福建省福州市仓山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0104民初4088号 原告：陈汀，男，1979年3月7日出生，汉族，住福州市仓山区。 委托诉讼代理人：欧丽霞、郑希武，福建远东大成律师事务所律师。 被告：福州闽江世纪城置业有限公司，住所地福州市仓山区林浦路与潘墩路交叉口世纪金源大厦**。 法定代表人：陈城光，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：邓志煌，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：庄凤华，北京市盈科（福州）律师事务所实习律师。 原告陈汀与被告福州闽江世纪城置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年7月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人欧丽霞、被告的委托诉讼代理人邓志煌、庄凤华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付逾期办理房屋所有权初始登记的违约金，以1116781元为本金，按日万分之三计算从2018年12月15日起计算至2019年3月21日止，违约金为32498.33元；2.被告承担本案的诉讼费用。事实与理由：2016年7月9日，原告与被告签订《商品房买卖合同》。约定了原告向被告购买位于仓山区单身公寓号房；购房款1116781元，2016年7月12日前支付446781元，余款670000元原告申请办理银行个人按揭贷款支付；被告于2017年6月30日前将质量合格的房产交付原告；被告于交房后365个工作日内向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，逾期被告每日按日已付款的万分之三向原告支付逾期付款违约金等内容。合同签订后，原告已依约向被告支付了全部购房款。2017年6月30日，被告将房屋交付给原告。至2018年12月14日止，被告已经逾期365个工作日未按照合同约定按期向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，已经构成违约。且合同附件六，即合同补充协议第八条约定，如出卖人不能在商品房交付使用后365个工作日向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记的，……被告每日按买受人已付款的万分之三向原告支付违约金，但违约金最高不超过总价款的3%。该约定中逾期办证的违约金最高不超过总价款的3%显然属于格式条款，根据《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条、第四十一条及《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第九条、第十条的规定，本案合同中对于每日万分之三的违约金标准双方意思表示真实有效；但被告提供的补充协议中规定了违约金的上限，属于免除自己责任，限制对方权利；该限定条款明显违背了公平原则，且未采取合理方式提请原告注意限制其责任，并进行充分的说明。故该限制性条款应属于无效。且实际中，如被告长期无法为原告办理产权登记手续，被告的房屋因无法取得产权证，导致子女就学、产权转让等都无法实现，不能以区区3%的限额违约金就免除被告的逾期办证责任。为此，该格式条款应被认定为无效。 被告辩称，一、因宗地拆迁难度大，政府交地延期，时至今日案涉宗地拆迁工作仍未真正全部完成，导致该案涉楼盘竣工验收延期。根据榕地合[2010]50号《福州市国有建设用地使用权出让合同》约定，福州市国土资源局应于2011年4月26日前向原告完成交付案涉的宗地。由于宗地涉及到浦下教堂、祠堂、庙宇、古树等拆迁安置工作，政府拆迁难度极大。2013年4月16日福州市国土资源局发函给福州市地方税务局，说明案涉宗地拆迁问题仍未解决，致使未履行交地。为尽快能完成交地，闽江世纪城多次发函请福州市人民政府加快推进拆迁交地工作。经市政府多方协调，该案涉宗地分四期交地，虽然补充协议上约定最后一期的交地时间是2017年4月5日，但至今因刘氏宗祠的拆迁尚未完成，案涉宗地并未真正全部完成交地手续。二、因其他非出卖人原因，案涉房屋首次登记办结时间延期。依据答辩双方签订的《商品房买卖合同》约定，出卖人不需要承担相应责任。案涉房屋竣工交房后，被告为办理房屋首次登记，积极办理综合规划验收（市政部门、环保局、公安消防等部门验收），在办理福州市城市建设档案馆的建设工程竣工档案验收，测绘数据备案，土地核验等环节上因其他非出卖人原因，导致首次登记办结延期。首先，依福州市城市建设档案馆的《重点建设工程档案的专项验收办事指南》，承诺时限是受理后6个工作日。而案涉房产的建设工程竣工档案验收申请，被告于2018年10月8日就向福州市城市建设档案馆提交申请材料，福州市城市建设档案馆于2018年12月5日才出具《福州市建设项目档案审查意见书》，最终完成时间是2018年12月15日。与承诺时效相比，延期办结五十多天。其次，福州市勘测院于2019年2月14日完成测绘数据，并于2019年2月16日向福州市不动产登记和交易中心提交申请办理测绘数据备案，福州市不动产登记和交易中心于2019年3月6日出具测绘数据备案情况通知单，期间共计20天。最后，由于案涉的宗地的刘氏宗祠拆迁工作至今未完成，导致案涉宗地的土地核验工作未能按计划完成。经多方协调，案涉宗地瑕疵验收，导致2019年3月14日才完成土地核验。因其他非出卖人原因，案涉房屋首次登记手续办理延期，出卖人已尽力协调各方。依据答辩双方签订的《商品房买卖合同》约定，如因其他非出卖人自身原因（包括但不限于相关部门办理延迟、办理进度缓慢等）导致未能按约定时间备案，则出卖人不需因此而承担相应责任。三、原告于2017年6月30日收房，即可装修入住，并无实际损失。本案涉房产于2019年3月21日已完成首次登记，而2019年小学入学预报名的时间是6月16日至30日，故办证延期不影响原告的子女就学。原告于2017年6月30日如期收房即可装修入住，不存在因延期办证导致产权转让损失。故，原告诉称因延期三个月取得房产证，导致子女就学、产权转让的损失没有事实依据。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。本案的原告的诉求并无损失依据，应当予以调整并驳回其诉求。另原告计算时间有误，应从2018年12月18日起算。综上所述，因政府交地延期及档案备案等其他非出卖人自身原因，导致了案涉房产的首次登记延期办结。根据双方签订的合同约定，出卖人不需要承担相应责任。且，原告无实际损失，应当驳回原告全部诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.被告对原告提交的证据真实性均无异议，本院予以确认。2.原告对被告提交的真实性无异议且被告提交了原件核对的证据，本院予以确认。被告未提交原件核对的证据，本院不予确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年7月9日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买位于福州市仓山区房屋，总价款1116781元。出卖人应于2017年6月30日前将符合约定条件的商品房交付买受人使用。《商品房买卖合同》第十四条关于产权登记的约定，双方经协商同意选择2：“1……2.因开发商无法按照第［1］约定，经双方协商一致同意，出卖人应当在商品房交付使用后365日内办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人的原因，买受人不能在商品房交付使用后365日内取得房屋权属证书的，双方同意按第（1）项处理：（1）买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起30日内将买受人已付款退还给买受人，并按同期银行活期存款利率付给利息”。第二十二条约定：“本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件六），但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应由出卖人承担的责任，或加重买受人责任、排除买受人主要权利的内容”。合同附件六补充协议第八条第1点约定：“合同第十四条修改为出卖人应当在商品房交付使用后365个工作日内向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记。如因出卖人原因，买受人不能在上述日期取得房屋所有权权属登记资料的，双方同意按下列约定处理：未改变房屋原装修标准的，买受人有权退房，出卖人在买受人书面提出退房要求之日起30日内将买受人已付款退还给买受人；改变房屋原装修标准的，不予退房，出卖人每日按买受人已付款的万分之三向买受人支付违约金，但违约金最高不超过总房价款的3%”。补充协议第八条第2点约定：“在本合同中出卖人关于办理产权证的全部责任和义务仅限于按时将需由出卖人提供的办理该商品房所有楼宇或项目的初始登记所需材料报送产权登记机关备案。如因其他非出卖人自身原因（包括但不限于相关部门办理延迟、办理进度缓慢等）导致未能按约定时间备案，则出卖人不需因此而承担相应责任（包括第八条第1点的违约责任）”。合同签订之后，原告依约支付了全部购房款1116781元。被告于2017年6月30日将该房屋交付原告使用。被告于2019年3月21日在报纸上刊登《办理产权公告》，告知36＃、37＃、53＃房产现已具备办理分户产权登记条件，被告将于2019年3月15日至2019年3月31日集中办理相关手续。 本院认为,本案争议焦点主要有两点，一是被告是否应当承担违约责任；二是违约金的计算标准。 关于第一个争议焦点，被告抗辩其无需承担违约责任主要有三个理由：1.讼争房屋所在宗地拆迁难度大，政府交地延期，导致讼争楼盘竣工验收延期；2.因其他非出卖人原因，讼争房屋首次登记办结时间延期，依据《商品房买卖合同》的约定，出卖人不需要承担相应责任；3.原告已按期收房，即可装修入住，并无实际损失。本院认为，对于第一个理由，首先，根据《福州市国有建设用地使用权出让合同》第三十一条约定，出让人未按时提供出让土地而致使受让人合同项下宗地占有延期的，每延期一日，出让人应当按受让人已经支付的国有建设用地使用权出让价款的1‰向受让人给付违约金，故被告可另行主张延期交地的违约责任。其次，被告提交的《交地确认书》体现2017年4月5日完成了全部交地手续，距离合同约定的被告办理房屋所有权初始预登记手续的截止时间（2018年12月14日）一年八个月有余，然被告仍未在期限内办理。再次，从被告提交的证据材料可知，被告自2013年起就已知晓讼争房屋所在地块存在拆迁、交地困难等情况，然被告在2016年与原告签订《商品房买卖合同》的附件六时仍约定在商品房交付使用后365个工作日内办理房屋所有权初始预登记。根据合同相对性原则，合同约束的是双方当事人，被告依约应在商品房交付使用后365个工作日内办理房屋所有权初始预登记，即使因迟延交地造成楼盘竣工验收延期导致被告未能在约定时间内办理完毕房屋所有权初始预登记，也与买受人无关，不能因此免除被告的逾期违约责任。对于第二个理由，根据《中华人民共和国合同法》第四十条“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”的规定，被告在补充协议第八条第2点约定的“如因其他非出卖人自身原因（包括但不限于相关部门办理延迟、办理进度缓慢等）导致未能按约定时间备案，则出卖人不需因此而承担相应责任”免除了其违约责任，该部分约定无效，且《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。对于第三个理由，原告按期收房不能免除被告逾期办证的违约责任。综上分析，被告应承担逾期办证的违约责任。 关于第二个争议焦点，根据《商品房买卖合同》附件六补充协议第八条第1点的文义及庭审中双方的诉辩意见，买受人不能在商品房交付使用后365个工作日内取得房屋所有权权属登记资料且未选择退房的，可要求出卖人每日按买受人已付款的万分之三向买受人支付违约金。依照《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”的规定，违约金应结合本案实际适度把握，本案原告已按期接收房屋，被告逾期办证的时间仅三个月余，对原告造成的损失相对较小，从平衡双方利益及公平角度出发，决定适当下调违约金的标准即按日万分之二计算。庭审中，原告自认已于2019年3月20日领取了办理讼争房屋产权登记的相关材料，故被告应每日按原告已付款1116781元的万分之二向原告支付自2018年12月15日起至2019年3月20日止的违约金21442.2元。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百二十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条第一款规定，判决如下： 一、被告福州闽江世纪城置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈汀支付违约金21442.2元； 二、驳回原告陈汀的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费400元，由被告福州闽江世纪城置业有限公司负担。被告应负担的诉讼费用于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审 判 长  吴灵婧 人民陪审员  胡榕芳 人民陪审员  林美芳 二〇一九年十二月二十日 书 记 员  林彦琪 附一：本判决适用的法律条文 1.《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十条格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百二十一条当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 2.《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》 第二十九条第一款当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 附二：执行申请提示 发生法律效力的民事判决、裁定、调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定，“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”