方项目的拨付款项中扣除充抵质保金。如双方合作终止，自终止之日起2年（室内工程项目保修期）后，甲方返还乙方80%质保金；5年（防渗漏工程保修期）后，甲方返还乙方20%质保金；如保修期内乙方出现处理不及时等原因造成损失的，甲方有权利扣除相应质保金，以及追究其他相关责任。2018年1月2日，金茂公司广州分公司（为甲方）和一诺公司（为乙方）签订《劳务分包合同（广州金茂家装第二批）》，将金茂湾B3-1401、B4-702、B4-202、T1-507、B3-1605房的装饰装修工程的劳务分包给一诺公司。双方约定合同总价为260630.84元。乙方承接工程款以实际结算为准。合同涉及有关内容的所有费用已计入合同总价内，为不可调整的范围，甲方不另外补偿。工程进场日自2017年12月15日，退场日为2018年4月1日。劳务承包工程款的支付：1.合同签订后，乙方安排人员进场施工，经业主在隐蔽工程验收确认签字后7个工作日内向乙方支付劳务费的40%。支付条件：已确认收到业主首期款；并有业主签字确认的《隐蔽工程验收单》；乙方提供正规劳务发票。2.乙方完成中期工程内容后经业主验收合格后，甲方在7个工作日内向乙方支付劳务费的55%，劳务费总额支付至95%。支付条件：已确认收到业主中期款；并有业主签字确认的《中期验收单》；乙方提供正规劳务发票。3.甲方与业主方办理竣工结算后，甲乙双方办理结算手续，甲方向乙方支付劳务费的5%，劳务费总额支付至100%。支付条件：已确认收到业主尾期款；并有业主签字确认的《工程决算单》；乙方提供正规劳务发票。4.防水施工质保期为5年，质保期所有维保由乙方无偿承担。5.保修金不计任何利息。乙方在施工过程中，如违反本协议规定、损害甲方利益，甲方有权解除本协议，并要求乙方予以赔偿明确标的。乙方应严格按照甲方提供的工程项目、施工图纸等，在甲方规定的施工期限内进行施工，不得擅自变更施工项目、延长施工期限。乙方应对施工过程中可能产生的工艺技术问题（如保温墙开裂等）提出合理的解决方案，或将问题及时上报到工程部。否则由此造成质量问题而产生的返修费用由乙方承担。2018年1月3日，金茂公司广州分公司（为甲方）和一诺公司（为乙方）签订《劳务分包合同（广州金茂家装第三批）》，将金茂湾B3-1605、T2-717、B1-1701、B1-1304、B8-2901、B8-1103房的装饰装修工程的劳务分包给一诺公司。双方约定合同总价为378309.29元。乙方承接工程款以实际结算为准。合同涉及有关内容的所有费用已计入合同总价内，为不可调整的范围，甲方不另外补偿。工程进场日自2017年12月15日，退场日为2018年4月1日。劳务承包工程款的支付：1.合同签订后，乙方安排人员进场施工，经业主在隐蔽工程验收确认签字后7个工作日内向乙方支付劳务费的40%。支付条件：已确认收到业主首期款；并有业主签字确认的《隐蔽工程验收单》；乙方提供正规劳务发票。2.乙方完成中期工程内容后经业主验收合格后，甲方在7个工作日内向乙方支付劳务费的55%，劳务费总额支付至95%。支付条件：已确认收到业主中期款；并有业主签字确认的《中期验收单》；乙方提供正规劳务发票。3.甲方与业主方办理竣工结算后，甲乙双方办理结算手续，甲方向乙方支付劳务费的5%，劳务费总额支付至100%。支付条件：已确认收到业主尾期款；并有业主签字确认的《工程决算单》；乙方提供正规劳务发票。4.防水施工质保期为5年，质保期所有维保由乙方无偿承担。5.保修金不计任何利息。乙方在施工过程中，如违反本协议规定、损害甲方利益，甲方有权解除本协议，并要求乙方予以赔偿明确标的。乙方应严格按照甲方提供的工程项目、施工图纸等，在甲方规定的施工期限内进行施工，不得擅自变更施工项目、延长施工期限。乙方应对施工过程中可能产生的工艺技术问题（如保温墙开裂等）提出合理的解决方案，或将问题及时上报到工程部。否则由此造成质量问题而产生的返修费用由乙方承担。2018年1月3日，金茂公司广州分公司（为甲方）和一诺公司（为乙方）签订《劳务分包合同（广州金茂家装第四批）》，将金茂湾B8-202、B6-2302、B7-703、B7-1004、B6-1903房的装饰装修工程的劳务分包给一诺公司。双方约定合同总价为352046.40元。乙方承接工程款以实际结算为准。合同涉及有关内容的所有费用已计入合同总价内，为不可调整的范围，甲方不另外补偿。工程进场日自2017年12月15日，退场日为2018年4月1日。劳务承包工程款的支付：1.合同签订后，乙方安排人员进场施工，经业主在隐蔽工程验收确认签字后7个工作日内向乙方支付劳务费的40%。支付条件：已确认收到业主首期款；并有业主签字确认的《隐蔽工程验收单》；乙方提供正规劳务发票。2.乙方完成中期工程内容后经业主验收合格后，甲方在7个工作日内向乙方支付劳务费的55%，劳务费总额支付至95%。支付条件：已确认收到业主中期款；并有业主签字确认的《中期验收单》；乙方提供正规劳务发票。3.甲方与业主方办理竣工结算后，甲乙双方办理结算手续，甲方向乙方支付劳务费的5%，劳务费总额支付至100%。支付条件：已确认收到业主尾期款；并有业主签字确认的《工程决算单》；乙方提供正规劳务发票。4.防水施工质保期为5年，质保期所有维保由乙方无偿承担。5.保修金不计任何利息。乙方在施工过程中，如违反本协议规定、损害甲方利益，甲方有权解除本协议，并要求乙方予以赔偿明确标的。乙方应严格按照甲方提供的工程项目、施工图纸等，在甲方规定的施工期限内进行施工，不得擅自变更施工项目、延长施工期限。乙方应对施工过程中可能产生的工艺技术问题（如保温墙开裂等）提出合理的解决方案，或将问题及时上报到工程部。否则由此造成质量问题而产生的返修费用由乙方承担。2018年3月8日，金茂公司广州分公司（为甲方）和一诺公司（为乙方）签订《劳务分包合同（广州金茂家装第五批）》，将龙光棕榈N9-504，金茂湾B3-2705、B6-1301、B3-2504房的装饰装修工程的劳务分包给一诺公司。双方约定合同总价为264485元。乙方承接工程款以实际结算为准。合同涉及有关内容的所有费用已计入合同总价内，为不可调整的范围，甲方不另外补偿。工程进场日自2017年12月25日，退场日为2018年4月24日。劳务承包工程款的支付：1.合同签订后，乙方安排人员进场施工，经业主在隐蔽工程验收确认签字后7个工作日内向乙方支付劳务费的40%。支付条件：已确认收到业主首期款；并有业主签字确认的《隐蔽工程验收单》；乙方提供正规劳务发票。2.乙方完成中期工程内容后经业主验收合格后，甲方在7个工作日内向乙方支付劳务费的55%，劳务费总额支付至95%。支付条件：已确认收到业主中期款；并有业主签字确认的《中期验收单》；乙方提供正规劳务发票。3.甲方与业主方办理竣工结算后，甲乙双方办理结算手续，甲方向乙方支付劳务费的5%，劳务费总额支付至100%。支付条件：已确认收到业主尾期款；并有业主签字确认的《工程决算单》；乙方提供正规劳务发票。4.防水施工质保期为5年，质保期所有维保由乙方无偿承担。5.保修金不计任何利息。乙方在施工过程中，如违反本协议规定、损害甲方利益，甲方有权解除本协议，并要求乙方予以赔偿明确标的。乙方应严格按照甲方提供的工程项目、施工图纸等，在甲方规定的施工期限内进行施工，不得擅自变更施工项目、延长施工期限。乙方应对施工过程中可能产生的工艺技术问题（如保温墙开裂等）提出合理的解决方案，或将问题及时上报到工程部。否则由此造成质量问题而产生的返修费用由乙方承担。2018年4月23日，金茂公司广州分公司（为甲方）和一诺公司（为乙方）签订《劳务分包合同（广州金茂家装第六批）》，将金茂湾B2-1403、B5-602、T5-506、T5-507、T5-508房的装饰装修工程的劳务分包给一诺公司。双方约定合同总价为238284元。分包方式为包工、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工的劳务分包方式。合同涉及有关内容的所有费用已计入合同总价内，为不可调整的范围，甲方不另外补偿。工程进场日自2018年4月10日，退场日为2018年9月10日。劳务承包工程款的支付：1.合同签订后，乙方安排人员进场施工，经业主在隐蔽工程验收确认签字后7个工作日内向乙方支付劳务费的40%。支付条件：已确认收到业主首期款；并有业主签字确认的《隐蔽工程验收单》；乙方提供正规劳务发票。2.乙方完成中期工程内容后经业主验收合格后，甲方在7个工作日内向乙方支付劳务费的55%，劳务费总额支付至95%。支付条件：已确认收到业主中期款；并有业主签字确认的《中期验收单》；乙方提供正规劳务发票。3.甲方与业主方办理竣工结算后，甲乙双方办理结算手续，甲方向乙方支付劳务费的5%，劳务费总额支付至100%。支付条件：已确认收到业主尾期款；并有业主签字确认的《工程决算单》；乙方提供正规劳务发票。4.防水施工质保期为5年，质保期所有维保由乙方无偿承担。5.保修金不计任何利息。乙方在施工过程中，如违反本协议规定、损害甲方利益，甲方有权解除本协议，并要求乙方予以赔偿明确标的。乙方应严格按照甲方提供的工程项目、施工图纸等，在甲方规定的施工期限内进行施工，不得擅自变更施工项目、延长施工期限。乙方应对施工过程中可能产生的工艺技术问题（如保温墙开裂等）提出合理的解决方案，或将问题及时上报到工程部。否则由此造成质量问题而产生的返修费用由乙方承担。工期：1.总工期为日历工期，包括法定节假日，包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响，甲、乙双方在确定开发日期及总工期时，已充分考虑了停水停电、节假日、高低温天气等各种因素。2.延期开工：乙方不能按期开工的，应至少提前10个工作日以书面形式通知甲方。如甲方书面同意延期开工的，具体开工日期将另行约定；如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如甲方在原定开工日期前未做出答复的，视为不同意延期开工。3.暂停施工（停工）：如因乙方原因需暂停施工的，乙方应征得甲方事先书面同意，由此造成的损失由乙方承担，工期不顺延。4.因乙方原因导致工期延误的，由乙方按合同约定承担责任，工期不顺延。5.发生下列情况，并导致工期延误的，经乙方提出具体延期要求以及相应依据，经甲方书面确认后，双方协商一致后工期相应顺延：（1）因甲方原因发生重大设计变更导致工程量增加（如装修标准提高、功能布局改变等），经甲方、乙方确认该重大设计变更导致此项工作最后结算工程量比合同约定的原工程量增加较多，且甲方确认该增加的工作量造价超过合同中该项目造价较多的；（2）因发生不可抗力，致使乙方不能继续施工或按时施工累计48小时以上的;（3）甲方书面同意给予工期延期。6.乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方、监理的要求提出改进措施，经甲方书面确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。7.乙方在此声明，其在正式签署本合同前已对现场及其周边环境进行了全面踏勘，除非因甲方向乙方提供的本工程的现场条件和周围环境等情况的资料和信息数据存在明显且巨大的偏差，否则乙方不得因忽视或误解现场情况而要求索赔或延长合同工期。8.乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。9.施工中乙方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、乙方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反本合同约定标准、工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。如乙方未能按照合同文件约定的时间进度、工作内容、质量标准或验收标准完成本工程的最终验收，则从本合同约定的竣工日期之日起，每逾期一日，乙方应按照本合同工程价款总额的0.3%向甲方支付延期违约金（不足一日按一日计）。如由于乙方原因导致本工程竣工日期迟延，乙方每拖延一天支付合同总价0.3%的延期违约金，但不超过合同总金额的20%。如工程延期超过叁拾日的，甲方有权解除合同，乙方还需向甲方返还已支付的但还未进行施工部分对应的合同款项。如果本合同的其他条款针对乙方一个特定的违约行为规定了赔偿金额或赔偿的计算方法，则应当先适用其规定；但是没有约定或按照约定的赔偿金额、计算方法仍不足以补偿给甲方造成的损失的，甲方有权就不足的部分要求进一步的赔偿。根据本合同的规定支付违约金之后，乙方还应当继续履行其义务或债务。除本合同另有约定，如乙方违反本合同项下的义务或责任，在不影响甲方根据本合同及适用法律享有的其它救济权利的前提下，甲方有权要求乙方以实际履行、采取一切有效和可能的补救措施的方式对其违约行为进行弥补，并赔偿甲方或其成员因其违约行为造成的所有损失或损害，包括一切成本、费用、业务连续性中断导致的损失等，甲方应有权从任何到期应付的款项中扣除上述赔偿额。在乙方违约的情况下，甲方有权从任何到期应付的款项中扣除违约金，扣除延期违约金不影响乙方按本合同约定提供产品和服务的义务、或免除其在本合同项下的其他义务和责任。如果甲方向乙方提出书面索赔通知后15日内，乙方未能予以书面答复，该索赔应视为已被乙方接受，乙方同意按甲方认可的方式处理索赔事宜。上述合同约定劳务费总额为1493755.53元。签订合同后，双方按合同约定履行。金茂公司广州分公司向一诺公司提供空白合同、空白收款收据和POS机。一诺公司与客户联系洽谈，由金茂公司广州分公司与客户签订涉案的《居室装饰装修施工合同》。履行合同的过程中，实际开工时间由其客户确定后通知，金茂公司、金茂公司广州分公司并未通知一诺公司具体开工时间。装修所用的主材，由金茂公司广州分公司和材料供应商签订采购合同，并根据合同支付款项。履行期间，金茂公司向一诺公司支付了劳务费622764.4元，并为一诺公司垫付工人工资674575.77元，共支付1297340.17元。由于金茂公司与一诺公司因履行合同产生纠纷，一诺公司从施工现场撤场。金茂公司、金茂公司广州分公司和一诺公司并未就已完成的工程进行验收和结算。现金茂公司已经向其客户交付涉案已装修的房屋。在本案件诉讼过程中，金茂公司、金茂公司广州分公司为证明工程迟延导致损失，提供了金茂公司广州分公司和涉案房屋客户签订的《居室装饰装修施工合同》、工程变更单和工程变更协议，拟证明金茂公司广州分公司应向客户承担赔偿义务，但金茂公司、金茂公司广州分公司表示客户已就迟延完成装修提出异议，要等本案确定责任后，客户才向其主张赔偿。金茂公司、金茂公司广州分公司未提供证据证明其已向客户支付赔偿款。金茂公司、金茂公司广州分公司为证明产生返工维修费损失，提供了金茂公司广州分公司和深圳龙马远创劳务分包有限公司（以下简称龙马公司）签订的广州金茂湾家装精装修工程《劳务分包合同》、龙马公司出具的返工维修费用信息单。金茂公司、金茂公司广州分公司未能提供证据证明已向一诺公司提出保修的要求。本院认为，现金茂公司和一诺公司就承接商品房业主的室内装饰装修业务进行合作。双方签订的《项目合作协议书》以及基于该协议由金茂公司的分支机构金茂公司广州分公司和一诺公司签订的五份《劳务分包合同》，是金茂公司和一诺公司的真实意思表示，并未违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。因金茂公司广州分公司是金茂公司设立的分公司，不具有法人资格，其民事责任由金茂公司承担。金茂公司和一诺公司均应按合同的约定履行。现金茂公司、金茂公司广州分公司、一诺公司均表示同意解除合同，本院予以照准。关于延误工期的赔偿问题，合同中约定的进场时间并非实际开工时间。双方的交易习惯是开工时间由客户决定和通知，故该交易习惯变更了合同关于开工日期的约定。在本案诉讼过程中，金茂公司、金茂公司广州分公司未能提供证据证明客户通知开工的时间，不能单凭原来合同的约定推断一诺公司延误工期。另外，金茂公司、金茂公司广州分公司提供的证据也不能证明因延误工期导致作出相应的赔偿，本院据此认定目前金茂公司或其分公司并未造成实际损失。在未产生实际损失的前提下，金茂公司、金茂公司广州分公司要求一诺公司承担赔偿义务缺乏依据，本院不予支持。关于返工维修费的问题，一诺公司应依照合同的约定承担保修义务，但一诺公司履行保修义务须以对方通知为前提。在一诺公司不履行保修义务的情况下，对方才有权自行组织维修，要求一诺公司承担维修费用。在本案诉讼过程中，金茂公司、金茂公司广州分公司未能提供证据证明已经要求一诺公司进行保修，应承担不利的法律后果。本院据此认定，金茂公司、金茂公司广州分公司未履行通知的义务。因此，金茂公司或金茂公司广州分公司直接向一诺公司主张保修费用缺乏事实依据，本院不予支持。关于返还劳务费的问题，支付劳务费是劳务分包合同中发包方的义务。现金茂公司实际支付的劳务费劳务费622764.4元和垫付的工人工资674575.77元均属于劳务费性质，该款项之和并未超过劳务分包合同约定的劳务费总额。因此，金茂公司所主张退还的674575.77元实际上是合同约定劳务费的一部分。在双方并未结算，确认最终应付劳务费用数额的前提下，金茂公司及其分公司主张多付了674575.77元劳务费用缺乏事实依据，本院对金茂公司、金茂公司广州分公司的相应诉讼请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、原告上海金茂建筑装饰有限公司和被告广州一诺装饰设计工程有限公司签订的《项目合作协议书》、原告上海金茂建筑装饰有限公司广州分公司和被告广州一诺装饰设计工程有限公司签订的《劳务分包合同（广州金茂家装第二批）》、《劳务分包合同（广州金茂家装第三批）》、《劳务分包合同（广州金茂家装第四批）》、《劳务分包合同（广州金茂家装第五批）》、《劳务分包合同（广州金茂家装第六批）》于本判决发生法律效力之日解除；二、驳回原告上海金茂建筑装饰有限公司、上海金茂建筑装饰有限公司广州分公司的其他诉讼请求。本案受理费15857元，由原告上海金茂建筑装饰有限公司、上海金茂建筑装饰有限公司广州分公司负担15757元，被告广州一诺装饰设计工程有限公司负担100元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  陈 健人民陪审员  杜美月人民陪审员  廖燕芬二〇一九年十二月三十一日书 记 员  成涵真