北京市大兴区人民法院民 事 判 决 书(2018)京0115民再20号原审原告（反诉被告）：深圳市联腾科技有限公司，住所地广东省深圳市南山区松白路百旺信工业区**第**厂房。法定代表人：莫业文，总经理。委托诉讼代理人：田野，男，1956年1月4日出生，汉族，深圳市联腾科技有限公办公室主任兼法务部主任。委托诉讼代理人：张宪忠，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师。原审被告（反诉原告）：北京朗波尔光电股份有限公司，住所地北京市北京经济技术开发区凉水河一街****楼**。法定代表人：梁毅，董事长。委托诉讼代理人：于艳丽，女，1972年5月24日出生，汉族，北京朗波尔光电股份有限公司员工。委托诉讼代理人：李卓，北京隆安律师事务所律师。深圳市联腾科技有限公司（以下简称：联腾公司）诉北京朗波尔光电股份有限公司（以下简称：朗波尔公司）承揽合同纠纷一案，本院作出（2014）大民初字第1661号民事判决，联腾公司不服，提起上诉。北京市第二中级人民法院作出（2015）二中民（商）终字第01143号民事判决，已经发生法律效力。联腾公司不服，向检察机关申诉。北京市人民检察院作出京检民监[2016]110XXXXXXXX号民事抗诉书，向北京市高级人民法院提出抗诉，北京市高级人民法院作出（2016）京民抗48号民事裁定，指令北京市第二中级人民法院再审本案。后北京市第二中级人民法院作出（2017）京02民再94号民事裁定书，裁定：1.撤销北京市第二中级人民法院（2015）二中民（商）终字第01143号民事判决及北京市大兴区人民法院（2014）大民初字第1661号民事判决；2.本案发回北京市大兴区人民法院重审。原审原告联腾公司的委托诉讼代理人田野、张宪忠，原审被告朗波尔公司的委托诉讼代理人于艳丽、李卓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。联腾公司向本院提出诉讼请求：1.判令朗波尔公司支付拖欠的工程款3788192.25元；2.判令朗波尔公司支付逾期付款违约金（以3788192.25元为基数，按日万分之二点一计算，自2011年10月16日起至实际付清之日止）；3.诉讼费由朗波尔公司负担。2011年8月11日，联腾公司与朗波尔公司签订《中山市岐江河滨水景观（显示屏）工程设计供货施工合同》，约定朗波尔公司委托联腾公司就中山市岐江辉煌广场中国中山显示屏工程施工。合同签订后，联腾公司积极组织加工制作，保质保量准时完成设计、制作、供货、安装调试任务。因为该项工程是属于辛亥革命100周年的庆典活动的工程，所以尽管朗波尔公司没有按时按照双方所签订的合同提供相关场地以及施工现场，同时在施工过程当中，对相关的项目内容也进行了调整，但是联腾公司为了确保该项工程不影响庆典活动的进行，24小时加班加点的工作，在2011年10月9号，该项目顺利完成并进行了点火，以确保了2011年10月10日该项工程的顺利使用。该工程于2011年10月10日竣工并投入中山市纪念辛亥革命100周年庆典活动。联腾公司实际完成工程量造价14034656元（双方合同约定工程造价为12595285元，因为朗波尔公司的原因调整了钢材型号，加上因钢材型号变更而产生的增补结算金额1439371元），朗波尔公司已付款10246463.75元，总共尚欠3788192.25元未付。对于上述工程款联腾公司多次向朗波尔公司追讨，朗波尔公司拒不给付，才诉至法院。朗波尔公司辩称：不同意联腾公司的诉讼请求。我方仅对合同签订的时间和内容予以认同，在合同履行中联腾公司存在违约。本案工程项目设计初期，联腾公司提交的钢结构底座部分的设计图始终不能通过审图机构的审核，经我方多次催促，也未能提供有效的设计图纸，因此我方另行支付了10万元钱设计费重新设计了图纸。本案工程项目的显示屏和传动系统均无法提供相关的合格证书和有资质的检验报告，涉案的项目至今没有完工，传动系统只在顶端设计了一个单边轨道，轨道设计存在障碍，一直无法正常开合。2011年10月7日，在传动系统未安装的情况下，临时将这个屏体挂在钢结构上，通过临时通电点亮应对了庆典工程，但是直到诉讼，几次测试均存在质量问题，而且对于上述的质量问题，双方均有往来函件以及监理方、总包方、专业分包方等函件予以证明，且联腾公司也在函件中多次承认自己的工程有质量问题。双方签定的是设计、供货、施工合同，总价款是1259万余元，这个项目按照合同的约定是一次性包干价，总价款就不应该突破1259万余元的约定。并且合同第11页，深化设计协议第五条第四款明确约定了，“若设计方案未能通过设计院审核，需提高使用材料的规格，如：所用材料厚度不够，荷载有变动，乙方应按实际情况执行，甲方合同价款中已经包含此部分，不再予以增补。”所以联腾公司要求我方支付工程增量的部分于合同无据。并且如果联腾公司使用假冒伪劣产品进行施工，其应当承担因此产生的全部赔偿责任及返工责任并放弃本项目工程应收款及质保金。本项目不含税价格为1166万元，其中仅显示屏一项，为772万余元，占合同总金额的66.3%，是合同中最主要的部分。合同中明确要求显示屏的芯片必须采取进口科锐品牌，但是联腾公司以次充好，以假充真，在项目施工过程中使用普通的不知名的国产芯片属于典型的假冒伪劣产品，根据合同的约定，联腾公司要放弃其他应收款项。由于联腾公司在该项目上的严重质量问题，导致我方后来拆除了显示屏及传动装置进行重做，多支付了638万元，给我方造成了重大的经济损失。故此反诉，请求：1.判令解除双方签订的《中山市岐江河滨水景观（显示屏）工程设计供货施工合同》及附件《深化设计协议》、《产品供货协议》；2.判令联腾公司按一倍赔偿不合格LED显示屏的设备款7728500元；3.判令联腾公司按一倍赔偿质量不合格传动系统设备款1972200元；4.判令联腾公司返还朗波尔公司已支付的工程款（钢结构底座部分工程款除外）9361863.75元；4.判令联腾公司承担本案全部诉讼费用。联腾公司针对反诉辩称：不同意反诉请求。第一，本案的总发包方是中山市市政工程建设中心，通过招投标方式确定了汕头市建安集团公司作为项目的总承包方，广州良业照明工程公司（以下简称：广州良业公司）是项目的分包方。按照朗波尔公司的说法，广州良业公司与其是母子公司，但双方实际上都是独立法人，本案的合同是一种发包行为，内容为工程设计、供货、施工等等。第二，本案的工程项目，要在纪念辛亥革命100周年的重大庆典活动中作为景观使用，庆典活动在2011年10月10号顺利进行了，而且在这个庆典之后，可以通过中山市政府的相关的官网，可以看到本案的工程在元旦、春节等重大节日一直在使用，并非存在严重的质量问题。第三，朗波尔公司拿着联腾公司所做的本案的照明工程，向中国照明协会还申请了相关奖项，并因此而取得了三等奖。第四，本案项目交给朗波尔公司之后，尽管没有办理验收手续，但是朗波尔公司在2011年11月11号和11月27号还分别向联腾公司支付工程款。如果工程存在严重质量问题，那么朗波尔公司不可能继续付款。第五，联腾公司承接过亚运会、奥运会、天安门的灯光工程，能力足够承接本案的照明工程。第六，无论是在原一审过程当中，还是在原重审过程中，现场勘验时候发现，现场绝大部分留存的都还是联腾公司所施工的项目内容。原被告的合同约定的虽然是一次性包干价，但钢结构部分的变更是按照朗波尔公司的要求变更的，因此联腾公司可以主张增量部分。我方认为本案并非简单的承揽合同，因为双方所签订的合同里面包含了设计、生产、安装、工程施工这些综合性的内容，定性为建设工程合同纠纷更为恰当。对于是否验收的问题，应当适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。因此，朗波尔公司主张工程质量不合格无法律依据。而且本案中朗波尔公司的行为更加恶劣，其在诉讼后对涉案工程项目进行大肆破坏，导致我方在原审诉讼中，要求对工程量进行评估，要对工程质量进行鉴定都无法得到支持。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下:本案项目业主方为广东省中山市市政工程建设中心，监理方为广东中山建设监理咨询有限公司（以下简称：中山监理公司），总包方为汕头市建安（集团）公司（以下简称：汕头建安公司），专业分包方为广州良业公司。2011年7月25日，广州良业公司（甲方）与联腾公司（乙方）签订《中国中山印项目设计协议》，约定广州良业公司委托联腾公司就中国中山印项目进行设计。若联腾公司提供设计方案获得业主方采纳，且施工报价合理，则双方签订施工合同，此设计费纳入项目施工合同总金额，视为广州良业公司支付的项目施工合同的首笔付款。设计交付日期为2011年7月26日之前。联腾公司需按照甲方（项目业主方）的要求进行设计，并需努力达到甲方（项目业主方）的设计要求，在设计方案未获项目业主方审核认可前，联腾公司有义务按照甲方（项目业主方）要求进行调整、增补、深化设计方案，直至符合要求。此项义务在联腾公司提交的设计方案获业主方认可时才视为履行完毕。2011年8月11日，朗波尔公司（甲方）与联腾公司（乙方）签订《中山市岐江河滨水景观（显示屏）工程设计供货施工合同》，约定朗波尔公司委托联腾公司就位于中山市岐江辉煌广场的中国中山显示屏工程施工。具体内容如下：1.工程地点：中山市岐江河辉煌广场。2.工程范围：显示屏的设计、制作、供货、安装调试及售后服务。3.工期：2011年8月11日至2011年9月25日。4.工程款12595285元，该价格为一次性包干价，如由于业主原因造成工程变更，且业主方有给予增补或减少工程量的前提下，朗波尔公司相应调整联腾公司的工程结算价。朗波尔公司的子公司广州良业公司与联腾公司签订的《中国中山印项目设计协议》项下的设计费100000元纳入合同价款，朗波尔公司已支付，视为合同首笔付款，从合同的总价款中扣减。5.付款方式：合同签订生效后5个工作日内付款3778585.5元，显示屏钢主体结构现场安装完毕、显示屏产品生产老化完毕发货前，联腾公司通知朗波尔公司到厂验货后5个工作日内支付5667878.25元进度款，按实际工程进度显示屏安装调试完毕并经业主验收合格后5日内支付2519057元进度款，保修期结束双方无异议15日内无息支付结算款629764.25元的质保金。6.工程变更：变更应由朗波尔公司发出变更指令，没有朗波尔公司指令，联腾公司不得进行这类变更。如果变更指令是由于联腾公司违约或毁约引起的，则变更的费用由其自行负担，由此造成的全部损失由联腾公司承担，朗波尔公司不予认可，不支付相关变更费用，工期不得顺延。如由于业主原因造成工程变更，朗波尔公司可相应调整联腾公司工程结算价。或者由于朗波尔公司的原因造成工程变更，损失费用由朗波尔公司负责。7.工程质量标准：工程质量应当达到业主方规定的质量标准，质量标准的评定以技术规范载明的国家或行业的质量检验评定标准为依据，最终以业主方验收合格为准。因联腾公司工程质量达不到约定的质量标准，联腾公司承担违约责任。双方约定中间验收部位，根据业主要求办理。工程竣工经业主验收合格起保修2年。在保修期内，若施工质量出现问题，联腾公司负有免费维修义务。8.竣工验收：中间交工工程的范围和竣工时间，根据业主方和甲方的要求。业主进行工程验收时，联腾公司应配合朗波尔公司将全套竣工资料按有关档案管理要求收集整理并一式四份移交业主。在联腾公司承揽的工程内容全部结束，整体工程经过有关部门的正式验收，与业主方办理工程交接手续后，联腾公司可向朗波尔公司申请办理工程总结算。9.违约责任：朗波尔公司延期支付工程款的，则向联腾公司支付同期银行活期存款利息。如工程质量不合格，由朗波尔公司决定要求联腾公司赔偿相应质量不合格工程的工程款的两倍，或由联腾公司在约定时间内自费修复并按延期赔偿标准赔偿损失。联腾公司无法继续履行或明确表示不履行合同约定主要义务，或违反合同约定义务，朗波尔公司有权解除合同，联腾公司应承担合同解除的一切责任并赔偿朗波尔公司因此遭受的一切损失。同时朗波尔公司有权自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用联腾公司留下的施工设备、周转性材料和临时工程，直至合同工程完工为止。因联腾公司原因，监理、发包方及政府相关部门对朗波尔公司的处罚均由联腾公司负责，并承担对朗波尔公司造成的一切损失，同时朗波尔公司有权给予联腾公司相应的处罚。10.朗波尔公司派驻工地的代表为雷健康，联腾公司派驻工地的代表为陈艺名。同日，双方签订《深化设计协议》、《产品供货协议》、《廉政协议》、《安全生产协议》、《消防保卫协议书》、《环保协议书》、《施工现场临时用电安全协议书》、显示屏结构装饰工程概单算等作为合同附件。其中，《深化设计协议》约定：联腾公司负责显示屏外观效果深化设计、安装结构设计和荷载计算、安装基础设计及荷载计算、制作结构设计及荷载计算、显示屏强弱电及机械设备的设计及安装、显示屏系统调试及维护等制作、安装相关工作。以上工作持续到设计的方案完全通过业主的审核确认。若设计方案未能通过设计院审核，需提高使用材料的规格，如：所用材料厚度不够，荷载有变动，联腾公司应按实际情况执行，朗波尔公司合同价款中已经包含此部分，不再予以增补。《产品供货协议》约定，显示屏LED芯片品牌为CREE（科锐），所用开关品牌为明纬。质量要求为：联腾公司按照双方确定的图纸和技术参数进行供货，保证所提供的产品是全新、未使用过的，同时完全符合质量要求：（1）采用本合同产品的工程项目的技术文件以及该工程项目业主方与朗波尔公司签订的工程合同所规定的产品要求；（2）双方约定的质量标准，显示屏防尘防水等级至少达到IP67级别以上，显示屏需通过朗波尔公司技术部门根据工程项目要求进行的检测，如检测不合格，则产品不符合合同约定的质量要求；（3）产品说明书的性能；（4）最新的国家和行业相应标准和规范。显示屏结构装饰工程概算单载明：钢结构部分价款为884600元、电气和折叠传动系统部分价款为1972200元、中山印表面装饰部分价款为306000元、显示屏屏体价款为7728500元、其余费用（含运输费用、管理费、施工保险费、劳保费、设计费、人工费）合计771000元，共计不含税价格为11662300元，含税价为12595285元。合同签订后，因联腾公司就钢结构部分提供的设计方案，未通过业主方审核。2011年8月，广州良业公司委托广东工业大学建筑设计研究院对钢结构部分进行重新设计，该设计通过了业主方审核，朗波尔公司支出设计费12万元，联腾公司依据该设计图纸对钢结构部分进行实际施工。施工过程中，联腾公司未按照合同约定在LED显示屏内使用科锐牌芯片，而是使用了信达牌芯片。联腾公司称系因科锐公司货量不足，经与朗波尔公司驻场负责人员协商同意后，更换为信达牌芯片，信达牌芯片与科锐牌芯片的采购价格相差20万元左右。对此，朗波尔公司不予认可，坚称联腾公司系擅自更换芯片品牌，且所更换的品牌质量不合格。2011年10月9日，涉案LED屏幕点亮。联腾公司称，屏幕点亮即视为完工交付使用。朗波尔公司称，点亮只是临时性的，点亮之时已经存在显示屏部分不亮，传动系统故障等工程质量问题，本案工程在原被告之间从未进行过竣工验收。2011年10月25日、11月10日、11月20日、2012年2月20日、5月4日，中山监理公司致函汕头建安公司及广州良业公司，内容为：现场施工的显示屏传动系统未实现效果，无法左右开合拉伸，灯条闪烁、暗点，雨后出现大面积暗区、钢结构外饰未完成、钢结构大量锈蚀，要求尽快整改解决，并提交准备移交部分的竣工图纸、相关质量保证和技术资料，以备申报验收。2012年7月26日，中山监理公司再次致函，内容为：因显示屏工程存在的质量问题及安全隐患未及时整改，导致台风登陆后，原先收拢的显示屏被风吹开，屏幕剧烈晃动，存在安全隐患。要求汕头建安公司及广州良业公司彻底整改，解决质量问题和安全隐患，达到原先展示的设计效果，并向市民开放。2011年12月2日，联腾公司项目经理陈艺名给广州良业公司雷健康发送邮件，附件为《‘中山印’项目业务联络函》，该联络函载明：联腾公司为配合10月9日显示屏点亮，启动紧急预案，该紧急预案为临时方案，采用了一些临时性的措施，因此系统整体运行的稳定性还未达到设计要求。根据设计要求及显示屏当前运行状态，联腾公司已经着手完成该项目后续工作：1.显示屏的传动部分，在紧急预案中未涉及到传动系统部分的安装与调试，这部分在活动之后已开始安装；2.供电系统部分，供电系统采用的是应急方案，不能完全适应传动系统和控制系统，在传动系统安装调试过程中已经被损坏，主电缆已经拆除，显示屏现在不能正常工作，联腾公司正在修正，预计12月15日可以完成；3.显示系统部分，该部分调试最为复杂，硬件方面，灯条及像素点不合理的地方正在重新设计，并试生产样品进行试验，参数方面，为保证亮度、速度、饱和度、对比度、响应时间、刷新频率等技术参数，满足人眼的生物特性，需要在实验室及现场进行试验逐步修正，预计12月20日完成；4.控制系统部分，针对显示系统的改动，控制程序也要进行相应的修改，对这一部分信号处理需要重新编码，以保证发送卡和接收卡之间的信号传递不错码、不丢码、不乱码，从而保证显示屏影像不丢帧、不失真，还原度高，可靠性强。上述四个方面为现阶段工作内容，在各个部分完成之后，再进行整体系统的试运行和调试，预计12月30日可以完成。2012年2月16日，朗波尔公司向联腾公司出具《关于中山岐江河滨水景观工程-蓝波湾广场显示屏设计、安装问题告知函》，内容为：因联腾公司未提供显示屏电气结构、传动、装饰相关完整合格的正式施工图纸以及施工工程资料，导致朗波尔公司无法向业主申报审核，严重影响项目验收及移交工作；显示屏传动系统伸展不自如，设计有缺陷、显示屏有脱轨现象发生，传动轨道有问题，传动系统存在严重的安全隐患；显示屏安装支架间隙不整齐，支架和钢结构防锈处理未达规范要求，部分结构出现锈蚀，所有电气接线需要整理、按规范要求整改；显示屏灯具因老化时间不够，经常出现灯具质量问题，影响效果和稳定性；“中国中山”印四个字材质改变后有严重安全隐患；显示屏装饰至今未出图和施工。要求联腾公司于2012年4月1日前完成所有施工整改和移交相关工程资料，否则，朗波尔公司将安排其他施工队伍整改，因此产生的费用、违约金及赔偿金将从工程款中直接扣除。函件签收情况中载明：“函件所述情况属实，我公司将尽快整改。”联腾公司法定代表人莫业文在签收人处签字，签收时间为2012年2月23日。2012年2月24日，联腾公司就前述告知函进行回函，内容为：中山市岐江河滨水景观工程，作为辛亥革命百年献礼项目，辉煌岐江广场中国中山显示屏工程，是其中一项重要活动亮点。因朗波尔公司与其他单位部分工程工序延误未能完善，而导致联腾公司在最后工序工期极其紧张，增加巨大成本，联腾公司保留意见不予追究。为保证辛亥革命百年庆典的成功，联腾公司克服困难，当即提出应急预案，经朗波尔公司确认并采纳启动应急预案，典礼当晚得到中山市政府高度评价。关于项目目前存在问题，联腾公司将立即做出相应整改：1.因项目为三边工程，传动系统有待进一步完善，图纸同步做出完善，于4月1日之前提交关于显示屏电气、传动的正式完整合格的施工图纸；2.显示屏传动系统伸展不自如，部分结构出现锈蚀，所有电器接线需要整理，联腾公司已就该部分整改方案及相关计划提交朗波尔公司工程技术人员确定，并随时可进场实施整改；显示屏运行已经近4个月，不存在因老化时间不够导致发光点质量不稳定的问题，偶尔出现灯条瑕疵属于正常维修和售后；“中国中山”四个字材质改变后有严重的安全隐患，材质变更系由朗波尔公司提出，按朗波尔公司意见执行，并经朗波尔公司签字确认；显示屏装饰至今未出图施工，系因联腾公司曾8次向朗波尔公司提交确认的图纸，但朗波尔公司未做出正面回复。要求朗波尔公司就工程后期协商好的增加部分的合同条款进行完善，形成完整的合同附件。联腾公司力争在2012年3月30日前完成所有施工整改及移交相关工程资料。2012年2月28日，双方就上下轨道修改问题进行函件往来，联腾公司针对朗波尔公司提出的轨道修改意见，回复称：目前联腾公司提出的整改方案对折叠屏的运行应该是可行的，对创新项目也有不够完善之处。若朗波尔公司希望进一步完善和增加备用方案，联腾公司愿意商谈合作。2012年4月10日，汕头建安公司致函广州良业公司，内容为：滨水景观工程已超过施工合同约定的竣工日期半年多，仍不能竣工验收。显示屏安装后，除辛亥革命100周年纪念活动当天临时亮灯外，包括春节等重大节日在内，一直未能正常亮灯，造成不良社会影响。现要求五一期间必须亮灯，并在7月底对显示屏项目整改完毕，达到竣工验收条件。2012年4月18日，朗波尔公司向联腾公司邮寄《要求提供施工图纸并配合施工验收的函》，要求联腾公司于2012年4月20日前提交施工图纸，朗波尔公司将于4月23日组织内部验收。北京市正阳公证处对邮寄过程进行公证。联腾公司已签收。2012年4月20日，联腾公司、朗波尔公司、广州良业公司就涉案工程召开协调会议，会议内容为：1.联腾公司向朗波尔公司主张钢结构工程增量价款，朗波尔公司不同意。2.工程未完工，也未通过业主验收，联腾公司应提交相应材料。3.朗波尔公司要求双方到现场对显示屏进行拆条取样用以质量检测，联腾公司同意。4.确认涉案工程存在的问题有：钢结构生锈，字体部分稳定性需要校验；传动系统不稳定、传动不顺利；LED显示屏黑暗、不亮、闪烁，接线乱、不安全、不符合设计规范；包饰未出图亦未施工。5.联腾公司承诺及时整改上述问题，并在2012年5月1日前亮灯，显示屏确定几日内可亮灯，剩余工程最晚5月3日前人员进场。2012年4月27日，广州良业公司致函联腾公司，内容为：因业主需要检测报告报验，通知联腾公司于2012年5月3日上午10时到显示屏施工现场对工程进行采样检测，要求联腾公司派代表及技术人员准时到现场配合采样。否则，广州良业公司将自行现场采样。联腾公司收到该函件。2012年5月3日上午10时，广州良业公司对施工现场的显示屏中4条灯管进行拆卸并封存。该过程由广州市广州公证处进行公证，联腾公司未参加。2012年5月21日，应广州良业公司委托，上海科锐光电发展有限公司对显示屏芯片检测后出具检测报告，意见为：“内部芯片均非属于科锐生产”。2012年5月8日，汕头建安公司通知广州良业公司，因广州良业公司未作整改，该公司决定委托工业和信息化部电子第五研究所对显示屏屏体进行质量检测，委托有资质的设计机构对显示屏工程进行现场实测出图，以便检测机构对显示屏传动系统的设计、制作、安装质量进行鉴定。2012年5月15日，朗波尔公司向联腾公司发出《合同解除通知》，内容为：因联腾公司未交付相关资料，且工程存在严重质量问题，致无法验收。经朗波尔公司催促，联腾公司未依承诺进行整改、未提交经过专业造价师确认的设计图纸、对工程存在的严重质量问题未处理，无法实现工程完工和竣工验收，故通知联腾公司解除合同。该邮件经查询，投递结果为已签收。2012年6月6日，朗波尔公司向联腾公司邮寄《现场取样进行显示屏质量鉴定通知函》，内容为：通知联腾公司于2012年6月8日上午10时30分到项目现场，并指派专业技术人员按鉴定机构要求进行拆屏取样。若联腾公司不到场或者不配合拆屏工作，朗波尔公司将直接拆屏。北京市长安公证处对邮寄过程进行公证。该邮件经查询，投递结果为已签收。2012年6月8日，广州良业公司拆卸显示屏样品2个并封存，广东省中山市桂山公证处对全过程进行公证。联腾公司未参加。2012年6月26日，应汕头建安公司委托，工业和信息化部电子第五研究所中国赛宝实验室对显示屏样品检测后，出具检测报告，意见为：显示屏不合格。2012年6月13日，广州良业公司对项目显示屏上、下轨道进行勘测，并绘制现场勘测图。广东省中山市桂山公证处对全过程进行公证。2012年6月25日，朗波尔公司向联腾公司邮寄《委托第三方整改告知函》，内容为：鉴于检测机构已对项目显示屏是否合格的重要质量指标进行检测，且相关专家已对项目显示屏传动系统现场运行情况及传动系统的设计、运行轨道是否合理等进行了技术分析评审，朗波尔公司将委托第三方根据有关检测机构的报告和专家意见采取整改措施，由此产生的费用和损失由联腾公司负担。该函件详情单中载明的收件人地址与联腾公司签收的其他函件显示的邮寄收件人地址一致。经查询，该邮件状态为客户拒收退回。2012年6月29日，朗波尔公司向联腾公司邮寄《请于7月3日前进场拆除显示屏及传动系统通知函》，通知联腾公司于2012年7月8日前拆除显示屏及传动系统。逾期不拆除，朗波尔公司将自行进场拆除，并不负责拆除物的管理和保护，由此产生的一切损失和费用，由联腾公司负担。邮寄过程由北京市长安公证处公证。2012年7月9日，朗波尔公司与中十冶集团有限公司签订《显示屏机电传动系统及设备买卖附安装合同》，内容为将本案涉案工程项目的原有机电传动系统显示屏架拆除并运送至朗波尔公司指定场所，并对显示屏机电传动系统重新设计安装，合同价款为148万元。同日，朗波尔公司与深圳市洲明科技股份有限公司签订《中山市岐江辉煌广场LED显示屏设备买卖、安装、调试合同》，约定深圳市洲明科技股份有限公司向朗波尔公司出售显示屏并负责安装调试，合同价款490万元。合同签订后，中十冶集团有限公司与深圳市洲明科技股份有限公司均开始施工，现该工程已经完工，但对于上述二项工程的实际价款为何，朗波尔公司未提交相关付款凭证。原一审过程中，本院释明朗波尔公司要求其妥善保管现场。2012年9月，朗波尔公司将显示屏屏体拆除，后又将显示屏传动系统拆除。本案原一审及原重审过程中，本院组织双方当事人到本案项目所在地进行现场勘验，勘验结果为：1.显示屏的整体包饰未施工；2.钢结构部分（含“中国中山”四个字）未拆除；3.联腾公司施工的显示屏及传动系统已拆除，现场的轨道由第三方施工；4.现场留存由联腾公司施工的物品包括：传动卷扬机1台、智能远程程序控制柜1台、电力电缆及控制电缆、避雷接地系统1套；5.被拆除的物品及存放地点：（1）智能远程控制配电柜2台、信号盒2个、视频信号处理器1个、转接口4个、计算机主机（含显卡）1台，存放于广东省中山市岐江辉煌广场左侧控制室；（2）显示屏32折（为318个单元、含屏体、电源线、显示屏控制系统、非标异形折叠传动机构、传动系统辅料）存放于广东省中山市中山二桥桥下仓库（注：现场原为320个单元，因有2个单元送检，故为318个单元）。上述物品由朗波尔公司保管；6.电脑显示器一台已拆除，但不在现场。对于上述现场勘验照片及笔录，朗波尔公司未提出异议，但目前显示屏屏体已经没有了。联腾公司对上述勘验照片及笔录均不予认可，认为朗波尔公司拆除现场的后果应由朗波尔公司自行承担，且直至现在整个工程留存的大部分仍是联腾公司所施工的。本案原一审过程中，双方当事人确认正在使用的智能远程程序控制柜1台价款为1200元、电力电缆价款为120000元、控制电缆价款为54000元、避雷接地系统1套价款为39000元，现场找不到的电脑显示屏价款为1800元，价值共计216000元。另查，朗波尔公司向联腾公司的付款情况如下：2011年8月23日，支付3878585.5元（包括10万设计费）；2011年9月23日,支付280万元；2011年9月30日，支付2867878.25元；2011年10月27日，支付70万元。共计10246463.75元。双方均认可并没有严格依据合同约定的时间支付工程款项。本案再审过程中，联腾公司申请对于钢结构增加量部分进行评估，本院委托北京中兴恒信工程造价咨询有限公司进行评估，评估意见为联腾公司的钢结构部分实际施工量价格为2323971元，比双方合同中约定的钢结构部分价款884600元，增加了1439371元。因当事人双方对于联腾公司已完工的显示屏部分和传动系统部分的质量有争议，联腾公司申请对工程质量进行鉴定，北京市建筑工程研究院建设工程质量司法鉴定中心出具终止鉴定函，理由系工程现场不完整，不具备鉴定条件。本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案双方当事人签订的包括一系列附件在内的《中山市岐江河滨水景观（显示屏）工程设计供货施工合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律规定，应属合法有效，双方均应当按照合同约定的权利义务全面履行。承揽人应当按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人应当给付报酬。联腾公司主张钢结构部分因为变更了设计从而产生的增加费用，应当由朗波尔公司承担。但朗波尔公司认为本案合同是一次性包干价格，不应予以增补。本案合同约定的钢结构部分价格是884600元，现经过评估，联腾公司按照朗波尔公司提供的设计方案实际施工产生的增加费用是1439371元，远超出合同约定的价格，现联腾公司已经按照朗波尔公司的要求完成钢结构部分的施工，朗波尔公司应当负担全部实际产生的费用。双方合同中约定，显示屏钢主体结构现场安装完毕、显示屏产品生产老化完毕发货前，联腾公司通知朗波尔公司到厂验货后，朗波尔公司支付相应款项。合同中明确约定了朗波尔公司有验收显示屏产品的权利，朗波尔公司未行使该权利却支付了相应部分的价款，视为其认可联腾公司采购的显示屏产品。朗波尔公司在显示屏安装完毕之后主张联腾公司采购的显示屏芯片不是合同中约定的科锐品牌，其不同意安装其他品牌芯片的抗辩意见，本院不予支持。联腾公司自认其安装的显示屏芯片比双方在合同中约定的科锐牌芯片的采购价格少了20万元，本院不持异议，该差价应在联腾公司应获报酬中予以扣除。现联腾公司已经完成其工作任务，并将工作成果，也即中山市岐江辉煌广场的中国中山显示屏工程交付朗波尔公司使用，朗波尔公司应当按照合同约定的付款进度，支付除去质保金之外的全部款项。承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。朗波尔公司提交了双方的往来函件，以及监理方、总包方、专业分包方的函件及意见，用以证明联腾公司已施工部分存在质量问题，显示屏部分和传动系统部分均存在质量问题。联腾公司坚称其交付的工作成果符合质量要求。因双方当事人对于本案工作成果的质量有争议，依联腾公司的申请，本院委托鉴定机构进行鉴定，但由于工程现场不完整，无法进行鉴定。依据现有证据，本院对朗波尔公司主张本案工作成果存在质量问题的抗辩意见予以采纳。联腾公司应当保质保量完成其工作任务，朗波尔公司应当对联腾公司的施工进行必要的监督检验。现联腾公司交付的工作成果存在质量问题，朗波尔公司在联腾公司施工过程中未对显示屏芯片进行验货，未进行必要监督，也未对施工质量提出异议，双方对于最终的工作成果存在质量问题均有过错，本院认定双方各自承担50%的责任。朗波尔公司主张按照一倍赔偿不合格部分的款项，符合合同约定。本案中质量不合格部分是显示屏部分和传动系统部分，综合考虑合同中对于这两部分价款的约定以及朗波尔公司重新更换显示屏部分和传动系统部分的成本，扣除朗波尔公司在原一审时认可的继续使用的物品，结合双方应当各自承担的50%的责任，联腾公司应赔偿朗波尔公司4742350元，鉴于双方合同中约定了629764.25元的质保金，质保金应当在赔偿款中予以扣除。因联腾公司对于工作成果存在质量问题具有过错，其主张的违约金，本院不予支持。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。合同中约定，在联腾公司承揽的工程内容全部结束，整体工程经过有关部门的正式验收，与业主方办理工程交接手续后，联腾公司可向朗波尔公司申请办理工程总结算。鉴于联腾公司与朗波尔公司并未完成验收交接手续，也未进行工程总结算，合同尚未全部履行完毕。朗波尔公司可以行使合同解除权，朗波尔公司主张解除双方于2011年8月11日签订的包含一系列附件在内的《中山市岐江河滨水景观（显示屏）工程设计供货施工合同》，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十八条之规定，判决如下：一、解除深圳市联腾科技有限公司与北京朗波尔光电股份有限公司于2011年8月11日签订的《中山市岐江河滨水景观（显示屏）工程设计供货施工合同》及附件《深化设计协议》、《产品供货协议》；二、北京朗波尔光电股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付深圳市联腾科技有限公司工程价款2958428元；三、深圳市联腾科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿北京朗波尔光电股份有限公司损失4112585.75元；四、驳回深圳市联腾科技有限公司其他诉讼请求；五、驳回北京朗波尔光电股份有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费43528元，由深圳市联腾科技有限公司负担13061元（已交纳），由北京朗波尔光电股份有限公司负担30467元（于本判决生效后七日内交纳）；反诉案件受理费136175元，由深圳市联腾科技有限公司负担29378元（于本判决生效后七日内交纳），由北京朗波尔光电股份有限公司负担106797元（已交纳66491元，剩余40306元于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  田桂清人民陪审员  田文静人民陪审员  姜忠兴二〇一九年十二月三十日法官 助理  杨 希书 记 员  王玥珺