广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0204民初2586号 原告：杨海帆，女，1991年1月30日出生，壮族，住广西柳州市柳**。 被告：黄光兴，男，1985年12月14日出生，壮族，住广西河池市天峨县。 原告杨海帆与被告黄光兴装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月2日立案后，依法适用普通程序，于2019年12月23日公开开庭进行了审理。原告杨海帆到庭参加了诉讼，被告黄光兴经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告杨海帆向本院提出的诉讼请求：要求被告退还拖欠的装修款人民币12500元，及由于被告违约造成的经济损失赔偿人民币12100元，共计人民币24600元。事实与理由：2018年10月28日前后，找到被告来进行旧房改造，看过场地并沟通改造事项后，2018年11月2日，被告提供了旧房改造的装修报价。2018年11月3日，双方最后确定了报价，装修总价为18000元人民币，与此同时准备开始着手装修前的准备。2018年11月11日，被告要求先转一部分预付款，并许诺第二天开始安排工人。2018年11月12日傍晚，双方在阳光一百25栋大堂签订了装修合同，应被告要求，当天晚上11点左右，原告向被告银行卡转账7200元，作为装修预付款。2018年11月14日，在原告的询问下得知，被告并没有进场。同时被告向原告说明，因个人其他项目工期问题，当月16日才能进场开工，并承诺12月全部装修可以完工。2018年12月19日去到了现场发现还是没有开工，在询问被告后得知，被告还有别的工程项目在做。被告再次承诺第二天会开工，并且会在网上购买地板胶。然而2018年11月27日依旧没有开工，也没有看到已经购买了的所谓的“地板胶”，问及缘由，被告没有给出明确理由，并承诺第二天会先把原有的旧家具清理走。2018年11月29日，原有的旧家具没有清理走，装修也没有任何动静，原告又催促被告赶快开工，被告回应近两天会安排人先着手清理旧家具。2018年11月30日原告发现被告还是没有任何动作，于是催促被告开工，被告给出当前正在装修别的酒吧，所以没有办法开工的理由。2018年12月2日，此时装修进度不仅没有接近完工状态，旧家具也才刚开始清理。2018年12月3日，被告终于开工，按照原先设计的图纸进行第一步施工，拆除厕所和厨房的瓷砖、橱柜以及墙体，随后几天，按照装修合同内容，进行了屋顶补漏。2018年12月15日，按照合同约定，此时本该所有工程都完工，但是被告的工程进度仍只是拆除了墙体以及补了房顶。导致2018年12月19日，原告之前在网上采购的新家具没有办法按原计划送上门并安装好，只能暂时另存他处。2018年12月20日，被告以近几天需要采购新一批的装修材料为由，要求原告支付第二笔装修款。第二天（2018年12月21日），在被告的再次催促下，原告向被告转了第二笔装修款7200元。但是随后几天原告发现被骗了，被告并没有用这笔钱采购装修材料，在装修现场也没有看到任何关于装修的材料在场，相反一直到2019年1月1日这段时间内，装修进度直接是长期处于停工状态，没有材料入场，也没有工人开工，且被告并未向原告说明任何情况。时至2019年1月5日，原告找到被告要求马上开工，或者退款，但是被告以正在做别处项目，没有空装修为由，请求宽限时间，并承诺过完年之后会立马进行装修，原告暂时相信了被告的说辞，决定等到年后。2019年2月11日，发现被告没有开工的痕迹，于是找到被告对质，被告承诺已经安排好，近两天会马上开工。但是直到2月17日，仍未发现被告开工，于是再次找到被告对质，被告的理由是在杭州参加家具展，并又再次承诺回来立马会开工。2019年2月23日，被告还是没有开工，给到的理由是还有回来，大后天（也就是2月26日）会回来并马上开工。2019年2月28日，装修进度还是停滞不前，质问被告，被告回复当天买了水电材料，第二天会进场装水电。2019年3月4日，装修停滞，在现场也没有看到水电装修的材料，质问被告后，被告回复已经安排，但是没有人来装。并答应后天（3月6日）会亲自上门处理。2019年3月6日至3月7日，被告原来答应的进场装水电以及亲自上门处理，没有一件事做到，才发现被告一直在欺骗，于是忍无可忍，想打电话过去要求被告立马开工，否则退钱。然而此时发现被告手机已经停机，无法联系，只能通过微信语音联系。2019年3月9日，原告决定与被告沟通协商要求算清并未使用的该退回的装修款。第二天（3月10日），被告算好了退款金额，与原告达成退款共识。从2019年3月11日至2019年4月4日期间，多次催促被告把退款转回，但被告都已各种理由推脱不转款，并对原告方进行语言攻击、辱骂。至今尚未收到退款的转款，但已经不相信被告的任何理由，只能说是被被告骗取了装修信任，并打算欠钱不还。遂决定对被告进行起诉，并要求被告进行以下由于被告违约造成的经济损失赔偿。1、2018年11月11日，原告在网上购买了家具，由于被告拖延工期，导致家具无法按时送上门安装，只能暂时存放于他处，因此被告需赔偿原告家具二次运送及安装费用2000元；2、与被告协商退款后，原告花费大量时间四处寻找愿意重新接手的工人装修，并且在催促被告退款期间，被告多次以各种理由推脱，甚至对原告进行辱骂，因此被告需赔偿原告精神损失费3000元；3、2019年5月，原告在将原橱柜进行组装时，发现由于被告拖延工程进度导致原橱柜材料变形，导致无法使用，因此被告需赔偿原告橱柜损失费2500元；4、2019年5月底，原告发现房顶渗水，于是上楼查看发现之前并没有补过屋顶，因此被告需要退回之前收的1500元屋顶补漏费用，并赔偿现在装之后漏水导致的损失4600元。 被告黄光兴未作答辩。 原告杨海帆围绕其诉讼请求依法提交了证据，但因被告黄光兴未到庭参加诉讼，也未提交答辩状和证据，故应视其放弃了举证和质证的权利。 综合全案证据，本院确认以下法律事实：原告杨海帆与被告黄光兴于2018年11月12日签订一份《房屋装修合同》，约定由黄光兴对位于柳州市的房屋进行装修，由黄光兴包工包料，装修期限自2018年11月13日至12月3日，装修款为18000元，合同签定后开工前原告支付工程总造价40％即7200元，施工过程中工期进度过半支付工程总造价40％即7200元，竣工验收当天支付工程总造价20％即3600元。原告杨海帆于2018年11月12日、2018年12月21日分两次共向被告黄光兴支付了装修款14400元，黄光兴对房屋进行了装修。但在装修过程中，黄光兴没有按照原告要求的时间进行装修，原告杨海帆多次与黄光兴就装修进度进行沟通，双方于2019年3月10日协商解除了装修合同，确认黄光兴装修的项目为楼顶补漏的费用1500元以及挖线槽费用2800元，扣减这两项费用后由黄光兴退还10100元给原告杨海帆。之后被告黄光兴一直未退还该费用给杨海帆，原告遂诉至本院。 本院认为，原告杨海帆与被告黄光兴成立装饰装修合同关系，依照我国《合同法》的规定，当事人协商一致可以解除合同。2019年3月10日，原告杨海帆与被告黄光兴协商解除了装修合同，双方确认了被告黄光兴已经装修的项目以及费用后，约定由黄光兴退还给原告杨海帆装修款10100元。对于原告杨海帆主张的该部分费用，本院予以支持。原告杨海帆诉称的运输、安装、储存家具的费用2000元以及橱柜损失2500元，原告并未举证证实该损失已经实际发生，本院不予支持。原告杨海帆主张的精神损失费3000元，不属于我国《合同法》规定的损失范畴，本院不予支持。原告杨海帆与被告黄光兴确认了已经装修的项目及费用，这些项目包含了黄光兴已经对楼顶进行了补漏，原告在本案中主张黄光兴并未对楼顶进行补漏，但原告提供的拍摄屋顶未补漏照片因并未注明有拍摄时间及拍摄地点，应由原告承担举证不能的法律后果，因此原告提供的证据不足以证实其主张，对于原告主张的房屋补漏损失，本院不予支持。造成本案纠纷的原因在被告黄光兴拒不退还装修款的违约行为，本案的诉讼费应当由被告黄光兴负担。据此，本院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十三条第一款、第一百零七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、被告黄光兴退还原告杨海帆装修款10100元； 二、驳回原告杨海帆的其他诉讼请求。 上述债务，义务人应于本判决生效之日起十日内履行完毕。逾期则应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。权利人可在本判决规定的履行期限的最后一日起二年内，向本院申请强制执行。 案件受理费415元、公告费350元，合计765元（原告已预交），由被告黄光兴负担。 如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院或柳州市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于柳州市中级人民法院，并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费（数额视当事人提出的上诉请求数额确定，收款单位：广西壮族自治区柳州市中级人民法院，账号：20×××09，开户银行：中国农业银行柳南支行潭中分理处）。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  袁 奇 人民陪审员  马莉君 人民陪审员  叶灿群 二〇一九年十二月三十日 法官 助理  张 斌 书 记 员  覃晶晶 附本案适用的法律条文： 1、《中华人民共和国合同法》第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 2、《中华人民共和国合同法》第六十条第一款：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 3、《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款：当事人协商一致，可以解除合同。 4、《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 5、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3．对被执行人限制高消费、限制出境； 4．采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5．情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取。希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。 柳州市柳南区人民法院 地址：柳州市柳南区航生路20号 邮政编码：545007