广东省阳江市江城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1702民初6763号原告：谭照赏，男，1976年12月25日生，汉族，住广东省阳江市江城区××××××××××。公民身份号码：441××××××××××××028。委托诉讼代理人：林永交，广东快达律师事务所律师。委托诉讼代理人：关春汝，广东快达律师事务所律师。[《诉讼文书送达地址确认书》确认送达地址为阳江市江城区××××××××广东快达律师事务所，联系人林永交（139×××××607）、关春汝（158×××××900）]被告：阳江恒隆投资有限公司。住所地：阳江市江城区××××××××。统一社会信用代码：914×××××××××××738N。法定代表人：苏枝桓，该公司经理。委托诉讼代理人：张丽，广东德赛律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘贤娜，广东德赛律师事务所律师。[《诉讼文书送达地址确认书》确认送达地址珠海市香洲区××××××××××××××广东德赛律师事务所，联系电话075××××××171]原告谭照赏与被告阳江恒隆投资有限公司（下简称恒隆公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年9月25日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告谭照赏的委托诉讼代理人林永交、关春汝，被告恒隆公司的委托诉讼代理人刘贤娜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告谭照赏向本院提出诉讼请求：1、请求确认原告与被告于2016年5月9日签订的《商品房买卖合同》（预售）中的第十二条第1点的第2小点是格式条款，属于无效条款；2、请求判决被告按同地段同类房屋的租金标准支付逾期交付商品房的违约金46000元给原告（建筑面积148.61平米，暂按租金2000元/月，从2017年9月30日起计算至2019年8月31日止，租金合计46000元）；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告于2016年5月1日认购被告开发建设的阳江市江城区××××××××恒隆共青湖山庄第14幢902房，于2016年5月9日与被告签订合同编号为2016050819的《商品房买卖合同（预售）》。合同签订后，原告付清了购房款及缴纳了相关费用。按照合同，被告应于2017年9月30日将符合交付条件的商品房交付给原告，但至今被告都未与原告办理房屋的交付手续，计至2019年8月31日止，被告逾期交付已有一年十一个月。原告与被告于2016年5月9日签订的《商品房买卖合同（预售）》是被告预先制作，合同的第八条、第十二条逾期交付第1点的第2小点不是与原告协商一致的结果，而是被告利用自己的优势地位预先拟定，重复使用适用于每个购房者，不容购房者提出任何修改。以原告购买的商品房为例，原告支付的购房款为774828元，根据第十二条逾期交付第1点的第2小点，按万分之零点一计算逾期交付的违约金为每日7.7元，每个月的违约金才231元，而原告购买的该套商品房建筑面积148.61平米，保守估计同地段同类房屋的月租金都要2000元，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条第二款的规定，开发商逾期交付房屋的情况下，买受人可以按同地段同类房屋的租金标准请求开发商支付违约金，但合同的第十二条逾期交付第1点的第2小点显然是免除了被告的大部分责任，限制了原告的大部分权利，是属于格式条款，应当无效，原告有权按同地段同类房屋的租金标准，请求被告承担逾期交付房屋的违约责任。根据合同法第一百一十四条规定，约定违约金低于造成的损失当事人有权请求人民法院增加，所以原告的请求是有法律依据的。为了维护自身的合法权益，原告特提起诉讼，希人民法院依法判如所请。被告恒隆公司辩称，一、涉案商品房买卖合同系国家示范文本，涉案合同第十二条第1点的第2小点不是格式条款，不具备法律规定的无效情形，原告第一项诉讼请求没有依据，应予驳回。第一.涉案商品房买卖合同第2页《说明》第1条明确载明“本合同文本为示范文本，由中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家工商行政总局共同制定。”故该合同并非由被告单方拟定，而是国家基于维护双方权益而制定推行的合同示范文本。第二.涉案商品房买卖合同第2页《说明》第3条载明“买受人应当审慎签订合同，在签订本合同前，要仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选择性、补充性、修改性的内容，注意防范潜在的市场风险和交易风险”；第4条载明“本合同文本【】中选择内容、空格部分填写内容及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定”。从合同签订到原告提起本案诉讼，其从未对其现在要求确认的无效条款提出任何异议。第三.涉案商品房买卖合同附件十一补充协议第1条约定“在签订《商品房买卖合同》（包含附件）和补充协议之前，出卖人已向买受人明示该类所有合同类文件文本，买受人已知悉《商品房买卖合同》（包含附件）和本补充协议约定的所有条款的内容及其含义并愿意接受。”原告作为成年人，其既已在涉案商品房买卖合同上签名确认，则表示其已详尽阅读、充分理解合同所有条款内容及含义，并同意接受合同条款的约束，其现在提出属于格式条款、无效条款，这是违背诚信的。第四.退一步而言，即使涉案合同第十二条第1点的第2小点是格式条款，也根本不具有《中华人民共和国合同法》第五十二条和第五十三条所规定的合同无效或免责条款无效的情形，前述条款内容亦不存在免除被告责任、加重原告责任、排除原告主要权利的情况，依法应属于有效条款。第五.关于恒隆共青湖山庄已经形成小业主群体诉讼，对于涉案商品房买卖合同所有条款的效力各方没有异议，阳江市江城区人民法院亦认定为有效。综上所述，涉案商品房买卖合同合法、有效，讼争的条款不存在无效情形，原告的第一项请求依法应予驳回。由于阳江市相关部门并没有按照市委、市政府的布署完成相应的事项：市供电局直到2016年8月30日完成10KV线路迁改；市城管局和市供电局直到2017年5月10日完成110KV线路迁改，这比《工作会议纪要》要求的2016年5月31日前足足迟延了343天，直接导致涉案项目15#、16#、17#低层住宅及1#商业1结构在110KV高压线路迁改完成前无法进行施工。因被告开发的涉案共青湖项目涵盖了高压线所在的地块，而涉案项目是统一竣工验收、备案，在未能完成高压线路迀改的情况下，被告无法在高压线所在地块正常施工，无法按工程规划竣工验收，被告对此无法预见。由于相关政府部门未能如期完成高压线路迁改直接导致被告未能按原定工期完工，致使被告部分项目最后于2018年8月10日取得建设工程规划验收合格证，继而影响涉案项目于2018年9月19日才竣工验收备案，该情况不由被告意志决定，被告无法控制、克服，不能归责于被告。另外，根据《工作会议纪要》[阳会纪〔2015〕32号]要求，涉案项目用地范围内东南角农户车棚及出入道路问题，政府相关部门应在2015年12月前完成拆除搬迁工作，但该情况未得到切实解决，导致项目施工期间，受该拆迁户的影响，机械、材料进出均很大程度受影响，同时相关施工也受到拆迁户的阻挠，一定程度上导致了施工逬度的延后，继而影响工程的竣工验收备案，该情况亦不在被告可预见的范围内。3、涉案商品房因“台风”及“暴雨”等恶劣天气造成停工多天，导致涉案工程延期，致使被告未能如期取得涉案工程竣工验收备案文件，该情况属被告无法预见、无法克服的客观情况，不可归责于被告。基于上述情况及事实，被告在经阳江市建设主管部门批准进行施工的情况下，因政府相关部门对项目用地存在的问题没有及时解决及自然因素，导致涉案工程项目延时竣工验收备案、出具测绘成果，这是非被告可预见的情形，不应归责于被告。三、原告至今仍未接收涉案商品房的责任不可归责于被告，2018年10月9日应视为涉案商品房交付日。原告要求支付逾期交付违约金的第二项诉讼请求没有事实和法律依据，应予驳回。1、涉案商品房于2018年10月9日才满足涉案《商品房买卖合同（预售乃第九条、第十条约定的交付条件之责任不可归责于被告。根据双方签订的《商品房买卖合同（预售》第九条“该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2，该商品房已取得房屋测绘报告”、第十条“商品房相关设施设备交付条件（一）基础设施设备；（二）公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准〕”、第十一条一）出卖人应当在2017年9月30日前向买受人交付该商品房”的约定。涉案商品房约定的交付条件，包括如下三个条件：（1）商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；（2）商品房已取得房屋测绘报告；（3)商品房相关设施设备交付条件在被告开发的商品房已经具备上述第三项约定的条件时，由于相关政府部门延迟343天才完成涉案项目用地高压线迁改、且涉案项目用地范围内东南角农户车棚及出入道路问题未能解决，制约涉案项目无法规划验收、无法办理竣工验收备案，进而无法办理房屋测绘手续，这是由于阳江市政府职能部门的原因导致，并非被告所致，也是被告签订合同时无法预见的事项，因此被告对涉案商品房于2018年10月9日才满足涉案《商品房买卖合同（预售》第九条、第十条约定的交付条件不应承担违约责任。2、涉案商品房于2018年10月9日符合合同约定的交付条件，而且原告早已非常清楚涉案商品房具备交付条件并已经办理完毕房屋所有权转移登记手续，但原告系故意迟延接收涉案商品房，2018年10月9日应当视为交付日：第一.涉案商品房的通信、防雷设施、供水、供电、燃气、消防等基础设施设备、公共服务及其他配套设施在2017年9月30日前已经迖到交付条件，满足正常使用条件，被告于2017年9月30日前已通知原告收楼，但原告未收楼。2018年9月19日涉案商品房取得建设工程竣工验收备案证明文件，2018年10月9日取得房屋测绘报告，涉案商品房具备合同第九条、第十条约定的交付条件。第二.根据涉案商品房买卖合同第二十条“房屋登记”的约定，涉案商品房是先交付、后办证，这在合同履行条件及履行顺序上是有先后之分。而从原告已经查验房屋，于2019年3月5日获悉涉案商品房可以办理产权转移登记，于2019年3月11日已委托被告向阳江市×××××××申请办理涉案商品房产权转移登记手续，于2019年5月9日已取得涉案商品房的房屋所有权证书来看，原告早已知道涉案商品房具备交付条件、已经可以办证并已经办证，其至今仍未办理收楼手续纯粹是其个人故意延迟导致的。因此，结合上述事实，被告认为在2017年9月30日前涉案商品房具备使用条件情况下，被告已经通知原告，原告在2017年9月30日已经可以接收涉案商品房，但原告没有收楼。虽然在2017年9月30日涉案商品房因政府等多方面的原因而致使不具备合同约定的交付条件，但涉案商品房于2018年10月9日已具备合同约定的交付条件，故根据《广东省高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十一条“商品房符合合同约定的交付条件，且合同约定的交付期限届满，出卖人已经依约通知买受人接收商品房，买受人无正当理由拒绝接收的，视为办理交付手续的期限届满之日商品房已经交付”的规定，2018年10月9日应视为涉案商品房的交付日。四、原告要求按照“同地段同类房屋租金标准确定违约金”计算违约金的诉讼请求没有事实依据和法律依据，依法应予驳回。依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，在商品房买卖合同没有约定违约金数额或损失赔偿额计算方法时，才参照有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定违约金。因此，按照“同地段同类房屋租金标准确定违约金”的前提条件是合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方式，但在本案中，双方在《商品房买卖合同》中已经明确了违约金的计算方式，因此并不适用上述司法解释的规定。原告是想通过推翻约定违约金条款的效力，进而按前述《商品房买卖合同司法解释》的规定主张违约金，但如前所述，本案合同的违约金条款不属于格式条款、不存在法定无效情形。因此，原告第二项诉讼请求没有依据，不应得到支持。综上所述，原告的诉讼请求没有任何事实及法律依据，应予驳回。此外，由于原告没有举证证明涉案合同约定的逾期交付违约金低于其实际损失，因此，其要求调整违约金的主张没有依据应不予支持。本院经审理认定事实如下，被告恒隆公司成立于2013年7月5日，是从事投资房地产业、商业的法人独资有限责任公司。坐落于阳江市江城区××××××××的恒隆共青湖山庄是被告恒隆公司开发经营的商品房楼盘。2016年5月9日，原告谭照赏（买受人）与被告恒隆公司（出卖人）签订了《商品房买卖合同（预售）》（合同编号：2016050819），合同主要约定：买受人向出卖人购买位于阳江市江城区××××××××恒隆共青湖山庄14幢9层902房，该商品房为预售商品房，预售许可证为阳预许证字2016025号，预测建筑面积共148.61平方米（其中套内建筑面积123.99平方米，公共分摊建筑面积24.62平方米），按套内建筑面积计算房价，房屋总价款为774828元。买受人采用银行按揭付款，买受人于2016年5月7日前付清首期款424828元（含定金），余款350000元应在2016年5月14日前到出卖人指定的银行办结按揭贷款手续。合同第十一条关于交付时间的约定：出卖人应当在2017年9月30日前交付商品房，交付时商品房应当已取得建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告等约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。合同第十二条关于逾期交付责任的约定：除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。（1）逾期在30日内（该期限应当不多于第八条第1（1）项中的期限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之0.1的违约金（该违约金比率应当不低于第八条第1（1）项中的比率）；（2）逾期超过30日（该期限应当与本条第（1）项中的期限相同）后，买受人有权解除合同。……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之0.1（该比率应当不低于本条第1（1）项中的比率）的违约金。合同还约定其他条款，原、被告在合同尾部落款处签名、捺指印或盖章。签订上述合同后，原告按合同约定付清了购房款774828元给被告。2019年5月9日，涉案房屋登记在原告名下。原告称被告至今未向其交付涉案房屋，故诉至本院，请求如诉请。诉讼中，本院向原告释明，如涉案《商品房买卖合同》（预售）中的第十二条第1点的第2小点不是格式条款，属于有效条款，原告要求根据合同法第一百一十四条的规定，请求调整为按照2000元/月租金标准计算违约金。而被告辩称原告在2018年下半年向物业提出房屋有漏水情况，其已对房屋进行修补，并通知原告验收，但原告要等下大雨确认不漏水后才办理书面的收楼手续。被告认为漏水情况不能证明商品房存在严重影响正常居住使用的质量问题，原告以此为由拒绝接收房屋，并要求被告承担逾期交房责任，应不予支持，并表示在2019年6月底统一邮寄收楼通知给业主办理收楼手续，但其未能提供证据证明其于2019年6月向原告邮寄收楼通知。在案涉恒隆共青湖山庄楼盘业主起诉被告同系列案件中的（2019）粤1702民初6362号案，根据该案当事人林永交的申请，本院依法委托深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司对广东省阳江市××××××××恒隆共青××××××××××××××所在的同地段同类房屋2017年9月30日至2019年8月30日期间的租金标准价值进行评估，上述房屋的合同总价款为744607元，该公司于2019年12月4日作出《房地产估价报告》，评定上述房屋预测建筑面积160.35㎡，评估租金单价17元/平方米/月，评估租金总价2726元/月，租用时间2017年9月30日至2019年8月30日期间内的租金合计62698元。2019年12月16日，深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司向本院出具上述评估报告的补充说明：由于估价对象于价值时点2017年9月30日至2019年8月30日的实物状况我们无法获得，本次评估设定估价对象于价值时点2017年9月30日至2019年8月30日为普通装修，室外修护状况一般，仅供参考。对此，原告认为在合同中约定被告逾期交房承担的违约责任不足以弥补其损失，根据合同法第一百一十四条的规定，请求法院予以调整。另查明：阳会纪[2015]32号《城建项目工作推进会议纪要》主要载明：“……一、关于用地问题……（四）恒隆共青湖山庄项目。存在问题：1.项目南边用地红线内连通渠未修建；2.项目北边排洪沟通过用地问题；3.项目用地范围内东南角尚有农户车棚及出入道路问题未解决。会议要求：1.项目南边用地红线内连通渠和北边排洪沟通过场地问题……完成时间：2015年12月前。2.项目用地范围内东南角农户车棚及出入道路问题……完成时间：2015年12月前……三、关于用电问题……（四）恒隆共青湖山庄项目。存在问题：项目红线内有110KV、10KV两条高压线纵横穿越用地，影响项目施工。会议要求……完成时间：2016年6月前……四、关于市政道路及配套设施问题……（八）恒隆共青湖山庄项目。存在问题：1.项目北侧核电东路未修通，影响项目施工；2.项目周边养猪、养殖户很多，污水直接排入共青湖，同时北边垃圾填埋场尚未治理，目前每天大量垃圾车通过，对环境影响很大。会议要求……完成时间：2016年6月前……”2018年2月7日，阳江市城市综合管理局向阳江市国土资源局出具《市城管局关于阳江恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留问题有关情况的复函》（阳城管含[2018]69号）：“为解决阳江市恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留的110KV、10KV两条高压线纵横穿越用地问题，根据市政府工作部署，我局组织实施的阳江市市区××××共青湖片区110KV高压电线杆迁改工程建设项目已于2017年5月10日完工，解决了该110KV高压电线纵横穿越用地问题。”2018年2月9日，广东电网有限责任公司阳江供电局向阳江市国土资源局出具《阳江供电局关于了解阳江恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留问题解决情况的复函》（阳供电函[2018]23号）：“为解决阳江市恒隆投资有限公司共青湖山庄用地遗留用地的110KV、10KV多条高压纵横穿越用地问题，根据市政府的工作要求，我局积极配合阳江市城市综合管理局对上述线路设计的杆塔段进行迁移，其中10KV线路已于2016年8月30日完成迁改，110KV线路已于2017年5月10日完成迁改，用地遗留的高压线问题已全部解决。”2018年2月26日，阳江市国土资源局向阳江市地方税务局出具《关于阳江恒隆投资有限公司用地土地使用税有关问题的函》（阳国土资函字[2018]159号）：“……2013年7月26日，恒隆公司竞得位于江城区体育北路共青湖东侧商住用地四号地块，面积94999㎡，按照《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：4417002013B00158）约定动工时间为2014年9月19日之前，竣工时间为2017年9月19日之前。经我局调查核实，恒隆公司用地出让后存在连通渠未修建、排洪沟通过用地问题，尚有农户车棚及出入道路问题和高压线纵横穿越用地问题，未能在合同约定时间内交付给恒隆公司。……鉴于上述情况，根据《阳江市人民政府关于进一步加快民营经济发展的意见（阳府[2016]7号）第十八条第5点‘政府或政府部门原因致使市区已出让用地无法按照《国有建设用地使用权出让合同》约定时间交付土地，市相关职能部门或江城区政府、滨海新区管委会出具宗地无法使用的原因、时间等证明意见，市国土资源局附上相关部门意见函告市地税局，市地税局核实后不征收宗地实际交地前的土地使用税。’经江城区政府、市城管局和市水务局核查，恒隆公司用地未能按时动工开发建设是由于政府及政府有关部门原因造成，建议贵局根据上述规定办理相关税收业务。”恒隆公司主张在2017年9月30日前涉案房屋所在的恒隆共青湖山庄项目的通信、防雷设施、供水、供电、燃气等设施已经相关部门验收合格，共青湖山庄一期的消防工程分别于2017年9月27日、2017年10月9日验收合格。恒隆公司提供的阳公消验字[2017]第0094号《建设工程消防验收意见书》，反映涉案房屋所在的14#楼的消防工程于2017年10月9日经验收合格。本院认为，本案为商品房预售合同纠纷。本案双方当事人签订的《商品房买卖合同（预售）》是双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订的，合同主体适格，内容没有违反法律法规的禁止性规定，应为有效合同，原、被告双方应按合同约定履行各自的义务。综合双方当事人的诉辩意见，本案争议的焦点如下：一是被告恒隆公司对涉案房屋逾期交付应否承担违约责任；二是逾期交房违约金应如何确定问题。对于争议焦点一，首先，本案根据被告的抗辩意见，涉案房屋逾期交房是否构成不可抗力或不能归责于被告。《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。按上述规定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括地震、台风、海啸等自然灾害以及战争、罢工、骚乱等社会现象。具体本案而言，被告主张涉案的恒隆共青湖山庄项目存在用地、用电、市政道路及配套设施、高压电线杆迁改工程建设项目等问题，上述大部分问题是涉案合同签订之前已客观存在的问题，这些问题被告应当可预见，同时即使上述部分问题发生在涉案合同之后，而被告所主张的上述问题亦不属于不可抗力所包括的情形，依照上述法律规定不构成不可抗力。其次，被告恒隆公司所主张的台风、暴雨等自然因素是当地常见的气象，并且被告亦没有证据证明当地在此期间发生重大自然灾害。第三，即使如被告恒隆公司主张，因案外人行为导致恒隆公司用地未能按时动工开发建设,致使迟延完成竣工验收备案，进而影响涉案房屋办理交付手续，但根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决”的规定，被告恒隆公司仍应按照《商品房买卖合同（预售）》的约定向原告承担相应的违约责任。综上，恒隆公司主张造成涉案房屋逾期交付的原因在于政府行为及自然因素，恒隆公司不应承担逾期交付的违约责任，理据不足，本院不予采纳。对于争议焦点二。《中华人民共和国合同法》第四十条规定：“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”。本案中，原告主张合同中关于逾期交房违约金条款属于格式条款应属于无效，而被告提供的合同中关于逾期办证违约金条款并未免除被告交付房屋的合同义务和逾期交房应承担的违约责任，为此原告以该约定限制了其大部分权利为由，主张逾期交房违约金条款无效的理由不成立，本院不予采纳。至于合同中约定的逾期交房违约金是否过低，应否予以调整的问题，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加……”。本案被告逾期交房，对原告而言除租金损失外，原告并没有证据因此遭受其他损失。而双方在合同中约定逾期交房按全部房价款的日万分之0.1计算违约金明显低于买受人的实际损失。故原告请求调整违约金，本院予以支持。鉴于（2019）粤1702民初6362号案中的房屋（测建筑面积160.35㎡）经评估租金单价17元/平方米/月，涉案所在同地段同类普通装修的房屋租金评估总价为2726元/月。而本案综合考虑涉案房屋的价值及毛坯房，同时又考虑普通装修费用占房屋原值的比例，现原告请求按2000元/月计算其的损失，并无不当，本院予以准许。至于逾期交房违约金应计算期间，被告主张在2019年6月底通知原告收楼，但其未提供充足的证据证明，对其主张本院不予采纳，因此逾期交房违约金应从约定交付房屋期限届满之次日起计算。由于原告起诉时止被告仍未能举证其向原告交付房屋，原告请求逾期交房违约金计至2019年8月31日，合法合理，本院予以支持。故本案的逾期交房违约金应从约定交付房屋期限届满之次日即2017年10月1日起计至2019年8月31日共23个月，被告应向原告支付逾期办证违约金46000元（2000元/月×23个月）。依照《中华人民共和国合同法》第四十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十一条之规定，判决如下：一、限被告阳江恒隆投资有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期交房违约金46000元给原告谭照赏；二、驳回原告谭照赏的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费475元（原告已预交），由被告阳江恒隆投资有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省阳江市中级人民法院。审判员  徐英涛二〇一九年十二月二十五日书记员  周琬澄附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第四十条格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百二十一条当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。